广东省深圳市宝安区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0306民初5605号原告（反诉被告）深圳市鼎佳盛装修设计工程有限公司，住所地深圳市光明新区公明街道民生大道**衡发主题公寓301，统一社会信用代码91440300MA5FB10L4L。法定代表人刘定国，总经理。委托诉讼代理人林思哲，广东知著律师事务所律师。委托诉讼代理人余志刚，广东知著律师事务所律师。被告（反诉原告）深圳市珊妮健康管理有限公司，住，住所地深圳市光明区凤凰街道塘尾社区面前岭******101一社会信用代码91440300MA5FEFHA7G。法定代表人麦丽芳。被告麦丽芳，女，汉族，1973年2月7日出生，身份证住址广东省深圳市宝安区，两被告共同委托代理人刘玉，广东新本律师事务所律师。两被告共同委托代理人阎虹宇，广东新本律师事务所律师。深圳市鼎佳盛装修设计工程有限公司（以下简称“鼎佳盛公司”）诉深圳市珊妮健康管理有限公司（以下简称“珊妮公司”）、麦丽芳，珊妮公司反诉鼎佳盛公司装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告鼎佳盛公司委托诉讼代理人林思哲，被告珊妮公司法定代表人暨被告麦丽及两被告共同委托代理人刘玉、阎虹宇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。本诉原告鼎佳盛公司向本院提起诉讼，请求判令：1.被告偿还原告货款（欠款）本金70000元，并按照银行同期贷款利率支付原告从立案之日起至付清之日止逾期付款利息；2.本案诉讼费用（包括受理费、保全费等）由被告承担。具体事实与理由:原告与被告珊妮公司于2019年5月18日签署《家居装饰工程合同书》，由原告负责被告位于深圳市光明区塘尾村面前岭小区四排四号工程的室内设计及装修，总工程款170000元，目前工程已完工。被告在支付100000元后，剩余70000元迟迟未支付。本案中所有已收装修费均是麦丽芳进行转款，两被告财产混同。综上所述，被告怠于履行其义务，拖延付款，严重侵害原告合法权益，请求判如所请。本诉被告珊妮公司辩称，1.原告主张我方拖欠7万元没有事实依据。根据我方提供的证据2，我方已通过微信支付涉案工程款14万元。2.《家居装饰工程合同书》第1.4条明确约定，由原告包工包料，但在施工中原告提出除非我方垫资购买原材料，否则无法施工。为确保工程顺利推进，我方无奈之下垫资购买了装修材料，材料款共计53326元，应从工程款中予以扣除。综上，原告倒欠被告23326元，我方已提起反诉。本诉被告麦丽芳辩称，被告珊妮公司为有限责任公司，股东共5人，我方仅是其中一个股东，涉案合同当事方为原告鼎佳盛公司、被告珊妮公司，我方并非合同主体，原告将我方列为被告没有事实依据和法律依据。请求驳回原告对我方的诉讼请求。本诉被告（反诉原告）珊妮公司向本院提起反诉，请求判令：1鼎佳盛公司向珊妮公司支付逾期完工的违约金294000元；2.鼎佳盛公司向珊妮公司支付洗手间修缮费12000元；3.反诉费用由鼎佳盛公司承担。请求法院支持我方的反诉请求。具体事实和理由：鼎佳盛公司与珊妮公司合同约定工期为2019年5月18日至2019年6月6日。但鼎佳盛公司在施工过程中严重违约，造成我方巨大经济损失。一是违反包工包料的约定，由我方垫资购买装修材料。二是施工逾期，导致我方无法如期开业，额外支出租金和人工成本。我方为督促早日完工，于2019年6月21日与鼎佳盛公司签署了《协议书》，明确逾期完工按每日2000元标准支付违约金。但鼎佳盛公司未如约定正式交付竣工验收，我方考虑经营成本于2019年11月1日被迫开业。鼎佳盛公司施工逾期总计147天，应按《协议书》支付违约金。三是工程存在质量问题。开业后发现洗手间无法正常冲水，我方多次要求鼎佳盛公司维修均被拒绝，被迫委托第三人对洗手间进行翻修，并支付维修费12000元。本诉原告（反诉被告）鼎佳盛公司就反诉辩称，1.双方虽然约定包工包料，但不等于由我方垫资支付工程款。合同明确约定各项费用的支付时间点，珊妮公司未按照合同约定支付工程款，我方有权顺延工期，无需承担任何违约责任。2.涉案工程不存在严重的质量问题，洗手间无法冲水仅是轻微的质量瑕疵。即使工程存在质量瑕疵，因珊妮公司未按约定支付工程款，原告有权拒绝维修。请法院依法驳回被告的反诉请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院依法组织了举证、质证。根据当事人的举证、质证意见及庭审陈述情况，本院认定事实如下：2019年5月18日，珊妮公司作为发包人（甲方）、鼎佳盛公司作为承包人（乙方），双方签订《工程合同书》，约定：甲方将位于深圳市光明新区××村面前××小区××室内设计及装修工程委托乙方施工，承包方式为承包人包工、包料，甲方自行设计并提供施工图纸。施工期限为20日，开工日期2019年5月18日，竣工日期2019年6月6日，一楼及阁楼完工；因甲方及其代理人原因导致工期延误的，工期顺延；因乙方及其代理人原因导致工期延误的，工期不予顺延。工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应当自接到验收通知后15天内组织验收并办理验收移交手续；乙方承诺自竣工日期起，为工程项目保修两年；工程未验收的，甲方不得先行使用。甲方按约定分期向乙方支付工程款，签订合同时支付10万元、木工完工支付3.5万元、油漆完工支付2万元、完工工程验收后支付工程总造价的5%约1.5万元；双方同意工程计算方法为固定价格，工程总价款为17万元。因甲方不能按约定期限足额支付乙方工程款的，应当按照应付款1%支付乙方延期付款违约金；因乙方及其代理人的原因造成工期延误的，每拖延一天，应向甲方支付的违约金为总工造价1%。合同还约定了双方的其他权利义务。该合同载明，珊妮公司委托代理人为张玮林。庭审中，双方当事人均确认，双方未约定具体的施工范围和装修材料明细、品牌。珊妮公司通过麦丽芳向鼎佳盛公司微信转账支付工程款10万元。其中包括2019年5月9日两笔5000元、2019年5月12日四笔5000元、2019年5月13日两笔5000元、2019年5月17日两笔5000元、2019年5月18日两笔5000元、2019年6月17日四笔5000元、2019年6月27日两笔5000元、2019年7月11日两笔5000元。此后，珊妮公司未支付过任何款项。珊妮公司确认，涉案工程开工日期为2019年5月中旬；于2019年11月1日开始实际经营使用；双方未进行验收。另查，1.关于合同约定的施工范围。双方当事人均确认未就施工范围作出具体明确的约定。鼎佳盛公司确认，天花软膜属于约定施工范围，因珊妮公司逾期支付工程款因此未实际施工；弹簧门、固定玻璃、大理石（墙）、地、地板拉门、单吊门及厕所均不属于约定施工范围，并提交一份张玮林与刘定国签署的《装饰工程工程预算表》予以证明。前述预算表载明为（半包/制安工程）装饰装修预算表，珊妮公司主张天花软膜以及弹簧门、固定玻璃、大理石（墙）、地、地板拉门、单吊门、厕所均为双方约定的施工范围，并提交微信聊天记录予以证明。原告提交的微信聊天记录中，关于天花软膜安装及付款曾于2019年9月6日与鼎佳盛公司进行沟通，后珊妮公司于2019年9月7日向案外人“正野广告”支付定金4563元（现金）、2019年9月15日支付尾款3000元（微信转账），“正野广告”向珊妮公司出具收款收据，收据载明订单内容为“63平方×85元……六角八套388元……画面1820元……制作+安装”；余下均为珊妮公司与案外人关于安装、付款的聊天记录。2.关于木工完工日期。鼎佳盛公司主张木工施工已于2019年6月16日完工，并通过微信向珊妮公司股东李艳请款，李艳告知工程款同麦丽芳沟通。珊妮公司、麦丽芳主张鼎佳盛公司单方承诺木工施工于6月16日完工，实际是否木工完工并未经珊妮公司确认。3.关于完工日期。鼎佳盛公司主张已完成全部约定施工，并于2019年9月撤场，但撤场时并未正式验收。珊妮公司主张完工时间为2019年10月30日。4.关于工程款支付。鼎佳盛公司主张，在2018年12月13日、2019年1月25日收到麦丽芳支付共计4万元，但该款项系用于支付鼎佳盛公司与珊妮公司于2018年12月17日签订的《工程合同书》相应款项，与本案无关，且上述合同部分内容已经实际履行，并提供张玮林与鼎佳盛公司签订的关于深圳市光明区塘尾面前岭小区四排四号室内设计及装修的《工程合同书》及双方在施工过程中的微信聊天记录用以证明。珊妮公司主张2018年12月13日、2019年1月25日支付的4万元为涉案工程预付款；2018年12月17日签订的《工程合同书》是张玮林与鼎佳盛公司签订的，无珊妮公司印章，且该合同未实际履行。5.关于维修。鼎佳盛公司确认珊妮公司曾向其要求维修部分柜子，鼎佳盛公司认为是由于板材热胀冷缩、空气湿度变换引起的物理效应，但因珊妮公司未按约定支付工程款未实际维修；厕所不属于施工范围，鼎佳盛公司无义务维修。6.关于违约金。珊妮公司主张于2019年6月21日与鼎佳盛公司签订《装修协议》，依据该协议涉案一楼商铺装修应于6月5日完工，超出一天扣除2000元。鼎佳盛公司主张该协议记载的“博悦轩装饰公司”与其非同一主体；鼎佳盛公司法定代表人刘定国既未签署过该协议，亦不是“博悦轩装饰公司”的负责人。工商注册登记显示，深圳市博悦轩装饰设计工程有限公司成立于2014年5月13日，企业类型为有限责任公司，法定代表人暨股东舒相利（持股比例50%），股东刘定国（持股比例50%）。7.工商注册登记信息显示深圳市珊妮健康管理有限公司成立于2018年12月17日，企业类型为有限责任公司，法定代表人暨股东麦丽芳（持股比例30%）、股东张玮林（持股比例30%）、股东李艳（持股比例25%）、股东赵文培（持股比例5%）、股东余会芳（持股比例5%）、股东邝益宜（持股比例5%）。本院认为，本案属于装饰装修合同纠纷。珊妮公司与鼎佳盛公司签订的《工程合同书》是双方真实意思表示，鼎佳盛公司作为承包方有实际施工行为，涉案施工尚未验收，但已实际投入使用。双方争议的焦点在于，1.珊妮公司是否欠付工程款，若欠付工程款则具体金额；2.鼎佳盛公司是否逾期完工，是否应承担违约责任；3.鼎佳盛公司是否对洗手间进行施工，是否应承担洗手间修缮费用。关于工程款支付。鼎佳盛公司、珊妮公司均确认麦丽芳共向鼎佳盛公司实际支付工程款14万元，双方争议的焦点在于其中2018年12月13日、2019年1月25日支付共计4万元款项是否为本案工程款。依据本院认定的事实，双方合同签订于2019年5月18日，约定珊妮公司应于签订合同时支付10万元。双方提交的微信转账记录说明，珊妮公司于签订合同当日支付1万元、于2019年5月签订合同签支付5万元，双方在签订合同前已经开始支付相关款项。鼎佳盛公司认为珊妮公司逾期付款，但从未向珊妮公司主张支付该4万元首期工程款差额，结合鼎佳盛公司2019年7月11日在微信中确认共收到转账现金14万元的情况，本院采纳珊妮公司关于争议的4万元款项已作为本案合同预付款的主张。合同约定木工完工支付3.5万元。本案中，施工过程中双方通过微信沟通，鼎佳盛公司通过微信通知珊妮公司股东李艳木工施工于2019年6月16日完工，并向珊妮公司请付第二期工程款。珊妮公司主张木工完工未经其确认，但并未提交任何证据证明此后因木工部分未完工产生争议，本院对鼎佳盛公司主张的完工时间予以确认，珊妮公司于2019年7月11日付清木工完工工程款3.5万元，已超过约定的履行期限。合同约定油漆完工支付2万元工程款即付至15.5万元。鼎佳盛公司天花软膜施工前要求珊妮公司先行支付1万元工程款的主张符合合同约定，珊妮公司拒绝付款并在施工期间自行委托案外人“正野广告”制作安装，珊妮公司应自行承担相应的法律后果，视为鼎佳盛公司已完成该项施工内容。虽然未经完工验收，但珊妮公司已于2019年11月1日实际使用，视为验收合格。应支付余下工程款1.5万元。综上，珊妮公司应向鼎佳盛公司支付欠付工程款3万元（17万元-14万元）。关于逾期支付工程款违约金。合同约定未按约定期限足额支付工程款的，应当按照应付款1%支付延期付款违约金。按照字面理解，欠付工程款3万元违约金为300元。鼎佳盛公司主张自起诉之日起按照中国人民银行同期同类贷款利率计算至清偿之日，截至庭审之日已超出合同约定，本院不予支持。珊妮公司应向鼎佳盛公司支付欠付工程款违约金300元。关于珊妮公司支付的材料费。施工合同未就具体施工项目列明清单，无法确认约定的具体施工内容和范围及施工材料。鼎佳盛公司主张弹簧门、固定玻璃、大理石（墙）、地、地板拉门、单吊门均不属于合同约定施工范围，珊妮公司对上述内容属于合同约定施工范围负有举证责任，但珊妮公司未提交任何证据予以证明。双方当事人提交的微信聊天记录中未出现关于上述施工内容的沟通，现有证据亦无法证明珊妮公司的主张，珊妮公司应承担举证不能的法律后果，其要求在工程款中扣减相应材料费的主张，本院不予支持。关于洗手间维修费用。鼎佳盛公司在反诉答辩意见中主张洗手间无法冲水仅是轻微的质量瑕疵，因珊妮公司未按约定支付工程款故有权拒绝维修，其后出具书面情况说明又主张洗手间不属于其施工范围，存在前后矛盾。结合珊妮公司提交的微信聊天记录中，鼎佳盛公司于2019年7月24日表示“我以为下水下不去的，我昨天搞了一个下午下水”，可见鼎佳盛公司曾经就洗手间下水问题进行过维修，鼎佳盛公司主张洗手间不属于合同约定施工范围的主张本院不予采纳。涉案工程视为于2019年11月1日验收合格，鼎佳盛公司在保修期内负有维修义务，其仅以欠付工程款为由拒绝维修，缺乏依据。珊妮公司另行委托案外人卢超华进行维修，并为此支付工程款应由鼎佳盛公司承担。并无证据证明珊妮公司支付维修款12000元并明显超过合理价格，故珊妮公司要求鼎佳盛公司支付维修款12000元的主张本院予以支持。关于逾期完工违约金。双方约定的竣工日期为2019年6月6日，鼎佳盛公司至2019年6月16日完成木工施工，已逾期十日。鼎佳盛公司关于逾期支付工程款的主张本院未予采纳，鼎佳盛公司并未举证证明该逾期是珊妮公司造成的，应承担相应的违约责任。珊妮公司依据2019年6月21日《装修协议》主张按照日2000元计算违约金，该协议记载的承包主体并非鼎佳盛公司，协议内容与其他证据无法相互印证，本院不予采信。参照合同约定因鼎佳盛公司原因造成工期延误的，每拖延一天，应支付的违约金为总造价1%。鉴于约定违约金过高，本院依据公平原则，调整为按每日总造价万分之五计算，鼎佳盛公司应向珊妮公司支付逾期完工违约金850元（17万元×0.5‰×10）。因珊妮公司逾期支付工程款，且自行委托他人施工，自身亦存在过错，其要求鼎佳盛公司支付此后逾期完工违约金的主张，本院不予支持。关于麦丽芳的责任。珊妮公司为有限责任公司，依法以其全部财产对公司的债务承担责任。鼎佳盛公司主张珊妮公司与麦丽芳财产混同应提交初步的证据予以证明，仅以麦丽芳曾代珊妮公司支付工程款提出该主张，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条，《中华人民共和国公司法》第三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告深圳市珊妮健康管理有限公司应自判决生效之日起七日内向原告深圳市鼎佳盛装修设计工程有限公司支付工程款人民币30000元及逾期付款违约金人民币300元；二、原告深圳市鼎佳盛装修设计工程有限公司应自判决生效之日起七日内向被告深圳市珊妮健康管理有限公司支付逾期完工违约金人民币850元；三、原告深圳市鼎佳盛装修设计工程有限公司应自判决生效之日起七日内向被告深圳市珊妮健康管理有限公司支付洗手间维修费人民币12000元；四、驳回原告其他诉讼请求；五、驳回被告其他反诉请求。案件本诉受理费775元、保全费720元，由原告负担受理费440元、保全费408元，由被告深圳市珊妮健康管理有限公司负担受理费335元、保全费312元；反诉受理费2945元，由原告负担124元、由被告深圳市珊妮健康管理有限公司负担2821元。原告已预交本诉受理费775元、保全费720元，其中受理费335元、保全费312元由本院予以退回，被告深圳市珊妮健康管理有限公司应在本判决生效之日起七日内向本院缴纳案件受理费335元、保全费312元，拒不缴纳的，本院依法强制执行。被告深圳市珊妮健康管理有限公司已预交反诉受理费2945元，其中受理费124元本院予以退回，原告应在本判决生效之日起七日内向本院缴纳案件受理费124元，拒不缴纳的，本院依法强制执行。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。审判员 娄   靓二〇二〇年九月十一日书记员 黄蓉（兼）书记员 陈 丽 君附本案相关法律条文如下：《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国公司法》第三条公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任；股份有限公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。