广东省中山市第二人民法院民 事 判 决 书（2020）粤2072民初9406号原告：陈锦泽，男，1985年1月2日出生，汉族，住广东省中山市**************。委托诉讼代理人：李亮燕，广东朗法律师事务所律师。被告：杨居亮，男，1985年8月16日出生，汉族，住广东省雷州市**********。被告：卢惠枝，女，1988年5月3日出生，汉族，住广东省中山市************。被告：广州市达泰装饰工程有限公司，住所地广东省广州市番禺区***************。法定代表人：杨居亮，公司经理。上述三被告的共同委托诉讼代理人：陈海欣，广东丰邦律师事务所律师。上述三被告的共同委托诉讼代理人：郭欣恩，广东丰邦律师事务所实习律师。原告陈锦泽与被告杨居亮、卢惠枝、广州市达泰装饰工程有限公司（以下简称达泰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年6月28日立案后，依法适用简易程序，于2020年8月7日公开开庭进行了审理。原告陈锦泽及其委托诉讼代理人李亮燕，三被告的共同委托诉讼代理人陈海欣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。陈锦泽向本院提出诉讼请求：1.判令解除陈锦泽与杨居亮、达泰公司签订的装修合同；2.判令杨居亮向陈锦泽支付逾期交付工程的违约金27000元，卢惠枝、达泰公司承担连带责任。事实和理由：杨居亮、卢惠枝共同在中山市古镇镇曹一开设承接装饰工程的商铺（商铺未工商登记）。2019年6月，陈锦泽在卢惠枝的介绍下，杨居亮以达泰公司名义签订装修合同，装修地点为中山市古镇镇曹一绿茵豪庭2-2402号房，工期2019年6月21日至同年11月15日，工程款90000元。陈锦泽按合同约定支付工程款。合同第六条约定：由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付500元违约金，截至到起诉之日，涉案工程尚未竣工，逾期天数达到197天。杨居亮严重违约，陈锦泽主动调整违约金不超过合同价款的30%。因此，陈锦泽提起本案诉讼。杨居亮、达泰公司共同辩称，双方已于2020年1月17日协商解除双方签订的装修合同。杨居亮的妻子和陈锦泽的妻子是同学关系，杨居亮、达泰公司同意以90000元价格承接涉案工程，但在装修过程中，陈锦泽多次更改装修方案，致使杨居亮、达泰公司多次修改以至于处于亏损状态，且陈锦泽没有按约定支付装修款。双方于2020年1月17日进行对账，确定解除装修合同。陈锦泽应当对涉案工程的逾期承担主要责任。陈锦泽在装修过程中多次要求调整装修方案及增加项目，比如2019年7月3日、7月9日，陈锦泽以不影响风水为由要求修改方案，同年7月10日，杨居亮、达泰公司要求陈锦泽确定水电位置，但陈锦泽在7月15日才确定，9月3日，陈锦泽要求修改厨房方案，物业公司不批，导致停水，9月7日，陈锦泽称工期延迟没问题，要保证质量；12月29日，陈锦泽要求更换背景墙，但没决定换哪种。2020年2月至4月期间，涉案小区不允许外来人员出入。陈锦泽要求杨居亮承担责任没有依据。卢惠枝辩称，陈锦泽要求卢惠枝承担责任没有依据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年6月21日，陈锦泽作为甲方和达泰公司作为乙方签订装修合同，约定：甲方将绿茵豪庭2-2402方交由乙方装修，工期2019年6月21日至同年11月15日，工程价款90000元。工程款支付方式：第一次合同签订后支付40%，水电完工，木工进场前支付30%，木工完工，泥水进场前支付25%，竣工验收当天支付支付5%。施工过程中，甲方提出修改设计方案及增减项目许提前与乙方联系，双方同意后，方能施工，由此影响竣工日期，甲乙双方商定。甲方未按约定付款，每逾期一天支付违约金500元；乙方逾期竣工，每逾期一天支付违约金500元。陈锦泽在甲方处签名，杨居亮、达泰公司分别在乙方处签名、盖章。陈锦泽已支付工程款86500元。杨居亮、达泰公司提供的陈锦泽与杨居亮六份电话聊天记录显示，杨居亮与陈锦泽在就未完工的工程进行协商，杨居亮的主要意思是不愿意继续进行未完工的工程，陈锦泽的主要意思是剩余工程可以找其他人做，但要求杨居亮赔偿。2020年1月17日17:54分的聊天记录显示“杨居亮：行了行了，面板我开，木工我开，剩下那些你开了，我不管了。”“陈锦泽：行了，你提供那些联系电话过来就是了。”“杨居亮：嗯。”“陈锦泽：行了。”杨居亮、达泰公司提供杨居亮与陈锦泽的微信聊天记录拟证实陈锦泽有修改设计方案和增加项目，2019年7月9日的聊天记录显示：“陈锦泽：主人房那个门洞不行啊，要回原来那样，那些砖不要砌，主人房，不砌那个门洞里面太就曲十八弯，太不好看了。”“杨居亮：拆开补回以前那样是吧？”“陈锦泽：是的，看下在厅厨房那墙那边整个屏风或者入户花园那个门口退一点点位置那样子。”“杨居亮：泽哥，我明天安排人打那个墙和拆那个玻璃，那个墙你也要补一点时光的，因为砌好的。”“陈锦泽：砌这么点不用算了吧......”“泽哥这个平面图确定我们肯定按照平面图去确定，因为一定要确定方案才做，不然改来改去，浪费时间又浪费精力，然后打墙那里我明天让他先打，这个就算了，这个两三百块就算了，至于定了方案还就要算的，记住啊。”“杨居亮：风水师定了没有啊？风水师定了之后我就约约师傅。”“陈锦泽：怎么找都找不到那个风水师，不管了就是自己方便按照自己的意思做就是了。”杨居亮、达泰公司提供的“绿茵2#2402陈生贵府（5）”微信群的聊天记录显示：2019年7月3日，“苏惠欢：我打算呢几日稳人体体风水，应该不会影响电制吧？”“苏惠欢：甘还是推迟几天？我地体万风水先？也是刚决定的。”7月5日，“杨居亮：看了吗。”“苏惠欢：还没呀。比较郁闷，果个看风水的停机了，星期六下午没找到就算了，再等等，还发动人去找。”2019年12月29日和2020年1月6日的聊天记录显示双方在就背景墙的问题进行协商，杨居亮要求苏惠欢尽快定方案。杨居亮、达泰公司提供陈锦泽的付款记录显示，陈锦泽在2019年12月17日之后还有付工程款。本院认为，装修合同的抬头注明承包方是达泰公司，达泰公司亦在合同上盖章确认，杨居亮作为达泰公司的法定代表人在合同上签名亦属合理，不能因为杨居亮在合同上签名，就认定杨居亮是合同的主体，因此，本院认定本案涉案工程的承包方是达泰公司。本案争议的焦点是：1.装修合同的解除时间；2.陈锦泽主张违约金是否于法有据。焦点1，陈锦泽与杨居亮一直通过电话协商剩余工程如何处理以及赔偿的问题，前五次通话，双方未达成一致，在双方2020年1月17日最后一次通话中，杨居亮表示“负责面板和木工，则剩下的工程由陈锦泽负责”，陈锦泽表示“行了，并要求杨居亮提供联系电话”，由此可见，在杨居亮负责面板和木工的情况下，陈锦泽愿意聘请他人负责剩余工程，可见双方已对剩余工程的处理和赔偿问题达成一致，双方于2020年1月17日协商一致解除合同。焦点2，杨居亮提交的微信聊天记录可以反映，陈锦泽及苏惠欢因为请风水师请推迟开工，施工过程中亦存在更改设计方案等情形，可见陈锦泽对工期的延误亦存在过错，另，如果按照合同约定时间竣工，陈锦泽应在合同约定的时间内付清工程款，但付款记录显示陈锦泽在2019年12月17日后仍有付款，陈锦泽亦存在违约行为，且本院已认定双方于2020年1月17日协商一致解除合同，综合以上因素，本院认定陈锦泽主张违约金的请求没有依据，本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，缺席判决如下：一、确认原告陈锦泽与被告广州市达泰装饰工程有限公司签订的装修合同于2020年1月17日解除；二、驳回原告陈锦泽其他的诉讼请求。案件受理费减半收取计238元，由被原告陈锦泽负担（该款原告已预缴）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省中山市中级人民法院。审判员 郭 宁二〇二〇年八月十四日书记员 李智文