安徽省阜阳市颍州区人民法院民 事 判 决 书（2020）皖1202民初3118号原告（反诉被告）：山东新华医疗器械股份有限公司，住所地山东淄博高新区泰美路**山东新华医疗科技园，统一社会信用代码91370000267171351C。法定代表人：许尚峰，该公司董事长。委托诉讼代理人：陈斌,该公司员工。委托诉讼代理人：李中行，该公司员工。被告（反诉原告）：阜阳民生医院，住所地安徽省阜阳市经济开发区三清路**，统一社会信用代码52340000MJA5252421。法定代表人：张丽，该院院长。委托诉讼代理人：王魏，安徽仲天律师事务所律师。原告山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称山东新华）诉被告阜阳民生医院（以下简称民生医院）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年4月27日立案后，依法适用普通程序进行审理，审理中被告提出反诉，本院予以准许，并合并审理。2020年7月14日公开开庭进行了审理，山东新华的委托诉讼代理人陈斌，民生医院的委托诉讼代理人王魏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。山东新华向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即支付欠原告的款项3545700元；2、判令被告按银行同期贷款率，自2018年3月19日起至原告起诉之日为止，支付因延期付款给原告造成的经济损失277857元；3、被告承担所有诉讼费用。事实与理由：原告于2017年1月9日与被告签订《阜阳民生医院手术部、供应室、介入中心、ICU、CCU净化工程》建设工程施工合同一份，合同总价值11900000元。合同约定该合同价格形式为固定总价合同，一次性包死(即交钥匙工程)。付款方式为按月施工进度进行支付:开工后至结算支付前，每月25日前上报当月施工月报，次月5日以前按监理审核意见及发包人确认的上月已完成工程量支付进度款，支付额为完成工程量金额的65%，工程通过竣工验收合格后工程款支付至合同价款的85%：所有问题整改完成，资料齐全，各个功能运行正常且经过第三方检测机构检测合格后，工程款支付至合同价款的95%，余合同价款5%作为质量保修金，保修期满两年后无质量问题一次性付清。该工程已经完成验收，并由原告、被告、监理单位中国轻工业武汉设计工程有限公司三方签署竣工验收证明书,2018年3月19日经第三方检测机构山东丰顺监测评价机构检测合格，原告已经为被告开具10710000元发票，因被告逾期付款原因尚有1190000元发票未开。原告已经完成合同约定的所有义务，且被告已经实际投入使用两年多，仍拒绝支付剩余工程款。经原告多次催要，被告仍未主动履行支付工程款的义务。为维护原告合法权益，现诉至法院，请依法判决被告支付原告工程款3545700元及经济损失并由被告支付所有诉讼费用。民生医院辩称：原告诉求工程金额有误，依据合同约定，原告在缺陷责任期期满7日内向发包人提交最终结清申请单并提供14.4.1（1）的内容，发包人才有义务支付合同总价款，同时根据合同协议书第一条6.5条款约定承包人承担合同价款的1%的总包配合费119000元，应从总价款中扣除，在工程施工期间原告使用了被告提供的住人集装箱、垫付的电费合计10255.49元，应从工程款中扣除，依据原告提供的竣工验收单显示其存在延期竣工的违约行为，依据合同专用条款7.5.2约定，其应当支付违约金，每延期竣工1日应支付3000元，工程延期15天以上的每日支付5000元违约金，涉案工程开工日期为2017年6月25日，竣工日期为2018年3月19日，实际工期267天，比合同约定工期150天延期117天因此原告应向被告支付违约金555000元，原告诉求延期付款的经济损失无事实和法律依据，双方在合同专用条款16.1.2（2）约定，发包人未能按约定支付工程款的违约责任应由双方协商解决，排除了对合同专用条款的使用，原告也未按合同约定与发包人进行对账、结算和提供相应材料，被告应付的工程款至今尚不确定，因此原告要求支付延期付款损失没有事实和法律依据，请法院核实本案相关证据材料依法裁判。民生医院向本院提出反诉请求：1、判令山东新华向民生医院支付总包配合费119000元；2、判令山东新华向民生医院支付延期竣工违约金555000元;3、判令山东新华向民生医院支付集装箱的租赁费、水电费等费用合计10255.49元；4、本案诉讼费用由山东新华承担。事实与理由：2017年1月9日民生医院作为发包人与山东新华就“阜阳民生医院洁净手术部、供应室、介入中心、ICU、CUU净化工程”项目签订《建设工程施工合同》，该合同签约价为11900000元，约定的工期总日历天数为150天。根据该合同第一条第6.5项的约定：“本项目总包配合费承包人承担合同价款的1%”，因此山东新华应当按照合同约定承担即119000元的总包配合费；同时，山东新华在合同的履行过程中存在逾期完工的违约行为，案涉工程项目的开工日期为2017年6月25日，竣工日期为2018年3月19日，实际工期为267天。根据《建设工程施工合同》7.5.2项之约定：“每延期竣工一天，承包人支付发包人3000元违约金；工程延期15日以上的，每日按5000元向发包人支付违约金”，山东新华实际施工工期比合同约的150天的竣工时间多117天，因此，新华公司应向民生医院支付555000元延期竣工的违约金；且在工程项目施工期间，新华公司使用民生医院租赁的住人集装箱、水电费共计产生费用10255.49元，该笔费用应由山东新华承担。“阜阳民生医院洁净手术部、供应室、介入中心、ICU、CUU净化工程”项目竣工验收后，山东新华一直未与民生医院进行结算，未按照合同14.4.2项的约定提交最终结清申请单，也未按照合同约定向民生医院支付119000元的总包配合费及555000元的延期竣工违约金，对于集装箱租赁费水电费等10255.49元也未予以支付。现其以索要工程款为由将民生医院诉至法院，民生医院依法提出反诉，请求依法支持民生医院的反诉请求山东新华对反诉辩称：总包配合费是总承包方为山东新华提供施工条件，该费用应支付给总承包方而不是民生医院，民生医院的延期竣工违约金与事实不符，单位工程竣工验收证明书上的竣工日期为最终验收日期，山东新华实际已于2017年11月完成施工。从民生医院提供的集装箱租赁费和水电费证据材料中可以看出山东新华已于2017年11月完工后撤出，山东新华提供的第三方山东丰舜检测评价有限公司出具的2018年3月19日检测报告可以看出该时间点实际为验收日期。建设工程施工合同中通用条款13.2.3项竣工日期约定以承包人提交竣工申请报告日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明，该条款也可以说明山东新华提交的单位工程验收证明书中所载的竣工日期2018年3月19日实际为验收日期，故民生医院提出的延期竣工违约金计算依据与事实不符，同时根据《中华人民共和国合同法》第四十条规定，本合同为民生医院格式条款合同，其在条款中加重山东新华违约责任，免除民生医院对应违约责任，该违约条款为无效条款。涉案工程2018年2月24日开始综合验收，2018年5月26日正式开业投入使用。上述事实均可证明山东新华已按合同约定日期完工，其延期验收均由民生医院原因导致，山东新华不应支付延期竣工违约金，工程结算清单因本合同为固定本价合同，无需提供该清单，根据合同通用条款14.1条的约定竣工结算清单包括的内容为竣工结算合同价款、发包人已支付承包人的款项、应扣留的质保金、发包人应支付承包人的合同价款上述内容合同中均有对应项目，无需重复提供，集装箱租赁费和水电费民生医院提供的证据材料中均无山东新华签字确认，山东新华不予认可。本院经审理认定事实如下：山东新华于2017年1月9日与民生医院签订阜阳民生医院洁净手术部、供应室、介入中心、ICU、CCU净化工程建设工程施工合同一份，合同约定：民生医院将上述工程发包给山东新华，承包方式包工包料，合同总价值为11900000元，合同价格形式为固定总价合同，一次性包死(即交钥匙工程)，本合同价格已包含工程所有施工内容，施工过程中不再增加、变更。付款方式为按月施工进度进行支付:开工后至结算支付前，每月25日前上报当月施工月报，次月5日以前按监理审核意见及发包人确认的上月已完成工程量支付进度款，支付额为完成工程量金额的65%，工程通过竣工验收合格后，工程款支付至合同价款的85%：所有问题整改完成，资料齐全，各个功能运行正常且经过第三方检测机构检测合格后，工程款支付至合同价款的95%，余合同价款5%作为质量保修金，保修期满两年后无质量问题一次性付清。工期150天，2017年2月12日开工，2017年7月12日竣工。每延期竣工一天，承包人支付发包人3000元违约金；工程延期15日以上的，每日按5000元向发包人支付违约金，延期竣工30天以上的，发包人有权解除合同。合同还约定：本项目总包配合费承包人承担合同价款的1%。合同签订后，该工程实际开工时间为2017年6月25日。原被告及监理单位出具的《单位工程竣工验收证明书》载明：竣工日期2018年3月19日。该证明书无验收日期。2018年5月26日涉案工程正式开业投入使用。民生医院已向山东新华支付工程款8354300元，剩余工程款3545700元经原告多次催要无果。另查明：山东新华从2017年6月至2017年11月在上述工地上使用房屋（集装箱）及水电，产生费用合计10255.49元。上述事实，有建设工程施工合同、付款凭证、检测报告、竣工验收报告、房屋租赁费用汇总表、集装箱费用清单及当事人陈述在卷予以佐证。本院认为：山东新华和民生医院签订的建筑工程施工合同，系双方的真实意思表示，不违反法律、法规强制性规定，属有效合同。双方应按合同约定全面履行自己的义务。原告按照合同约定完成了工程施工任务，合同约定总工程价款11900000元，被告支付部分价款后尚欠工程款3545700元未付，事实清楚，被告应予支付。按合同约定山东新华承担合同价款1%的总包配合费为119000元（11900000×1%），该款应在民生医院欠款中扣除，由民生医院支付给总承包方。山东新华在施工过程中产生的集装箱的租赁费、水电费等费用合计10255.49元，该款应在工程款中扣除支付给民生医院，由民生医院代为支付。山东新华虽在涉案工地使用水电及房屋从2017年6月25日至2017年11月份，但该时间并不能代表其工程竣工时间为2017年11月份，反而是原被告及监理单位三方出具的单位工程竣工验收证明书明确了竣工日期为2018年3月19日，按合同约定的工期原告超出117天，原告应按合同约定支付违约金555000元。原被告及监理单位出具的单位工程竣工验收证明书中无验收日期，但涉案工程于2018年5月26日已正式开业投入使用，故从2018年5月26日起民生医院应支付总工程款的95%，其余5%应于2020年5月26日支付，由于民生医院未按时支付，山东新华要求其支付利息，本院予以支持，其中595000元（11900000元×5%）的利息从2020年5月26日起计算，其余欠付工程款的利息从2018年5月26日起计算，由于原告仅请求利息计算至起诉之日，595000元（11900000元×5%）的利息不予支持。依照《中华人民共和国民法通则》第一百零八条，《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下：一、被告阜阳民生医院支付原告山东新华医疗器械股份有限公司工程款3426700元（119000元总包配合费已扣除）；二、反诉被告山东新华医疗器械股份有限公司支付反诉原告民生医院阜阳民生医院租赁费、水电费等费用合计10255.49元；三、反诉被告山东新华医疗器械股份有限公司支付反诉原告阜阳民生医院违约金555000元四、第一项和第二项、第三项相抵后被告阜阳民生医院还应支付原告山东新华医疗器械股份有限公司工程款2861444.51元；五、被告阜阳民生医院支付原告山东新华医疗器械股份有限公司工程款2266444.51元（2861444.51-595000）的利息（从2018年5月26日起至2019年8月19日按照中国人民银行同期同类贷款利率计息；从2019年8月20日起至2020年4月27日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；六、上述第四项、第五项于本判决发生法律效力之日起十日内履行完毕；七、驳回原告山东新华医疗器械股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费37388元，由原告负担5474元，被告负担31914元；反诉费10642.55元，由反诉被告负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。审 判 长  高 琳人民陪审员  种照侠人民陪审员  李彩云二〇二〇年九月二十七日书 记 员  桂超宇