新疆维吾尔自治区伊宁市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）新4002民初1593号 原告（反诉被告）：杜泽仁，男，1983年3月7日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州。 被告（反诉原告）：新疆云鹏消防工程有限公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区新华北路**汇丰小区****。 法定代表人：彭嵘，该公司总经理。 被告（反诉原告）：新疆云鹏消防工程有限公司伊犁分公司，住所地，住所地新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市经济合作区浙江路**大业领地**楼502iv> 负责人：张学明，该分公司总经理。 两被告共同委托诉讼代理人：刘奇，男，1987年6月25日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州，系新疆云鹏消防工程有限公司伊犁分公司员工。 第三人：刘奇，男，1987年6月25日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州。 原告（反诉被告）杜泽仁与被告（反诉原告）新疆云鹏消防工程有限公司（以下简称云鹏公司）、新疆云鹏消防工程有限公司伊犁分公司（以下简称云鹏公司伊犁分公司）、第三人刘奇劳务合同纠纷一案，本院于2020年5月14日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行审理，原告（反诉被告）杜泽仁、被告（反诉原告）云鹏公司和云鹏公司伊犁分公司的共同委托诉讼代理人刘奇、第三人刘奇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告（反诉被告）杜泽仁向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付劳务费64,873元；2.判令被告支付零星工程及返工费用100,627元；3.判令被告支付御龙湾工地预埋劳务费13,832元；4.本案的诉讼费用由被告承担。事实与理由:原、被告之间签订领地金域蓝湾消防安装工程施工劳务合同，原告在工期内按照要求完成安装工程，与被告协商关于工程试压事宜，但之后被告安排其他班组完成工程试压，我方完成该部分工程量，喷淋面积9417.25平方米，单价12元，工程卡款113,007元；住宅楼消火栓箱195个,单价550元,工程款107,250元;商业楼及地下车库消火栓34个,单价850元,工程款28,900元;地下车库西;地下车库**完成13个,单价850元,完成量80%,工程款8840元;前述工程款合计257,997元,减去被告已付193,124元,尚欠64,873元。对于非合同内工程、零活，以及被告要求返工的产生的施工费，但被告为不与结算，总计工日为291个，每个工日的费用为266元，合计工程款77，406元，原告的管理费、设备费及利润23,221元。原告在御龙湾工地预埋工日52个，每天费用266元，劳务费13,832元。由于原告对工程后被告迟迟不予支付劳务费用，故诉至法院。我方不要求第三人承担责任。 被告（反诉原告）云鹏公司伊犁分公司、云鹏公司辩称:对原告签订的合同的真实性认可，合同约定是综合价，原告的工程没有完工，我方在支付工程款时已经超付工程款45,158.34元。原告在施工过程中多次延误工程进度，并且多处工程未按照规范施工以致施工错误，并无故停工一次，我方给原告下发告知单催促其完工，但原告没有按照我方要求按期完工，迫使我方重新调整其他施工队完成剩余工程并整改施工错误的部分。关于原告所称施工细节，是原告自己操作问题，不存在增加工作量的问题，返工费用的报价没有依据，预埋洞按照每个50元，洞口是124个；原告所称的零星工程返工费用为100,627元，不存在零星工程，只是具体的施工细节，关于返工的问题是由于原告施工错误造成。 刘奇述称：我方不承担责任。 被告（反诉原告）云鹏公司伊犁分公司、云鹏公司提出反诉请求：1.判令反诉被告返还反诉原告的超付工程款45,158.34元；2、本案的涉诉费用由反诉被告承担。事实与理由：2019年4月8日，反诉原告与反诉被告签订《消防安装工程施工劳务分包合同》，由于反诉被告在履行合同期间人员紧张，未能按照工程进度完成施工，经过反诉原告的多次催促无果，我方将未完成的工程交给其他施工队完成，经过核算反诉被告已完成的工程量,我方应向其支付工程款为182,541.66元，原告还应当承担住宅楼返工、打压及风管下加装喷淋，一号楼地下室环管的安装规范需返工、高位水箱间稳压管安装不符合规范要求等是由另外的班组施工处理花费13,650元，泵房未做应扣除15,000元，辅助材料2000元，延期交工罚款5000元，商业楼消火栓、喷淋打压调试暂定10,000元,我方超付45,158.34元，为维护反诉原告的合法权益,故提出反诉，请求依法判决。 原告（反诉被告）杜泽仁辩称：我方没有逾期完工，我方是按照合同约定时间完工，由于被告（反诉原告）的原因耽误我方两个月时间，未提早交付工程，被告也未超付工程款，而是欠付我方工程款。由于被告的原因造成工程返工及增加工程量的款项未付，并且被告拒绝出具签证；消防水泵的施工费用不应当在我方的工程款中扣除，由他人施工的洞口应当由他人承担，我方施工就需支付劳务费，御龙湾的施工费用按照我方工人的施工天数计算费用。 为证明各自的诉讼主张，本院组织各方进行了举证质证。 原告举证:1.消防安装工程施工劳务分包合同，证实图纸内没有水泵消防及预留洞，所有零星返工工作量按实结算，交工日期及施工费用。 被告质证：合同内已包括泵房，零星返工不存在，是由于原告自身的问题。 原告举证:2.返工的录音、图片60张、变更图纸，证实预埋洞不属于我方的工作，泵房不在施工图纸内，所有的返工工程是由于返工造成，录音说明真实性。 被告质证：合同签订的是综合价，施工细节由现场协调，后续再确定，图纸只是示意图，泵房在合同约定的范围内。 被告举证:1.聊天记录，告知单、签证单（复印件），证实我方通知原告进行后续工程施工，但是原告未施工，我方让其他工程队完成后续工程。 原告质证：停工不是我方过错，是被告强制要求停工，是被告强制性把我方清除出去，打压的工作也未干，被告把我方的冲洗打压调试给别人干。 被告举证:2.微信记录，证实原告向我方财务发送的关于工作量的情况。 原告：认可。 经审理查明：2019年4月8日，被告云鹏公司伊犁分公司作为发包方（甲方）与原告杜泽仁作为承包方（乙方）签订消防安装工程施工劳务分包合同，约定工程名称领地金域蓝湾花园××住宅楼、地下车库及、地下车库及商业消防工程宁市，承包范围：消火栓系统、喷淋系统、高位水箱间、水泵结合器等图纸范围内容，工期要求：必须符合建设方对工期的要求，按照甲方和建设单位签的总工期要求执行，住宅楼到2019年8月10日止，地下车库及，地下车库及商业楼到2019年10月10日止期责任认定方式：在规定工期内如遇不可抗拒的原因或因甲方原因造成工期延误，工期顺延，以甲方签字的文字记录为准。工程承包方式：劳务队或者施工班组承包方式（施工总包干）包辅材，水系统甲方只提供管材、设备、阀门、卡箍件、玛钢件、法兰螺丝、管道油漆、型钢、套管、其余材料均由乙方负责提供，且保证所提供材料符合规范及设计要求。车包作业内容：消火栓系统、喷淋系统、泵房、高位水箱间、水泵结合器等图纸范围内容的安装调试与竣工验收。计价方式：综合价：消火栓住宅550元每个；商业850元每个，喷淋12元／平方米。（此价格为综合单价，包含泵房、高位水箱间、水泵结合器等设备安装调试）价款的支付：按月进度60%支付，竣工支付至95%，一年质保期满后付清。零星和返工等施工签证单价：按实结算。乙方的责任与义务：施工过程中，乙方应加强安全教育与管理，严格执行安全文明施工的相关规定，采取必要的安全措施，甲方提供方便，积极协助抢险减损之责；…现场施工人员的工伤以外保险由乙方自行解决。甲方的责任与义务：1、甲方监督乙方现场施工人员是否办理工伤意外保险。如因乙方没有及时提供现场施工人员办理保险的有效文件，甲方有权责令乙方停止施工。甲、乙双方有提供方便，积极协助抢险减损之义务；施工过程中若因甲方原因所造成的损失由甲方承担。…施工现场安全：乙方必须遵守现场文明安全施工相关规定，坚持班前安全训话，并形成班组活动安全纪要；开工前乙方必须完善《施工班组安全生产责任书》、《工人安全生产责任书》、进行施工安全技术交底并汇签完毕。附加条款：乙方负责安全生产工作，该项目所有安全生产事故责任均由乙方负责。其他：本合同条款双方应严格遵守，任何一方不得擅自违约。本合同未尽事宜，双方协商议定。本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式2份，甲、乙双方各执1份。在该合同上项目经理签字处有刘奇签字，乙方代表处有原告杜泽仁签字。 在案件审理过程中，原告（反诉被告）杜泽仁与被告（反诉原告）云鹏公司伊犁分公司、云鹏公司确认，被告应向原告支付工程款住宅消火栓劳务费107,250元、商业消火栓费用37,740元(34个×850元＋13个×850元×80%)、喷淋劳务费106,392元（8866平方米×12元），另外御龙湾预埋洞费用6200元，合计257,582元，被告已支付227,700元，对前述款项冲减后,被告还应付原告29,882元。原告杜泽仁未对住宅楼进行试压打压。 本院认为,原告杜泽仁与被告云鹏公司伊犁分公司签订的劳务合同，系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律和行政法规的强制性规定，应为有效合同，各方均应按照合同约定履行各自义务。对于原告要求被告支付剩余劳务费的意见，从本案庭审查明的情况，双方对原告施工提供的劳务数量及费用进行了确认，且对被告已付劳务费数额已无异议，故被告应当对其未付劳务费予以支付。对原告要求被告支付零星工程及返工费用，虽然双方在合同中进行了约定，但原告对其所称提供的施工零星工程及返工工程只有其单方陈述，且未得到被告的相应确认，原告仅据此要求被告支付该部分费用缺乏依据，故对其该项请求不予支持。对于被告反诉要求原告支付消防打压调试费用及原告施工不规范返工费用和其他未施工工程的费用的意见，从原、被告双方确认的劳务费数量可以说明，双方已对原告提供劳务的数量进行了确认，但双方并未就原告未施工的工程已计入原告劳务费用和原告施工不规范而应当由原告承担费用的证据，被告也未提供消防打压调试支出费用的证据，被告据此要求原告承担其反诉主张的费用，缺乏事实依据和法律支撑，故对其反诉请求本院不予支持。对于原告要求被告云鹏公司和云鹏公司伊犁分公司承担支付款项责任的意见，根据公司法的规定，由于被告云鹏公司伊犁分公司系被告云鹏公司设立的分支机构，故被告云鹏公司伊犁分公司对外施工法律行为产生的法律后果应由云鹏公司承担。 综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告（反诉原告）新疆云鹏消防工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告（反诉被告）杜泽仁支付剩余劳务费29,882元; 二、驳回原告（反诉被告）杜泽仁的其他诉讼请求； 三、驳回被告（反诉原告）新疆云鹏消防工程有限公司、新疆云鹏消防工程有限公司伊犁分公司的反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费2912元，减半收取计1456元，反诉案件受理费922元，减半收取计461元，由原告（反诉被告）杜泽仁负担862元，由被告（反诉原告）新疆云鹏消防工程有限公司、新疆云鹏消防工程有限公司伊犁分公司负担1055元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院。 审判员  刘连平 二〇二〇年九月一日 书记员  祁飞艳