江苏省苏州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）苏05民终6007号 上诉人（原审原告）：苏州趣窝酒店管理有限公司，住所地苏州市吴中区木渎镇大运城商业广场****119-122、137-140，**227-271，**301-366。 法定代表人：杨**，该公司董事长。 委托诉讼代理人：蔡天宇，江苏绿象律师事务所律师。 委托诉讼代理人：魏亭亭，江苏绿象律师事务所实习律师。 被上诉人（原审被告）：苏州森鹏办公设备有限公司，住所地苏州市相城区北桥街道未来路。 法定代表人：程永停，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：张秀杰，上海市浩信（苏州）律师事务所律师。 上诉人苏州趣窝酒店管理有限公司（以下简称趣窝公司）因与被上诉人苏州森鹏办公设备有限公司（以下简称森鹏公司）买卖合同纠纷一案，不服苏州市相城区人民法院（2019）苏0507民初6338号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年7月1日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 趣窝公司上诉请求：1.撤销一审判决，改判支持趣窝公司的诉讼请求；2.一、二审诉讼费用由森鹏公司承担。事实和理由：一、一审认定事实错误。趣窝公司与森鹏公司签订的《家具买卖合同》明确约定工期为60天，故森鹏公司应当在2019年5月17日前完工，但事实上森鹏公司直到2019年7月6日才实际完工，违约事实清楚。二、一审法院适用法律错误。本案中，趣窝公司都是按照森鹏公司的指示进行付款，不存在迟延付款。森鹏公司因产品深化原因导致备货不全、安装延迟，最终导致合同履行严重超期，并非相互履行导致的工期顺延。因此，一审法院以合同法第六十七条认定森鹏公司不应承担违约责任，缺乏依据。 森鹏公司辩称，一、双方在签订家具买卖合同时，已对影响工期的因素进行了预判，即本案所涉的延迟付款以及不具备安装条件两个因素。而在合同的履行过程中，两个因素都已发生，趣窝公司不能再以签订合同的时间往后推算60天来计算工期。二、趣窝公司延期开业并非森鹏公司的工期延迟导致，而是其自身多个装修项目没有完工造成。综上，一审认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。 趣窝公司向一审法院起诉请求：1.判令森鹏公司支付趣窝公司违约金269500元（自2019年5月18日起计算至2019年7月6日止共49天，按照买卖合同第九条第三款的约定每逾期一天付货款总额的0.5%作为违约金）；2.判令森鹏公司支付趣窝公司损失总计657381.56元：其中6月至7月人员工资合计138695.56元、电费及管理费81048元（7-8月的电费54693.76元，管理费26354.24元）、房屋租金分摊为37638元(以租赁合同约定的两年租金288294元为基数，自2019年5月18日计算至2019年8月20日计94天。因为森鹏公司延期，到2019年8月30日才开业)、预期收益损失40万元（庭审中明确以其提供的证据十一为依据）；3.判令森鹏公司承担本案诉讼费用。 一审法院认定事实如下：一、合同的签订及双方价款结算。2019年3月16日，趣窝公司作为甲方，森鹏公司作为乙方签订《家具买卖合同》一份，约定就甲方木渎大运城亚朵3.0酒店店家具采购一事，经双方协商达成协议共十二条。第一条合同金额：合同总金额为1100000.00元(大写：壹佰壹拾万元整)，该价格为客房全部家具总价，不包含大堂及公区部分家具价格。合同总价(该金额含运输、安装、搬楼和增值税专用发票、84间客房入户门闭门器).甲方所购家具的物料、颜色、尺寸、数量、单价详见本合同附件及乙方提供经甲方确认的样品为准；第二条付款方式：1、甲乙双方在合同签订之日起三个工作日内，甲方支付乙方家具预付款，即合同总价15%合计大写人民币：165000.00(大写：壹拾陆万伍任元整)，预付款以实际付款凭证为准；2、发第一批固装家具进场前，甲方在乙方工厂、或乙方向甲方提供微信图片检货后，甲方支付乙方第一批工程进度款(甲方可按照发货量分批付款)，即合同总价的40%（合计大写人民币：440000.00元(大写：肆抬肆万元整)注：该批家具包括：衣柜、卫生间台盆柜、电视背景、茶水柜卫生间木饰面及门套便于配套甲方墙面施工；3、第一批固装家具安装完工进度到90%时，甲方支付乙方第二批工程进度款，即合同总价的30%(合计大写人民币：33万元(大写：叁拾叁万元整)。注：该批家具包括：行李架、床箱、床屏软包、床头柜、入户门、卫生间移门等客房所有需要安装的固装家具；4、待酒店客房所有固装家具安装完工并验收合格后，甲方工厂验货活动家具(单人沙发、贵妃沙发)并于发货前支付乙方客房家具尾款合同总价13%。即人民币大写：壹拾肆万叁仟元整(￥143000.00)；5、合同结算总价的2%合计人民币：贰万贰仟元整(￥22000.00))作为质保金，家具无质量问题，验收合格后一年的7个工作日内无息支付给乙方；6、汇款明细：(对公账户)开户行：中国银行苏州北桥支行，户名：苏州森鹏办公设备有限公司，账号：47×××44；第三条：交货日期：自乙方收到甲方预付款或转账证明次日起开始计算：固装家具进场安装时间：25天进场安装。工期：60天完成家具交货与安装，(如甲方装修施工条件发生变化延误发货安装，双方补充书面协议)。一楼大堂和公区家具不在此交货期限内，具体以甲方施工进度及打款证明为计算依据；第四条：本合同约定的产品全部安装完成后交付给甲方，甲方组织验收，若家具出现质量问题按照本合同第三条约定执行。所有家具安装完成后7日内，甲方无故不组织验收即视为验收合格；第四条对质量要求作了约定；第五条：本合同签订后任何一方在对方没有违约的情况下都不得擅自修改合同或者单方面解除合同或者终止合同，否则以违约处理，但双方协商一致同意修改或终止的条款除外；第六条为保修约定；第七条对合同变更作出约定；第八条：甲方责任：1、按照合同约定，及时支付工程款，为乙方提供合格的施工环境，协调家具上楼、安装外联问题。按照图纸及现场实际情况对乙方进行交底、签字确认图纸。2、甲方如延期提货需提前3个工作日通知乙方，逾期提货超过10天，甲方每日应向乙方支付货款总额的0.5%作为违约金。3、甲方应按照合同约定时间准时付款，逾期付款交货时间以实际付款日计算工期顺延。逾期10日，乙方有权单方面终止合同，并有权对货物进行任意处理，保留对甲方追诉权利。4、家具按照双方约定时间到场后，甲方无法提供安装条件导致安装施工延期，工期顺延，乙方不承担责任。5.家具安装、验收完成后因甲方原因造成的人为损坏，由甲方负责。第九条：乙方责任：1、按照合同约定、甲方现场实际情况及双方确认的图纸要求、质量要求按期完成家具生产安装工作。所有固装家具以现场实际情况乙方自行测量并绘制图纸，并对固装家具尺寸负责，甲方图纸确认包含对家具款式、材料、制作工艺确认。固装家具尺寸由乙方负责。2、乙方如不能按期交货，每逾期1天，乙方每日应向甲方支付货款总额的0.5%作为违约金。3、家具按照双方约定时间到场后，若因乙方施工原因导致家具无法按照约定期限安装完成，每逾期1天乙方向甲方付货款总额的0.5%作为违约金，逾期3日，甲方有权单方面终止合同，并有权对货物进行任意处置，保留对乙方方追诉的权利。4、家具在安装、运输、上楼过程中发生的损坏由乙方负责。5、乙方大批量提供的产品必须与样品一致，或者是经过甲方同意修改的产品，否则视为乙方违约，应承担相应的责任。6、本合同范围内产品图纸或者工艺出现较大改动，乙方必须重新报价给甲方确认，不得单方面更改价格，否则视为违约。第十条为争议解决；第十一条为其他事项约定；第十二条：附件：《木渎大运城亚朵酒店3.0版家具汇总报价单》2.《木渎大运城亚朵酒店3.0版家具明细清单报价单》本合同附件是本合同不可分割的一部分，与合同主体具有同等法律效力。合同附件标明有家具图案、尺寸、现场准量等。合同实际履行中，增补家具金额14180元，双方结算价款金额合计人民币1114180元，双方确认无异议。趣窝公司于2019年3月17日给付预付款165000元、4月12日付10万元、5月13日付10万元、5月13日付24万元、5月22日付33万元、6月21日付157180元，以上合计趣窝公司付款人民币1092180元，尚余质保金22000元未付。 二、固装家具的交货与安装、活动家具的交货。1、第一批固装家具，森鹏公司称于4月12日开始发货，于4月30日安装完成，趣窝公司称到5月2日才安装好。森鹏公司确认其中的门套于5月17日发货；2、第二批固装家具，森鹏公司称于5月17日开始发货，于5月28日安装完成。对于第二批固装家具的安装完工时间，趣窝公司在庭审中没有作出确认。趣窝公司认可全部固装家具于6月20日完工；3、第三批活动家具：森鹏公司称6月21日发货，趣窝公司称6月28日发现五个套房布艺沙发更换（发了皮的应为布艺的），到7月6日才送齐。 一审法院认为，由于双方对于固家家具的交付与安装、活动家具的交付，均无交付与验收的书面材料，一审法院从经庭审调查中确认为真实的趣窝公司提供的微信聊天记录、森鹏公司提供的趣窝公司酒店现场装修照片、微信工程反馈群等证据材料中作出相应的分析与判断：其一，微信聊天记录摘要：2019年4月7日趣窝公司法定代表人将方形写字桌以及该项目的深化图发森鹏公司、称工期只有50天、发跟进审图意见，说不可以影响工期；4月10日森鹏公司发送加工的家具产品图片；4月11日森鹏公司要求趣窝公司支付第一批固装家具货款，称明天先发电视背景框、台盆柜、门套线条、衣柜和茶水柜稍晚点发过来；4月11日双方沟通后森鹏公司说先付10万元，森鹏公司说衣柜没改好；4月12日森鹏公司说车到厂里了，趣窝公司说已付10万元请查收；4月14日趣窝公司说今天没有货到吗，森鹏公司说稍等确认；4月15日趣窝公司发软装方案；4月16日趣窝公司问货什么时候到，森鹏公司说等厂长安排稍等；4月17日森鹏公司发进度表，说固装家具大批量进场进度，昨晚车间主管大概理出来，不会耽误你，安装快的，称线条不能装早，不然碰坏，趣窝公司说下面的先不装；4月19日森鹏公司说图纸已经发给江工，让他先整理一下，今天明天都有货过来，其他人他们马上就回来；4月19日趣窝公司问今天有材料到吗，森鹏公司说衣柜过来就是全部过来；4月20日森鹏公司问边上木面可以安装了。4月22日趣窝公司发软装方案一个；4月24日森鹏公司说装饰柜已经好了，趣窝公司说我要门套，抓紧；4月26日森鹏公司发家具图片；5月2日趣窝公司问门边线条何时到，森鹏公司说你客房地板开始贴了吗？趣窝公司称二楼明天铺完，5月3日趣窝公司要求门套线条抓紧；5月12日森鹏公司说线条中午已到，货都下了……，明天周一，你货款安排一下；5月14日趣窝公司说货有了，安装的人要加；5月15日趣窝公司问进户门套何时到，森鹏公司说明天晚上全部出来；5月16日趣窝公司说所有家具基本都可以进场；5月17日森鹏公司发家具图片；5月21日趣窝公司问二楼卫生间门套，森鹏公司说和门一块过去；5月22日趣窝公司催门头内板和卫生间套，森鹏公司说先安装门，屋里床头柜和圆桌不能装，到时影响你贴墙纸；5月22日趣窝公司发床板调整案；5月24日趣窝公司问货到了没有，森鹏公司说第一批到了，第二批在装车……，森鹏公司发家具图片；5月25日趣窝公司问今天可以固装结束吗，森鹏公司发现场安装图片；5月28日森鹏公司说移门有七八个房没有装，趣窝公司说今天必须完工；5月29日森鹏公司发安装家具图片；6月13日趣窝公司说又等你家具了；6月17日森鹏公司说早都好了，贵妃沙发和懒人沙发是最后一批货了，你要打款，不然最后一批货财务不开出库单……；6月19日森鹏公司向趣窝公司发送木渎大运城亚朵酒店结算说明书一份；6月21日趣窝公司称由于贵司原因导致我方施工周期延期一个月多，请尽快提出方案，且立即将所余活动家具发货至我司；6月21日趣窝公司说马上给你转款，我们按合同约定，对不起了；6月21日趣窝公司说还是那句话十天内我不会为难你们，我是做生意的不是找事的，太多了损失不能我一个人买单……、后面你做好售后就行，别的不会找你；6月23日森鹏公司说沙发全到了，都摆房间了……；6月25日森鹏公司问圆桌面800尺寸，到底确认几个，趣窝公司问几个有问题，说换十个，森鹏公司说你在群里再强调一下，别的工种不要磕碰刮到桌面，这个桌面油漆修补难度太大了；6月28日趣窝公司问沙发还要多久，森鹏公司说7-8天最快，趣窝公司说你又耽误我了，这样我十号还开不了……。其二，森鹏公司提供的现场装修照片：4月11日显示公区装具装状态（毛坯）；4月12日显示装修家具进场；4月13日安装成品；4月18日、21显示公区装修状态；4月27日固装家具安装状态；4月27日过道状态；4月30日安装状态；5月4日公区装修状态；5月5日森鹏公司安装内部状态，外面装修状态；5月13日墙面粉刷状态；5月17日森鹏公司安装的家具进场状态；5月23日入户门的门套线安装状态；5月28日移门安装状态；5月29日、30日、6月1日安装状态；5月30日趣窝公司酒店大门装修状态（装修中）；6月8日大厅装修状态；6月11日装修状态；6月13日、14日、18日、24日趣窝公司装修状态。经审查以上微信聊天记录及装修现场照片，可判断第一批固装家具，森鹏公司于4月12日开始陆续发货，于4月30日安装基本完成（除门套外），对门套安装双方进行了沟通，存在趣窝公司装修原因，延至5月中旬完成。第二批固装家具，森鹏公司于5月17日开始发货，现场照片显示5月28日、29日安装好的家具装态。趣窝公司确认全部固装家具安装于6月20日完工。森鹏公司于6月21日发第三批活动家具，6月28日发现五个套房布艺沙发需更换（发了皮的应为布艺的），至7月6日更换送齐。在合同履行中存在部分家具延后安装、双方协商部分家具更改尺寸、因墙面、地板等装修问题导致部分固装家具安装稍延后、森鹏公司对部分家具进行油漆修补等情况。 审理中，一审法院就森鹏公司向趣窝公司发送的木渎大运城亚朵酒店结算说明书一份进行了审查：该说明书内容为：我公司承接你公司大运城亚朵酒店的家具制作安装项目，目前已经接近尾声，第一批、第二批固装家具的安装工作已经结束，等你公司二楼、三楼大保洁完成后，我公司准备发第三批活动家具（贵妃沙发、懒人沙发。在固装家具的安装制作过程中由于深化原因，给你公司带来诸多不便，我公司深表歉意，就此事我公司承诺：1、合同内约定的空具，全部安装到位，不影响甲方开业使用；2、合同外增补的家具，全部安装到位，不影响甲方开业使用；3、安排各工种的家具后期油漆修补及自查工作，确保每一个客房的家具完好无损、无缺；4、派专人积极配合甲方后期项目上的零星安装等工作事宜，直至家具通过验收，甲方开业；5、此项目合同约定金额110万，后补金额14180元，合计1114180元，扣除质保金22000元，实际结算额1092180元，甲方已付935000元，尾款157180元；6、我公司对此项目因深化工作的失误，给贵司带来的不便深表歉意，自愿付赔偿金5000元，该款从甲方应付我公司的尾款中扣除；7、我公司承诺家具制作安装过程中的质量问题，我们会积极配合甲方认真改进完善，直至达到甲方验收标准。对于该说明书上所称的深化原因，森鹏公司在庭审称，其中两个沙发的颜色做错了，这也是6月份有沙发重新给趣窝公司换过了。庭审后，向一审法院述称，所有固装家具结束，要发活动家具时，森鹏公司一直催促趣窝公司按照合同要求付款，但趣窝公司一直推脱，森鹏公司为表诚意，尽快安装，所以才向趣窝公司出具说明书，森鹏公司支付趣窝公司5000元的原因是深化的原因带来的不便，而非工程延期产生的赔偿。实际上深化原因不存在，是趣窝公司与森鹏公司沟通后森鹏公司为了让步所作的说明，而并非森鹏公司承认存在延期与质量问题，而且在双方微信聊天记录中并没有反映记载；趣窝公司在庭审中述称，森鹏公司在生产过程中固装家具的原料先后次序颠倒了，先用来做木饰面的原料用来做了床箱导致做固装木饰面需要重新购买原料，所以这里面他们时间耽误了，深化下单失误。深化下单先下了第二批固装家具的单，导致第一批的固装家具没有材料生产，所以不得不重新采购，因为顺序的颠倒导致工期出现明显的延误，因为趣窝公司第一批收到的床箱应该是第二批发的。一审法院认为，所谓深化原因，在微信聊天记录等本案相关证据材料没有记载反映，趣窝公司的解释并没有实质性内容，缺乏说服力，而森鹏公司也未能作出合理说明，森鹏公司找了一个自愿赔偿趣窝公司5000元的理由。 三、关于趣窝公司酒店装修全部完工时间以及验收。本案庭审中，一审法院询问了双方。趣窝公司陈述：在森鹏公司施工期间，趣窝公司酒店的装修还有卫生间的贴砖、淋浴房玻璃的安装、房间窗台的大理石安装与地板的安装等，森鹏公司做好以后趣窝公司就开始油漆修补及贴墙纸，其他就是软装的东西，与森鹏公司无关。酒店全部装修于2019年6月30日完工。趣窝公司本来完工以后要进行消防验收，因原来由消防大队进行审批的改为住建局，所以无法在7月份完成验收；森鹏公司陈述：趣窝公司酒店所有装修完成并非是6月底，根据森鹏公司提供的工程反馈群，在7月甚至到8月初还有消防喷淋没有修好。而且趣窝公司的消防验收在8月底，所以森鹏公司推断，趣窝公司酒店装修全部完工是在8月中旬。森鹏公司提供的微信工程反馈群的反映：6月30日趣窝公司要求各单位对照问题进行扫尾、7月4日询问墙纸都好了吗？行李架下面都补了吗？311房间有滴水音及衣帽间柜子下面有渗水、7月26日有好多房间和公区的喷淋盖都快要掉了、8月6日公区墙顶忘了收边、343窗户上面现在漏水等等。森鹏公司提供的日期为2019年8月27日的吴住建消防备（2019）第027号苏州市吴中区住房和城乡建设局建设工程消防备案检查意见书记载：对趣窝公司申报的亚朵酒店苏州大运城项目装修工程经综合评定该工程竣工验收消防备案合格。对此趣窝公司称，6月28日消防窗口关闭，消防政策改由住建局审批消防，同时住建局审批窗口8月26日才打开，期间不接受任何资料，趣窝公司在窗口打开后第一时间办理通过。 趣窝公司为证明其主张的工资、电费及管理费、房屋租金损失，向一审法院提供了工资支付凭证（店长林静的微信及支付宝、银行转账凭证）、电费及管理费发票、房屋租赁合同及收据和转账凭证等材料。 一审法院认为，根据双方确认的家具买卖合同及附件和双方陈述，趣窝公司要求森鹏公司制作的固装家具及活动家具，有相关的图纸，有明确的尺寸和要求，且相关固装家具经现场测量后制作并安装，故双方间建立的业务关系宜定性为定作合同关系，一审法院确认为合法有效，双方均应按约履行各自应尽的义务。 本案双方的争议是森鹏公司对家具的安装与交付是否存在违约行为，森鹏公司是否按合同约定承担违约责任，支付趣窝公司主张的违约金及赔偿趣窝公司主张的其它损失。对此，一审法院仔细审查了双方合同约定的内容，听取了双方诉辩意见和质证意见，一审法院认为，双方合同第二条约定了付款方式为先由趣窝公司支付预付款，并在第一批固装家具进场前支付第一批工程进度款以及支付的金额，又约定了支付第二批固装家具工程进度款的时间及金额以及需在第三批活动家具发货前支付该批家具款的时间及金额，同时合同第三条对于交货与安装时间作有约定，合同第八条又明确趣窝公司应按照合同约定时间准时付款，逾期付款交货的时间以实际付款日计算工期顺延，同时该条款又明确趣窝公司无法提供安装条件导致安装施工延期，工期顺延，森鹏公司不承担责任。因此综合分析解读双方约定的上述三个条款的文义，应认定双方对于付款与发货约定了先后履行顺序，并约定了工期以实际付款日计算顺延，双方约定由趣窝公司付款后由森鹏公司交付与安装家具，且又明确了因安装条件不符合导致安装施工延期的，工期顺延，双方对于合同的履行理应遵循守诚实信用原则。中华人民共和国合同法第六十七条规定：当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。本案中，趣窝公司至2019年5月13日完成第一批固装家具进度款的支付义务，至2019年5月22日完成第二批固装家具进度款的支付义务，至2019年6月21日完成第三批活动家具款的支付义务，双方合同约定分批支付家具款后分批交付家具，故应当自趣窝公司支付第一批固装家具款、第二批固装家具款及第三批活动家具款的次日起分别计算三批家具的安装与交付期限，趣窝公司称森鹏公司交付与安装家具的期限超过合同约定的60天期限并不符合事实，趣窝公司要求森鹏公司支付逾期交货自2019年5月18日至7月6日的违约金269500元，没有事实和法律依据，一审法院不予支持。在合同实际履行中，双方对固装家具的交付与安装、活动家具的交付均无送货单或产品交接记录，也无固装家具安装完成的相关现场验收记录，且根据微信聊天记录及工程反馈群的反映，在家具安装过程中，存在零星家具如门套延后安装、部分家具更改尺寸、因趣窝公司装修问题使得相关固装家具不能及时安装等等情节，对此双方均负有相应的责任。根据庭审调查，在森鹏公司交付、安装家具期间，趣窝公司的其它装修项目也在进行中，且趣窝公司自认其酒店全部装修完工在2019年6月底，另根据森鹏公司提供的现场照片及工程反馈群，在2019年6月后仍有一部分工程项目在修补中。森鹏公司提供的证据证实到2019年8月下旬趣窝公司工程竣工验收消防备案合格。趣窝公司主张2019年6月至7月的工资、电费及管理费系森鹏公司逾期交货违约所造成的损失，缺乏事实和法律依据。趣窝公司自认房屋租金自2018年11月1日起算，趣窝公司与出租人是否实际结算2019年5月18日至2019年8月20日的租金涉及到出租人利益，本案不予认定，趣窝公司主张系森鹏公司违约所造成的租金损失没有依据。趣窝公司主张的预期收益，所提供的证据营业收入表系其自行制作，不能证明为实际损失。趣窝公司主张预期收益系因森鹏公司违约逾期交货所导致的损失没有依据。据此，趣窝公司主张的第二项诉讼请求，一审法院均予以驳回。另，关于森鹏公司在说明书中所述的自愿赔偿5000元，趣窝公司在本案中未主张，本案不予理涉。依据《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条、第六十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决：驳回趣窝公司的全部诉讼请求。案件受理费13069元，由趣窝公司负担。 二审中，当事人没有提交新证据。二审经审理查明的事实与一审法院查明的事实一致，本院予以确认。 本院认为，趣窝公司与森鹏公司虽然在《家具买卖合同》中约定森鹏公司应当在60天完成家具交货与安装，但双方还在上述合同中约定趣窝公司逾期付款则以实际付款日计算工期顺延，同时因趣窝公司无法提供安装条件导致安装施工延期，则工期顺延，森鹏公司不承担责任，上述约定均系当事人的真实意思表示，合法有效。在实际履行过程中，根据森鹏公司一审提交的照片以及微信聊天记录显示，存在部分家具设计变更或因趣窝公司自身装修问题而导致森鹏公司无法及时安装的情形。同时，根据案涉合同约定，第一批固装家具进场前，趣窝公司就应当支付工程进度款44万元。但直至森鹏公司2019年4月30日基本完成第一批固装家具安装时，此时第二批工程进度款也已至付款期限，趣窝公司仅支付了10万元，且直至2019年5月13日才支付完毕工程进度款44万元，故趣窝公司明显存在付款逾期的行为，在此情况下，一审法院认定，森鹏公司从付款次日起算后续家具的安装、交付期限，不违反合同约定。现趣窝公司仅以森鹏公司超过合同约定的60天工期为由，主张森鹏公司构成违约，并应承担违约责任，缺乏依据，一审法院予以驳回，并无不当。 综上所述，趣窝公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费13069元，由上诉人苏州趣窝酒店管理有限公司负担。 本判决为终审判决。 审 判 长  管 丰 审 判 员  孙晓蕾 审 判 员  浦智华 二〇二〇年九月二十八日 法官助理  陆 庆 书 记 员  严 静