江苏省苏州市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）苏05民终6671号上诉人（原审原告、反诉被告）：高峰，男，1987年6月2日生，汉族，户籍地辽宁省沈阳市沈河区。委托诉讼代理人：蒋文达，江苏源实发扬律师事务所律师。委托诉讼代理人：张静，江苏源实发扬律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：王廷锋，男，1981年11月13日生，汉族，住江苏省苏州市虎丘区。委托诉讼代理人：张涧阳，北京市百瑞（苏州）律师事务所律师。上诉人高峰因与被上诉人王廷锋装饰装修合同纠纷一案，不服江苏省苏州工业园区人民法院(2019)苏0591民初7524号民事判决，向本院提出上诉。本院于2020年7月23日立案受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。上诉人高峰上诉请求：撤销原审判决并发回重审或改判支持高峰的诉讼请求,驳回王廷锋的反诉请求。事实与理由：1.我方已提供证据证明电路跳闸问题，王廷锋未提供证据证明该问题系由我方自身问题导致，应认定王廷锋完成的工程存在质量问题。我方开业经营是基于避免损失扩大的目的，但不代表我方认可王廷锋已经完成了维修工作。2.我方经营的是烤肉店，如电路存在问题，直接导致我方的营业损失，一审认定工程质量问题较轻显然不当。3.合同约定的竣工日期与我方正式开业日期相差一个月，我方在此期间产生的损失包括人工损失和房租损失等达数万元，一审仅支持6000元违约金，明显过低。我方就王廷锋未维修的电路问题另寻他人维修，花费8000元维修费，而一审对于我方未支付的装修费，也仅扣除1000元，显失公平。王廷锋则表示服从原审判决。高峰向一审法院起诉请求：1.依法判令王廷锋继续履行双方签订的《公共空间装饰装修施工合同》、完成合同约定的施工内容，并对不合格部分进行整改；2.依法判令王廷锋赔偿高峰逾期竣工违约金6600元、房租损失31667元、人员工资损失51295元，合计89562元；3.依法判令王廷锋承担本案的诉讼费用。后高峰主张其已于2020年3月将房屋转租，故自愿撤回第一项诉请。王廷锋向一审法院反诉请求：1.依法判令高峰支付剩余装修款24000元；2.依法判令反诉费由高峰负担。一审法院认定事实如下:2019年1月17日，高峰（发包方、甲方）与王廷锋（承包方、乙方）签订《公共空间装饰装修施工合同》，约定甲方将位于苏州工业园区的烤肉店交由乙方装修，承包范围为整装、承包方式为单包人工，工期自2019年2月24日起至2019年4月10日止，工程价款11万元。乙方严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收。甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶上采取的措施费用；因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延；因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及阴雨天气等不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认；若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验；若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其验收及返工费由乙方承担。由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用甲方承担，工期顺延；由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续、如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方另定验收日期，但甲方应承认竣工日期。价款支付方式：2019年1月17日支付66000元、2019年3月15日支付38500元、2019年4月10日支付5500元。本工程甲方负责采购供应的材料、设备应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场；约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由甲方承担运输费用。违约责任部分，约定乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方工程总价的2‰作为滞纳金。甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失；未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。王廷锋提供的预算报价中，价款计算为127138.95元，价款协商按照11万元支付。诉讼中，双方确认高峰已付装修费合计86000元，分别为：2019年1月19日支付30000元、2019年3月16日支付36000元、2019年3月28日支付了20000元；双方另确认王廷锋离场时间为2019年4月14日，且王廷锋已将约定装修项目全部施工完毕。高峰主张：因部分施工内容存在质量问题，导致己方延迟至2019年5月10日才正式开业；王廷锋主张：离场向高峰交付房屋时，已对存在的问题进行了整改。诉讼中，双方提交部分微信聊天记录，包括：2019年4月14日。王廷锋：高总，你看这边除了灯具其他的也都结束了，能否把工程款付下？4月15日。王廷锋：等你。4月17日。高峰发送部分装修部位存在问题的照片。王廷锋：安排了，他马上到。5月2日。高峰发送部分装修部位存在问题的照片。5月4日。王廷锋：等一下。阿是空调进水的原因，现在阿好了？5月5日。王廷锋：现在我们电的问题这一块都解决好了，看按你的要求观察三天，这样从今天开始计算五天后没问题的话，就请结清尾款，收到请回复。5月11日。王廷锋：那个炉子用了没有？高峰：没有，电都没插。王廷锋：明白了。高峰：就怕跳闸特意没插电。王廷锋：明白了。5月16日。王廷锋：高总，那个4号线路我们换掉了，现在时间也差不多了，你看把工程款给付下，工人打了好多电话。5月27日。王廷锋：要走法律请抓紧，工人再去我也没办法。王廷锋发送部分装修方面的照片。诉讼中，高峰主张装修存在以下问题：1、门头部分颜色变花、平整度也差；2、电路存在问题，用电就会跳闸。经与电工核实，应该是王廷锋使用的材质有问题，之后高峰自己找了人换了电线和供材，花费了8000元；3、背景墙后面的部分应当由王廷锋施工，但是存在质量问题，而且部分没有做，高峰自己找人来做掉了；4、墙面乳胶漆有质量问题。王廷锋的意见为：1、门头我方也是找第三方做的，高峰之前没有对我方提出这个问题，如果提出并且质量问题确实存在，我们可以联系施工人员维修；2、电路问题不认可，不是我方责任；3、背景墙不包含在预算报价中，不能认定应由我方施工；4、乳胶漆如果存在质量问题或者确系我方施工原因出现脱落，我方可以进行维修。高峰主张约定完工时间为4月10日，但直至5月10日才正式开业，逾期时间为1个月，诉请赔偿的构成为：1、逾期竣工违约金。高峰主张系根据合同约定每日按照总价款的千分之二计算；王廷锋认为不存在逾期行为。2、房租损失。高峰提供《产业联营合同》，内容为其与案外人凌峰合作经营，本人按约第一年需要支付给凌峰分红款380000元，但实际支付金额为340000元，空置一个月造成损失折算为31667元；王廷锋对此不予认可。3、人工费损失。高峰主张一个月内不能经营但是仍需要正常发放人员工资，核算为51295元。高峰提交其制作的关于厨师、洗碗工、领班、服务员的工资表；王廷锋对此不予认可。以上事实，由《公共空间装饰装修施工合同》、微信聊天记录等证据以及当事人的据以及当事人的庭审陈述予以证实，一审法院予以确认。一审法院认为：高峰与王廷锋签订的《公共空间装饰装修施工合同》为双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应当合法、有效。双方约定王廷锋应当在2019年4月10日完成装修，现有证据表明，王廷锋在2019年4月14日主张除灯具外其余装修均已完工，之后催促高峰支付装修款，高峰并未就存在未完工项目提出主张，且高峰庭审也确认王廷锋已完成全部装修项目，故可以推定王廷锋实际完成全部装修项目的时间在2019年4月14日之后的相关时间。至于高峰在微信及庭审中提出的质量问题，一方面，并无证据表明高峰通知王廷锋后，王廷锋存在怠于维修或无法维修的情况，高峰也确认之后接受房屋并进行经营；另一方面，高峰主张存在的问题明显较轻，不能构成其拒绝接受房屋的理由。故一审法院综合考量，酌情认定逾期完工时间为6天。高峰主张王廷锋承担的违约责任，包括逾期竣工违约金6600元、租金损失31667元、人员工资损失51295元，一审法院认为：合同约定逾期竣工违约金标准为每日千分之二，王廷锋对此不予认可，而该约定也明显过高，一审法院按照每日万分之二酌情支持；逾期交付装修房屋客观上会导致无法按期使用房屋而造成房租、人员工资损失，但高峰也有义务及时采取措施避免损失扩大，但高峰就该两项主张提交的证据不能证实损失的实际金额。综合裁量，就其上述违约金主张，一审法院酌情合并支持6000元。王廷锋主张高峰支付欠付装修费24000元，高峰对欠付金额无异议，但主张装修存在质量问题而要求扣减，该主张具有事实与法律依据，依法可以支持。根据双方对存在质量问题的陈述，一审法院酌情支持扣减装修费1000元，即还需支付23000元。综上，根据《中华人民共和国合同法》第六条、第一百一十四条、第一百一十九条、第一百二十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决：一、王廷锋于判决生效之日起十日内赔偿高峰违约金（含逾期竣工违约金、租金及人员工资损失）合计6000元；二、高峰于判决生效之日起十日内支付王廷锋装修款23000元；三、驳回高峰的其余本诉请求；四、驳回王廷锋的其余反诉请求。本诉案件受理费收取2500、由高峰负担2000元、王廷锋负担500元；反诉案件受理费减半收取为200元，由王廷锋负担50元、高峰负担150元。二审查明事实与一审查明事实相一致。二审另查明，自2019年4月29日至2019年5月2日，王廷锋多次向高峰催讨涉案工程款，高峰表示稍后支付。该事实由双方当事人的微信聊天记录予以证实。二审中，当事人未提交新证据。本院认为,双方当事人之间的微信聊天记录显示2019年4月14日王廷锋通知高峰除灯具外的工程部分已经装修完毕，王廷锋向高峰发送照片表示店铺的“门头部分”存在质量问题，但王廷锋已派人维修。此后，王廷锋多次要求高峰支付剩余工程款，高峰均未提出异议并表示愿意付款，应视为涉案工程经高峰验收合格。关于高峰所称电路跳闸问题，本案所涉装修工程系用于高峰经营的烤肉店，电路跳闸系用电超负荷引发可能性较大，虽王廷锋积极予以修理，但并不表明该问题系施工质量不合格导致。高峰称其另找他人维修并支付8000元维修费，但未提供证据予以证明，本院不予采信，高峰以此为由向王廷锋主张损失赔偿，本院不予支持。虑及工程完工时间、维修情况，一审酌定王廷锋向高峰支付6000元违约金，同时虑及质量问题，酌情扣减1000元装修费，亦属合理，本院予以确认。综上，高峰上诉请求不能成立，应予驳回。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费2700元，由上诉人高峰负担。本判决为终审判决。审 判 长 杨恩乾审 判 员 徐 辉审 判 员 杨 兵二〇二〇年九月二十八日法官助理 赵 俊书 记 员 杨舒静法律文书履行提示人民法院依法作出的生效法律文书，具有国家权威性和强制执行力，当事人应当依法自觉履行生效法律文书所确定的义务，否则人民法院将根据对方当事人的申请依法强制执行，被执行人将面临以下执行风险：一、被执行人未按执行通知履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权对其名下财产采取查封、扣押、冻结、拍卖、变卖等强制执行措施，并有权对被执行人及其住所、经营场所进行搜查。二、被执行人未按生效法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息，未按生效法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。执行费用由被执行人承担。三、被执行人不履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权对被执行人或者其法定代理人、有关单位的法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员采取限制出境措施。四、被执行人拒绝报告、虚假报告财产的，人民法院有权根据情节轻重对被执行人或者其法定代理人、有关单位的主要负责人、直接责任人及实际控制人予以罚款、拘留。五、被执行人以暴力、威胁或者其他方法阻碍执行人员执行公务或者拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的，人民法院有权对被执行人或者其主要负责人、直接责任人员予以罚款、拘留，构成犯罪的，依法追究刑事责任。六、被执行人不履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权对其采取限制消费措施。被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等座以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必须车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组一等以上座位等其他非生活和工作必须的消费行为。七、被执行人有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的，或者通过伪造证据、暴力、威胁等方法抗拒执行，以虚假诉讼、虚假仲裁或者隐匿、转移财产等方法规避执行的，人民法院有权将其纳入失信被执行人名单，通过报纸、广播、电视、网络、法院公告栏、电子显示屏、新闻发布会等方式向社会公布，并向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；向征信机构通报，由征信机构在其征信系统中记录。国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，人民法院有权将失信情况通报其所在单位和相关部门。国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，人民法院有权将失信情况通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。八、被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，或者与他人串通，通过虚假诉讼、虚假仲裁、虚假和解等方式妨害执行，致使判决、裁定无法执行的，以拒不执行判决、裁定罪依法追究刑事责任。