江西省瑞金市人民法院民 事 判 决 书（2020）赣0781民初1335号原告：杨卫，男，1986年7月30日生，汉族，江西省瑞金市人，住瑞金市。原告：邓桂香，女，1988年8月20日生，汉族，江西省瑞金市人，住瑞金市。共同委托诉讼代理人：刘国旺，江西南芳律师事务所律师，特别授权代理。被告：瑞金市金南台房地产开发有限责任公司，住所地：江西省瑞金市红都大道**，统一社会信用代码：913607817511448816。法定代表人：徐明旺，任该公司负责人。委托诉讼代理人：张铁明，男，1961年11月9日生，汉族，甘肃省永靖县人，住甘肃省永靖县，系公司副总经理。委托诉讼代理人：吕建东，男，1964年10月31日生，汉族，湖北省荆门市人，住荆门市掇刀区，系公司项目负责人。原告杨卫、邓桂香与被告瑞金市金南台房地产开发有限责任公司(以下简称“金南台公司”)房屋买卖合同纠纷一案，本院于2020年4月2日立案后，依法适用普通程序，于2020年4月27日第一次公开开庭进行了审理。原告邓桂香及原告杨卫委托诉讼代理人刘国旺、被告金南台公司的委托诉讼代理人张铁明到庭参加诉讼。于2020年6月28日第二次公开开庭进行了审理。原告邓桂香及原告杨卫委托诉讼代理人刘国旺、被告金南台公司的委托诉讼代理人吕建东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判决被告金南台公司向原告支付逾期交房违约金32946.8元（以房屋总价款570013元为基数按日万分之二计算从2018年12月31日起至被告实际交房之日止，暂计算至起诉之日止）；2.判决被告立即选聘瑞金市玉龙物业管理有限公司作为小区的前期物业服务企业；3.判令被告向原告赔偿律师费4000元；4.被告承担本案的案件受理费。事实和理由：2017年2月22日，原告杨卫、邓桂香与被告金南台公司签订《赣州市商品房买卖合同》，合同约定了购房位置、面积、购房款、付款方式、日期等基本情况，并约定房屋交付的方式、日期、以及逾期交付房屋的责任等。原告履行了支付购房款的合同义务，被告未按照合同约定于2018年12月30日前交房。然而，原告履行完毕支付房款义务后，被告却未能按时向原告交付房屋，至起诉日仍未将房屋交付给原告，被告的行为构成违约，原告主张要求被告按照合同第十二条约定承担逾期交房责任支付违约金；被告违反商品房买卖合同的二十一条约定，未依法选聘瑞金市玉龙物业管理有限公司作为项目小区的前期物业服务企业，构成违约，要求被告履行合同约定的内容。为此，特向法院提起诉讼。原告提交的证据有：一、原告身份证复印件，证明原告主体适格；二、被告工商登记信息截图，证明被告诉讼主体资格；三、《赣州市商品房买卖合同》复印件，证明原、被告存在商品房买卖合同关系，合同约定的交房时间是2018年12月30日，以及合同明确约定了逾期交房的违约金计算标准；四、委托代理合同，证明原告为本案诉讼支付律师服务费4000元。被告金南台公司辩称：一、答辩人存在免责事由，无须承担逾期交房的违约责任。具体理由为以下三点：（一）答辩人因存在不可归责于其所能控制的政府行为导致不能按合同约定交房，答辩人不承担逾期交付的违约责任。答辩人自2016年开发豪门新城以来至《购房合同》约定的交房日即2019年3月31日期间，仅因环境卫生检查导致答辩人被迫停工的时间即有137天，而环境卫生检查的内容即是要求答辩人停运沙石、混凝土等建筑材料，停运时间短则2、3天，长则17天、22天，且停运频率极高。政府环境卫生检查向答辩人发出停运沙石、混凝土等建筑材料导致停工系客观事实，且属不可提前调剂之客观存在；（二）答辩人因存在政府配套设施——配电工程缺失，导致工程未能如期获得《竣工验收备案表》。供电部门向答辩人出具的《关于豪门新城商住小区一期配电工程建设及电表安装的情况说明》、受电工程送电通知单及继电保护和自动装置定值更改通知单，明确表明因“配电工程线路通道政府部门迟迟未批复，小区无法接入电源，且配套的电能表库存不足，无法为豪门新城小区安装电能表，满足不了小区用电需求”，故直至2019年10月25日答辩人所建设的包括涉案房屋在内的一期工程才正式供电。而“供电”系《购房合同》约定的房屋交房条件之一，无法供电也属《购房合同》约定的“政府配套设施缺失”答辩人免责事由。因此，该逾期因素系双方约定的不可归责于答辩人的免责因素，应予在逾期天数中扣除；（三）降雨是自然现象，但是近两年降雨明显多于往年，远远超出答辩人的预期，而降雨频繁又必然导致工程无法施工，仅仅纵观2019年1月至7月雨季即有123天，降雨天数的频率达58%，而且绝大部分为中雨、大雨，甚至还遇上了百年难得一遇的“2019年7月14日”特大洪灾事件，破坏力极强，整个瑞金都为之撼动，这些都远远已经超出自然现象的范畴，显属自然灾害，而这些自然灾害极大地影响了工程进度，导致一期工程延期交房，而降雨异常频繁也系答辩人所不能控制的不可抗力因素，故应从逾期天数中予以相应扣除。综上，答辩人存在不可归责于其的政府停工行为、政府配套用电设施不完善、频繁降雨等因素，导致涉案商铺未能如期取得《竣工验收备案表》，致逾期交房，根据《购房合同》的约定，答辩人不承担逾期交房的违约责任。二、退一步而言，即使答辩人存在违约情形，那么根据购房合同的规定，违约金的计算也应分段分别处理，不做累加，即逾期180日以内的，违约金的比例按万分之一来计算，逾期超过180日后，即180日以外的天数违约金才按万分之二来计算。三、对于物业公司一事，答辩人已经将物业费调至1元钱/平方米，另外0.3元/平方米是小区物业维修基金，答辩人会将该项费用在小区内公示，原告可随时对使用情况进行监督。被告提交的证据有：一、营业执照副本、法定代表人身份证复印件，证明被告企业登记信息；二、环境卫生检查资料、安全检查资料、消防检查资料，证明被告公司自2016年开发豪门新城以来至2018年12月30日，这期间因政府原因的环境卫生检查、安全检查、消防检查而被迫停工的时间为221天，根据原、被告签订的商品房买卖合同的约定，该停工行为为不可归责于被告的政府行为，该停工天数应在逾期交房天数中予以扣除；三、《关于豪门新城商住小区一期配电工程建设及电表安装的情况说明》、受电工程送电通知单及继电保护和自动装置定值更改通知单，证明被告公司因不可归责于被告的政府配套用电设施不完善致供电达不到交房条件，以至于逾期交房，该逾期天数应在逾期交房天数中予以扣除；四、2018年1月-2019年7月降雨情况表，证明近几年降雨频繁，尤其是2019年上半年，降雨天数频率达58%，甚至还有特大洪灾，该逾期因素应在逾期交房天数中予以扣除；五、房屋建筑面积测绘报告、竣工验收备案表复印件，证明被告于2019年1月8日取得房屋测绘报告，于2019年1月26日即取得同意验收的指令，但因上述一系列逾期因素，直至2019年8月16日才取得竣工验收备案表；六、交房通知书的快递签收回执，证明原告于2019年8月20日签收了交房通知书；七、环境卫生检查资料三张、（2020）赣07民终776号民事判决书一份，证明被告依法可以核减125天的逾期天数，违约金的计算应按总逾期天数减去125天来计算。庭审质证时，被告对原告提交的证据的质证意见为：对证据一、二没有意见，对证据三合法性、真实性没有异议，对关联性有异议，违约金的计算，应该分段计算，对证据四的三性均有异议，原告并没有提交主张委托代理费用发票，无法证实原告已实际支付4000元的律师费，而且4000元律师费明显过高。原告对被告提交的证据的质证意见为：对第一组证据三性无异议；对第二组证据的环境卫生检查资料的真实性没有异议，但没有达到工地必须停工的条件，不属于免责事由，对于消防检查，系被告消防施工存在不规范的行为，是被告自身的过程，应由被告承担延误工期的不利后果；第三组证据的真实、关联性有异议，系因为被告的设计缺陷导致政府部门未批准被告的申请，并非政府不履行法定职责，系被告自身过程导致用电工程迟迟无法获得政府部门的批准；对第四组证据的真实性没有异议，证明对象有意见，降雨是被告可预见的，自然现象造成延误工期的损失应当由被告承担；对第五、六组证据的真实性无异议，但是对于证明对象有异议，该两组证据不能证明原告已经签收了交房通知书，并办理了交房手续；对证据七，二审判决书三性没有异议，但是原告认为不能参照二审判决认定将环境卫生检查时间予以扣除，对环境卫生检查通知的三性均有异议，因砂石运输问题属于被告可以克服的困难，环境卫生检查并非连续，被告完全可以提前做好准备。经本院审查，结合庭审质证，本院对原告提交的证据一、二、三的真实性、合法性及与本案的关联性的予以采信，对原告提交的证据四的真实性予以采信，但因原告未提交律师服务费发票予以佐证，无法证实其是否已经缴纳律师服务费，故本院对该组证据的证明对象不予采信。对被告提交的证据一的真实性、合法性及与本案的关联性予以采信。关于证据二中的安全检查资料、消防检查资料，是政府主管部门履行对建设工程质量监督检查职责，不属于金南台公司逾期交房可免责的事由，被告主张安全检查、消防检查的天数在逾期天数中予以扣除，本院不予采信。对证据二及证据七中的环境卫生检查资料的真实性，本院予以采信。关于证据三，原告主张政府配套用电设施不完善导致供电达不到交房的条件，导致逾期交房。本院认为，配套用电设施的施工在被告对小区规划时就应当预见，系被告与政府相关部门、瑞金市供电公司之间对设施施工的工作衔接问题，属于被告可预见因素，因此对其证明对象，本院不予采信。关于证据四，本院对其真实性予以采信，雨季天气虽是不能避免且人力不能克服的客观情况，但并不是不可预见，因此对其证明对象，本院不予采信。对证据五、六及证据七的民事判决书的真实性，本院予以采信,但证据六中显示快递于2019年8月21日被签收。综上，本院认定事实如下：2017年2月22日，原告杨卫、邓桂香与被告金南台公司签订了《赣州市商品房买卖合同》（合同编号：20170208400），约定：1、原告购买被告位于瑞金市西侧豪门新城2＃楼1305号商住房，建筑面积116.96㎡，房屋总价为570013元，以商业贷款方式付款，买受人应合同签订后支付房款首付款171013元，剩余399000元申请贷款支付。2、交付条件。（1）商品房取得《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》；（2）商品房相关设施设备已符合相关设施设备交付条件的约定（合同第十条针对供电约定：分期开发的，在综合竣工验收完成前可先采用临时供电措施，保证基本用电）；（3）商品房已取得房屋测绘报告。3、交付时间和手续。（1）交房时间为2018年12月30日，出卖人在该期限届满前需书面通知买受人办理交付手续的时间、地、地点2）若因不可归责于出卖人所能控制的原因（如政府行为，市政配套设施施工或不可抗力等）导致的不能按合同约定交房的，出卖人不承担逾期交付的违约责任。4、逾期交付责任。除不可抗力外，出卖人未按约定时间交付的按逾期时间分别处理，即（1）逾期在180日之内的，自约定交付日起至实际交付日止，出卖人按日向买受人支付全部房价款万分之一的违约金；（2）逾期超过180日后，买受人有权解除合同，并应书面通知出卖人配合办理合同解除相关手续。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款（含已付贷款部分），并自买受人付款之日起，按照0.6%（不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率）计算给付利息。同时，出卖人按照全部房价款的0.01%向买受人支付违约金。5、若依《商品房买卖合同》和补充协议要求解除合同、追究对方违约责任，导致一方通过诉讼方式解决的，因此而发生的各项费用（包括但不限于诉讼费用、执行费用、律费用）均由败诉方承担。6、出卖人和买受人保证在本合同中记载的通讯地址、联系电话均真实有效。任何根据本合同发出的文件，均采用书面形式，以邮政快递方式送达对方。变更的一方未履行通知义务导致送达不能的，应承担相应的法律责任。合同签订后，原告付清了购房款给被告,被告未按照约定交房。2019年8月20日，被告通过邮政快递方式向原告发送交房通知书，原告于2019年8月21日收取交房通知书。案涉房屋属于被告开发的豪门新城小区第一期，于2019年8月16日取得竣工验收备案表。因被告逾期交房，遂引起本案诉讼。鉴于被告提供的环境整治通知中，有部分通知没有瑞金市环境卫生管理局盖章或者签字，本院为了查明案件事实，于2020年8月4日向瑞金市环境卫生管理局发出协助调查函一份，请求核实案涉被告提供的34份环境整治通知的真实性。瑞金市环境卫生管理局于2020年8月5日回函一份，证实被告提交的案涉34份环境整治通知是由瑞金市环境卫生管理局发出并送达给被告的。本院对被告提供的34份环境整治通知的真实性予以采信。本案争议的焦点为被告逾期交房天数的认定。原告主张被告逾期交房时间为第一次开庭后15天即2020年5月12日，被告主张应当扣除环境检查的天数为167天。本院认为，被告金南台公司与原告杨卫、邓桂香签订的《商品房买卖合同》合法有效，该合同第十一条“交付时间和手续”约定，若因不可归责于出卖人所能控制的原因（如政府行为，市政配套设施施工或不可抗力等）导致的不能按合同约定交房的，出卖人不承担逾期交付的违约责任。本案中政府部门向金南台公司发出的环境检查通知书中有明确禁止装运建筑材料的规定，发出通知与禁运期间基本相隔1天，金南台公司无法在短时间内另行安排材料运输，因此环境检查对施工还是会有一定的影响，故严禁运输建筑材料期间可以在逾期交房天数中予以扣除。被告提交的环境检查通知书中存在不同的情形，本院分别认定如下：①本案原告与被告签订《赣州市商品房买卖合同》的时间是2017年2月22日，在合同签订之前，瑞金市环境卫生管理局向被告发出环境整治工作的通知，被告应当知道可能会影响如期交房，理应在签订合同时告知原告存在的风险，被告未提交充分的证据证明履行了告知义务，因此在合同签订之前因环境卫生整治造成逾期交房的风险应由被告承担，故在合同签订之前，瑞金市环境卫生管理局向被告发出的通知中，禁止运输建筑材料等的天数不应当在逾期天数中抵扣，通知时间为2016年12月26日（2天）、2017年1月19日（22天），二份通知书中禁运期间合计24天，不能在逾期天数中抵扣。②通知时间为2018年2月8日、2019年1月29日，两张通知书中严禁运输建筑材料的天数分别为22天、21天，本院认为，该两张通知书中列明的时间都是在春节期间，从传统习俗上来看，一般在此期间建筑工地上开始安排放假，本院认为其中各7天不能扣除，该两份通知中不能扣除的天数共计14天。③2018年5月24日环境卫生通知要求加强运输建筑材料、建筑垃圾（余土）的管理，并未禁止运输建筑材料（7天），该期间不应在逾期天数中予以抵扣。④2018年12月7日环境整治工作通知要求从12月7日起严禁装运各种建筑垃圾（余土），整治结束时间另行通知，因金南台公司未提供整治结束的具体时间，故其主张抵扣17天的依据不充分，不应在逾期天数中予以抵扣。⑤严禁装运建筑余土并不必然影响被告的正常施工，且被告也未提交充分的证据证明禁止装运建筑余土影响了其正常的施工，故对该部分通知书本院不予采信。仅有“严禁装运建筑余土”内容的停工通知时间分别为：2017年9月6日（2天）、2017年9月18日（2天）、2017年11月21日（2天）、2017年12月4日（2天）、2017年12月11日（2天）、2018年5月12日（3天）、2018年9月30日（7天）、2018年11月1日（2天），共计22天，不能在逾期天数中扣除。⑥2018年12月15日的环境整治通知，禁止运输建筑余土及建筑材料期间为3天，该3天被告未主张，应当在逾期天数中扣除。综上，金南台公司主张的环境检查167天应核减24天、14天、7天、17天、22天、加3天，核减后为86天，该86天可以在其逾期交房天数中予以扣减。关于被告交房时间的认定。案涉房屋于2019年8月16日办理工程竣工验收备案手续，符合交付条件。被告于2019年8月20日根据原告在《商品房买卖合同》中记载的地址向原告邮寄了《交房通知书》，原告于2019年8月21日签收《交房通知书》，被告已履行了房屋交付的通知义务。案涉房屋所在小区系分期开发，且案涉房屋为第一期，根据原、被告签订的《商品房买卖合同》第十条约定：“2.供电：该商品房交付时纳入城市供电网络并正式供电，分期开发的，在综合竣工验收完成前可采用临时供电措施，保证基本用电。”，案涉房屋在交付时能够保证基本用电即可。结合瑞金市供电分公司出具的《关于豪门新城商住小区一期配电工程建设及电表安装的情况说明》中“目前，如需解决该小区业主生活用电，可使用小区建设临时用电电源能满足该小区一期业主暂时使用”，说明被告交付房屋时在供电方面已达交付条件，原告以此作为拒绝收房的理由，违反合同依据和法律依据，其拒绝接收房屋的理由不能成立，应以被告交房通知书到达原告的时间即2019年8月21日视为房屋交付的时间。双方合同约定交房时间为2018年12月30日，房屋交付时间为2019年8月21日，逾期天数应当是231天，扣除本院认定的应在逾期天数中扣除的环境检查天数86天，被告金南台公司实际逾期天数145天。本院认为，原告按照合同约定支付了购房款，被告未按照合同约定履行交房义务，属违约，原告据此要求被告按照合同约定支付逾期交房违约金，本院予以支持。按照合同约定，逾期交房天数在180日以内的，按照日万分之一以房屋总价款为基数支付违约金，本院认定逾期交房的天数为145天，房屋总价款为570013元，逾期交房的违约金共计为8265元。在庭审中，原告主张逾期交房违约金应计算至2020年5月12日，本院仅支持8265元，超出部分，本院不予支持。关于原告请求判决被告履行合同约定，将前期物业管理委托给瑞金市玉龙物业管理有限公司管理，本院认为，目前案涉小区的物业服务企业是厦门艾尔美物业管理有限公司瑞金分公司，根据《中华人民共和国物权法》第七十六条第一款第三项规定：选聘和解聘物业服务企业或者其他管理人，应由业主共同决定。原告个人要求更换服务企业，本院不予支持。原告要求被告向其赔偿律师服务费4000元，因其未提交证据予以证明其实际已支出律师服务费4000元，故本院不予支持。综上，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百三十条、第一百三十八条，《中华人民共和国物权法》第七十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告瑞金市金南台房地产开发有限责任公司应于本判决生效之日起三十日内向原告杨卫、邓桂香支付逾期交房违约金8265元；二、驳回原告杨卫、邓桂香的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费624元，由被告瑞金市金南台房地产开发有限责任公司承担100元，原告杨卫、邓桂香承担524元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状及副本，并预交上诉费，上诉于江西省赣州市中级人民法院。审 判 长  熊丹丹人民陪审员  陈开军人民陪审员  朱太荣二〇二〇年九月二十二日书 记 员  陈秋晨