宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院民事判决书（2020）宁0106民初6840号原告（反诉被告）：众瑞（宁夏）装饰设计工程有限责任公司，住所地：宁夏回族自治区银川市兴庆区。法定代表人：刘威武，该公司经理。委托诉讼代理人：马清义，宁夏北民太德律师事务所律师。被告（反诉原告）：兰天亮，男，1980年11月13日出生，汉族，现住宁夏回族自治区银川市。委托诉讼代理人：张龙频，宁夏和仁律师事务所律师。原告（反诉被告）众瑞（宁夏）装饰设计工程有限责任公司与被告（反诉原告）兰天亮装饰装修合同纠纷一案，本院立案后，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》适用普通程序独任制公开开庭进行了审理。原告众瑞（宁夏）装饰设计工程有限责任公司委托诉讼代理人马清义，被告兰天亮及其委托诉讼代理人张龙频到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付装修工程款60000元；2.判令被告承担本案诉讼费用。事实与理由：2019年12月13日，原、被告签订《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定被告将位于金凤区某某号楼17A的装饰装修工程承包给原告，承包方式为包工包料，工程总造价160000元，工程期限为40天；同时还约定了工程的装饰内容、预算价格、工程变更、付款方式、违约责任等。合同签订后，原告及时施工完毕，但装修工程款下剩60000元被告一直未付。原告认为，原告已按约定完成了合同约定的装修内容，被告应当向原告支付相应的装修工程款。现被告推脱不付，侵害了原告的利益。因此，为维护原告的合法权益，依照相关法律规定，向人民法院起诉，望判如所请。原告增加诉讼：1.判令被告支付自2020年4月18日起至判决确定履行之日止，每天按1000元支付违约金（暂计算至开庭之日为12万元）；2.判令被告承担本案诉讼费。被告辩称，因原告违约在先，未按照合同约定日期竣工，给被告造成重大损失，请求驳回原告的诉请。反诉原告向本院提出诉讼请求：1.驳回本诉原告的诉讼请求；2.判决众瑞（宁夏）装饰设计工程有限公司向兰天亮支付违约金70000元；3.本案诉讼费用由众瑞（宁夏）装饰设计工程有限公司负担。事实与理由：2019年12月13日，原、被告双方签订装饰装修工程施工合同，约定了工程内容和承包方式以及价款，并约定竣工日期为2020年1月17日，但在合同履行过程中，承包人（本诉原告）迟迟未竣工，时至今日仍有局部未完工，导致发包人（反诉原告）的美容院迟至2020年4月才开业，给发包人造成了很大的经济损失。在装修工程迟迟未竣工的情况下，发包人为了减少损失，无奈于2020年4月18日接收了装修未完工的房屋，自行布置后开始营业。反诉原告认为，承包人未按合同约定竣工，且迟迟未完工，逾期竣工超过70日，已经构成重大违约，其违约行为给发包人造成重大经济损失，包括房租及物业费、采暖费等和营业损失，按照合同约定，每逾期交工一日，承包人应当向发包人支付违约金1000元。为此，发包人提出反诉，请求法院依法判决，维护发包人的合法权利。反诉被告辩称，本诉原告所述的逾期完工属实，但反诉被告已经于2020年4月18日完工并交付反诉原告使用。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据即原告提交的证据宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同一份、宁夏众瑞装饰工程有限公司项目预（决）算表一份、被告提交的证据宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同一份、营业执照复印件一份，本院予以确认并在卷佐证。对当事人有争议的证据，本院认定如下：原告提交的证据微信聊天记录一份，经被告质证后对真实性无异议，对真实性予以认定。被告提交的证据房屋租赁合同一份、采暖费收费标准一份、美容中心客户付费资料一组，无其他的收费票据证据相佐证，对于被告的证明目的不予认定；装修工程局部照片一组、物业费收据一份，对真实性予以认定。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年12月13日，原告与被告签订《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》一份，约定：发包方（甲方）兰天亮，承包方（乙方）众瑞（宁夏）装饰设计工程有限责任公司，工程地点：某某号楼17A，工程内容及做法（见附表一：家庭居室装饰装修工程内容和做法一日览表），工程期限40天，开工日期2019年12月13日，竣工日期2020年1月17日。工程承包方式为乙方包工、包全部材料，合同价款160000元。工程款支付方式为合同签订当日支付50000元，工期过半（水、电、管线隐蔽工程通过验收及全部瓦工工程结束后，木工及油工进场前）支付50000元，竣工验收时安装赠品前支付50000元，质保金10000元于2020年3月15日前支付。甲方未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付违约金1000元。由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金1000元整。签订合同后现被告已经支付原告装修款100000元，被告于2020年4月18日接收了原告装修的工程，但是合同约定的装修内容中还有排水电机2台未安装。本院认为，原告（反诉被告）众瑞（宁夏）装饰设计工程有限责任公司与被告（反诉原告）兰天亮签订《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》是双方真实意思表示，不违反法律规定，合同有效，原、被告均应按合同约定全面履行。关于原告施工完成的工程款，按照合同约定价款为160000元，被告辩称设计费、地面保护费不予支付，由于原告实际实施了上述项目，被告未表示异议，对于被告的上述意见不予采纳。2个排水电机没安装双方均无异议，扣除双方均无异议的宁夏众瑞装饰工程有限公司项目预（决）算表中2台排水电机价款5200元，原告施工的价款为154800元。关于被告已经支付的款项，双方对于支付给原告的10万元均无异议，对于被告辩称支付给李某某的10000元，被告未提交证据证明原告授权李某某收取装修费，也未提交支付该款的证明，故对被告的辩解本院不予采信，被告现下欠原告装修款54800元，故被告应支付原告装修费54800元；因原告未能按期完成装修任务，并未按合同约定向被告交付经验收合格的装修成果，故原告主张的违约金，本院不予支持。关于反诉原告要求反诉被告支付违约金的诉讼请求，按照合同约定，反诉被告须在2020年1月17日完成装修任务，但反诉原告直至2020年4月18日才接收了反诉被告装修的工程，并且合同约定的装修内容中还有排水电机2台未安装，反诉被告构成了违约，应当支付违约金。根据合同约定“承包方的原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金1000元”，按照实际逾期的天数计算违约金金额过高，考虑到疫情影响及反诉原告亦未足额向反诉被告支付装修工程款的实际，反诉被告应向反诉原告支付违约金15000元。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条之规定，判决如下：一、被告兰天亮于本判决生效之日起十日内支付原告众瑞（宁夏）装饰设计工程有限责任公司装修款54800元；二、反诉被告众瑞（宁夏）装饰设计工程有限责任公司支付反诉原告兰天亮违约金15000元；三、驳回原告众瑞（宁夏）装饰设计工程有限责任公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费3900元，由原告众瑞（宁夏）装饰设计工程有限责任公司负担2730元，被告兰天亮负担1170元。反诉案件受理费775元，由反诉被告众瑞（宁夏）装饰设计工程有限责任公司负担275元，反诉原告兰天亮负担500元。如不服本判决，可自判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审判员 杜成军 二〇二〇年九月十七日书记员 杜晓玲附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。