昆明市西山区人民法院民 事 判 决 书（2020）云0112民初7036号原告（反诉被告）：云南缔峰装饰工程有限公司，统一社会信用代码：915301123437169599，住所：云南省昆明市西山区大商汇商贸中心**，法定代表人同开发，职务：董事长。委托诉讼代理人：徐大恩，云南名腾律师事务所律师，特别授权代理。委托诉讼代理人：马金丽，云南万成（寻甸）律师事务所律师，特别授权代理。被告（反诉原告）：昆明市西山区尊橱家具经营部，注册号：530112600689353，经营场所：昆明市西山区大商园建材装饰批发城****，经营者汪亚飞。原告（反诉被告）云南缔峰装饰工程有限公司(以下简称缔峰装饰公司)诉被告（反诉原告）昆明市西山区尊橱家具经营部(以下简称尊橱家具经营部)买卖合同纠纷一案，本院于2020年6月17日立案受理后，依法适用简易程序于2020年9月10日公开开庭进行了审理。缔峰装饰公司的法定代表人同开发及其委托诉讼代理人马金丽,尊橱家具经营部经营者汪亚飞到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。缔峰装饰公司向本院提出诉讼请求：1、尊橱家具经营部赔偿缔峰装饰公司于2015年7月29日双方签订《材料供货合同》项下尊橱家具经营部为彭丽定制橱柜给缔峰装饰公司造成的损失26000元，并承担该款自2015年12月1日起至2020年9月10日止按年利率6%计算的资金占用费7540元。2、本诉诉讼费由尊橱家具经营部承担。事实及理由：缔峰装饰公司与尊橱家具经营部于2015年7月29日签订《材料供货合同》，约定缔峰装饰公司向客户销售尊橱家具经营部的橱柜、衣柜及全屋定制等产品，尊橱家具经营部负责缔峰装饰公司所在地区的供货、配送、搬楼、安装施工和售后。在缔峰装饰公司销售成功后，尊橱家具经营部按照合同约定给缔峰装饰公司返点。若尊橱家具经营部在缔峰装饰公司要求时限内不能及时供货（或安装），每天以该材料款中扣除2%作为违约金，延期超过五天以上（含五天）的一次性扣除2000元材料款，且因尊橱家具经营部原因造成延误工期或给缔峰装饰公司带来损失的，由尊橱家具经营部负全部责任并赔偿损失等内容。2015年10月1日，缔峰装饰公司与彭丽签订了《装饰装修委托施工合同》，约定彭丽将位于云南省昆明市官渡区房屋的基础装修和全屋柜体的定制全部承包给缔峰装饰公司，承包方式为包工包料，工程期限为90个工作日，开工期为2015年10月9日，工程预算总造价为325122元，并约定付款方式以及未如期完工的违约责任等内容。双方签订合同后，缔峰装饰公司向彭丽销售了尊橱家具经营部的橱柜、衣柜。缔峰装饰公司按照合同约定如期进行施工，后因尊橱家具经营部所供橱柜、衣柜等材料出问题导致完工期限被推迟，致使缔峰装饰公司的工程款被拖欠了4年时间，最终彭丽于2020年5月4日扣除因柜体安装延期完工的损失26000元后支付了缔峰装饰公司装修工程款277000元。该26000元系因尊橱家具经营部柜体安装延期完工给缔峰装饰公司造成的损失，应由尊橱家具经营部承担。尊橱家具经营部答辩称：尊橱家具经营部不可能存在违约。双方签订的《材料供货合同》上没有约定尊橱家具经营部的交货工期。按照缔峰装饰公司跟彭丽签的装修合同上约定的工期90个工作日来推算，缔峰装饰公司于2015年10月9日开工，扣除节假日后正常完工时间应该在2016年2月10日，尊橱家具经营部的橱柜安装在2016年1月28日前已完成，故尊橱家具经营部没有给缔峰装饰公司造成任何工期违约损失。按照正常橱柜家具行业的通用标准，实木定制类家具生产周期是60天，合同约定收到定金才会生产，缔峰装饰公司于2015年12月2日支付定金，正常生产周期应该在2016年2月1日之前完成制作。尊橱家具经营部已在此时间点之前完成制作并安装，并未给缔峰装饰公司造成损失。缔峰装饰公司跟业主彭丽的结算是他们之间的问题，与尊橱家具经营部没有关系。尊橱家具经营部提出反诉请求：1.缔峰装饰公司支付尊橱家具经营部橱柜尾款12812元，并支付该款自2016年1月28日起至2020年5月23日止按年利率12%计算的违约金。2.缔峰装饰公司承担反诉诉讼费。事实及理由：双方于2015年7月29签订《材料供货合同》，于2020年5月23日签订《双方协商》，明确缔峰装饰公司尚欠尊橱家具经营部尾款22812元，缔峰装饰公司在签订《双方协商》当天支付尊橱家具经营部10000元，尚欠12812元。缔峰装饰公司以尊橱家具经营部拖延工期为由，拒不付尾款，已构成违约。缔峰装饰公司答辩称：双方确实签了《双方协商》，缔峰装饰公司也确实欠尊橱家具经营部12812元尾款。但缔峰装饰公司不应支付违约金，也不认可按照12%的利率计算违约金。因双方签署的《材料供货合同》中已明确，由于尊橱家具经营部原因造成缔峰装饰公司损失的，应当由尊橱家具经营部承担全部赔偿责任，反诉诉讼费也应由尊橱家具经营部承担。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。当事人对真实性无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对当事人有争议的证据，本院评判如下：缔峰装饰公司提交的《装饰装修委托施工合同》来源合法、形式完备，能与本案确认的其他证据相吻合，本院对其真实性予以确认；扣除工程款26000元的证明，因系复印件，且仅有彭丽一个人的签字，本院对其真实性不予确认，缔峰装饰公司的损失款项本院将结合其他证据及当事人的陈述予以评判。录音内容尊橱家具经营部认可女声为汪亚飞妻子艾丽娜，但并不清楚谈话内容，本院对录音的真实性予以确认。尊橱家具经营部提交的安装表，无法证明表上的厨具就是送往彭丽家的厨具，本院对其真实性予以认可，但不认可关联性。尊橱家具经营部提交的录音，本院对形式上的真实性予以认可，但相关事实将结合其他证据综合认定。本案经审理查明，确认以下案件法律事实：2015年7月29日，缔峰装饰公司作为甲方与作为乙方的尊橱家具经营部签订《材料供货合同》，约定由甲方对乙方衣柜、橱柜及全屋定制产品进行销售，乙方负责所有地区供货、配送、搬楼和售后，乙方按零售价的25%给甲方返点，衣柜定制类家具按20%给甲方返点。第五条订货规定约定，客户在甲方交款，则甲方支付乙方50%定金，最后款项于工程验收完成后支付。第十一条违约责任条款约定，双方核对无误的单据，甲方在没有与乙方协商的情况下，延期付款七天以上（节假日除外），按每天100元承担违约金。乙方在甲方要求时间内不能及时供货（或安装），每天以该材料款中扣除2%作为违约金，延期超过五天以上（含五天）的一次性扣除2000元材料款。若因乙方原因造成延误工期或给甲方带来损失的，由乙方负全部责任并赔偿损失。2015年10月1日，缔峰装饰公司与彭丽签订《装饰装修委托施工合同》，约定彭丽将位于世纪城铭春苑6-1-8C号房屋以包工包料的方式承包给缔峰装饰公司装修，工程期限为90个工作日，开工期为2015年10月9日。合同还对工程质量、付款方式、违约责任等进行了约定。2020年5月17日，尊橱家具经营部经营者汪亚飞妻子艾丽娜与缔峰装饰公司工作人员就彭丽到底扣除了缔峰装饰公司多少款项，以及损失由谁承担、如何承担等问题进行交涉。其中，艾丽娜：“真的不知道，我不知道是多少钱，他们对账两万几，两万多块钱吧”“前期确实是我们耽误了，但是我们也在协商，就是说客户那边要扣款，我们也答应扣，但是扣款金额我们不同意，就没办法协商”“我们这边有责任，我们可以承认，我们一直都承认我们这边有责任，但是她扣的款项太多了，我们接受不了”“总共客户才扣了两万，他要扣我一万五还是一万七”“那天我们去到彭姐家，说是两万，彭姐自己说的是两万”“这边客户扣了你两万，我们这边现在对账好像不到两万四，我们这边你付一万二，就了结了。”2020年5月23日，缔峰装饰公司作为甲方与乙方尊橱家具经营部签订《双方协商》，明确双方合作项目中，缔峰装饰公司尚欠尊橱家具经营部尾款合计25603元，尊橱家具经营部应返利给缔峰装饰公司2791元。《双方协商》中另载明：“以上项目数据于2020年5月23日核清无误，因茗春苑6-1-8C项目存在工期延误损失纠纷，甲方暂支付给乙方10000元，乙方不得到甲方办公和私人场所，否则视为无理取闹，敲诈勒索。法院裁决双方无争议后三天内，甲乙双方根据裁决结果合法正常结算，该哪方退补赔偿哪方赔偿。从今天起3个月内如法院还未受理则双方了账付清尾款，否则甲方应每天向乙方支付应付部分的违约金按照应付部分1%每天，要承担乙方的律师费诉讼费等费用。法院裁决后，甲乙双方按法院判决支付相应的款项，败诉方在法院裁定时间内支付款项，否则超期按照应赔付款项的1%每天支付违约金，并承担因此造成的所有费用。《双方协商》上手写载明：“已支付宝支付汪亚飞支付宝账上10000元汪亚飞2020年5月23日”。本院认为，《中华人民共和国合同法》第八条规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或解除合同。依法成立的合同，受法律保护”。缔峰装饰公司与尊橱家具经营部签订的《材料供货合同》是双方当事人的真实意思表示，合同合法成立并生效。关于缔峰装饰公司提出的本诉请求，缔峰装饰公司称因尊橱家具经营部延误橱柜工期导致其被客户彭丽扣了26000元工程款，但缔峰装饰公司并未提交有效证据证明扣款额为26000元。但综合录音内容、《双方协商》内容来看，彭丽确实扣除了工程款。关于扣款金额，根据尊橱家具经营部经营者汪亚飞妻子的录音内容可以看出，尊橱家具经营部明确认可彭丽扣除了20000元工程款，故本院确认扣款额为20000元。关于该20000元损失如何承担的问题，缔峰装饰公司认为是尊橱家具经营部延误工期所致，但其并未提交有效证据证明彭丽家橱柜安装应当完成的时间、期限，以及该损失款的具体扣除明细、扣除项目、结算合同等，该损失款的扣除原因不具体明确。但从艾丽娜的录音内容可知，尊橱家具经营部承认前期存在耽误，愿意协商处理，并在缔峰装饰公司应支付尊橱家具经营部24000元不到的尾款中，由缔峰装饰公司再支付12000以此了结。故本院结合在案证据及当事人陈述，确认由尊橱家具经营部赔偿缔峰装饰公司损失款12000元。关于缔峰装饰公司主张的资金占用费，双方因损失的承担问题未达成一致意见而诉至法院，故该项主张于法无据，本院不予支持。关于尊橱家具经营部提出的反诉请求，《双方协商》上已经明确缔峰装饰公司尚欠尊橱家具经营部尾款合计25603元，尊橱家具经营部应返利给缔峰装饰公司2791元，且2020年5月23日缔峰装饰公司已支付汪亚飞10000元，总尾款扣除返利2791元及已支付的10000元，尚欠12812元。本院对尊橱家具经营部要求缔峰装饰公司支付橱柜尾款12812元的请求予以支持。关于尊橱家具经营部主张的违约金，双方2020年5月23日结算时并未明确具体的付款期限及违约责任，只约定双方的纠纷待法院裁决后该哪方退补赔偿哪方赔偿，故尊橱家具经营部主张的违约金于法无据，本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国民法总则》第五条，《中华人民共和国合同法》第八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、本诉被告昆明市西山区尊橱家具经营部于本判决生效之日起十日内赔偿本诉原告云南缔峰装饰工程有限公司损失款人民币12000元。二、反诉被告云南缔峰装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付反诉原告昆明市西山区尊橱家具经营部尾款人民币12812元。三、驳回本诉原告云南缔峰装饰工程有限公司的其他诉讼请求。四、驳回反诉原告昆明市西山区尊橱家具经营部的其他诉讼请求。如果当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费65元（已减半收取，本诉原告已预交），由本诉被告昆明市西山区尊橱家具经营部承担。反诉案件受理费284.95元（已减半收取，反诉原告已预交），由反诉被告云南缔峰装饰工程有限公司承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于云南省昆明市中级人民法院。审判员  郭春利二〇二〇年九月三十日书记员  沙 郡