广西壮族自治区靖西市人民法院 民 事 判 决 书 (2020）桂1081民初2465号 原告：李志迪，男，1981年10月25日出生，壮族，住广西靖西市。 委托诉讼代理人：李志昂，男，住广西靖西市，系原告胞哥。 委托诉讼代理人：吕泽军，男，住广西靖西市。 被告：广西嘉元房地产有限责任公司，住所地：广西靖西市新靖镇城东路**。 法定代表人：凌福远，该公司董事长。 委托诉讼代理人：杨宁，上海汉盛（南宁）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李明杰，上海汉盛（南宁）律师事务所实习律师。 原告李志迪与被告广西嘉元房地产有限责任公司（以下简称：嘉元房地产公司）商品房销售合同纠纷一案，本院于2020年7月23日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人李志昂、吕泽军、被告嘉元房地产公司的委托诉讼代理人杨宁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告李志迪向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告向原告交付房屋，并支付逾期交付违约金27996.2元（违约金暂计算至2020年7月13日），以后违约金计算至被告向原告交付房屋为止；2、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2018年5月14日，原、被告签订了《商品房买卖合同》，合同约定被告将位于靖 西市新天地小区6栋1单元205号房卖给原告，房屋单价为3997.4元／㎡，总房价款为478569元。合同约定被告应于2019年12月30日前向原告交付房屋，原告依约向被告支付了购房款，被告未按合同约定的时间向原告交付房屋，截止2020年7月13日被告逾期交付的天数累计达195天。按照合同第十二条的约定，逾期超过90天的，原告有权解除合同或继续履行合同，继续履行合同的被告向原告支付全部购房款日万分之三的违约金。现在原告选择继续履行合同，从2019年12月31日起至2020年7月13日止（暂计），共计195天，被告应向原告支付违约金27996.2元，以后的违约金计算至被告交付房屋为止。原告认为，被告逾期交房，其违反了双方签订的《商品房买卖合同》，给原告造成巨大的经济损失，为维护原告的合法权益，特向法院提起诉讼，请求法院支持原告的诉讼请求。 被告嘉元房地产公司辩称，原告主张的被告逾期交房天数与实际不符，本案应重点查明被告逾期交房天数，并在此基础上根据被告的违约程度，结合双方签订的《商品房买卖合同》中有关逾期交房违约责任的约定，确定被告的违约赔偿金额。一、在2019年12月30日之前，案涉商品房的施工建设因大雨、暴雨异常天气及地震、中高考、体育赛事等不可抗力因素影响工期的天数达到67天（异常天气停工50天、地震、地震停工2天高考管控停工13天、体育赛事停工2天），被告的交房时间应在此天数上顺延。二、2020年1月20日之后，因国内暴发新型冠状非典型性××疫情导致案涉商品房项目建设工期顺延，顺延时间从2020年2月1日起至2020年4月23日。今年1月新冠疫情在武汉暴发后，广西壮族自治区于1月24日23时起启动重大突发公共卫生事件I级响应；从2月24日20时起，将应急响应级别由重大突发公共卫生事件一级响应调整为三级响应。被告于2020年4月23日收到少量防疫物资后方才具备复工复产的条件。且受疫情影响，许多农民工在5月份之前仍无法返回到工地上正常工作，涉案商品房项目建设受疫情影响严重。根据 《国务院办公厅关于2020年部分节假日安排的通知》（国办发明电〔2019〕16号），如无疫情的情形下，2020年春节假期后的第一个工作日是2月1日，故从2月1日至4月23日是案涉商品房建设与交付受新冠疫情影响的期间，本案被告逾期交房的违约时间计算应当扣除该期间的天数。三、本案被告应向原告交付房屋的最后日期应是2020年6月6日，本案应从该日期的次日起计算被告实际逾期交付天数。被告与原告于2018年10月11日签订《商品房买卖合同》，合同约定被告于2019年12月30日前交付房屋。合同签订后至约定交付的期间，因受到异常天气、地震、地震、中高考的影响，房屋交付日期应顺延至2020年3月7日（2019年12月31日加上67天）。期间，因发生新冠疫情不可抗力引起顺延中断，中断时间从2020年1月24日广西启动重大突发公共卫生事件I级响应开始，一直持续到4月23日。所以2020年6月6日是被告应向原告交付房屋的最后日期，本案应从该日期的次日起计算被告逾期交付的天数。四、被告已于2020年7月31日向原告发送交房通知，故本案被告逾期交房的天数应为56天（2020年6月7日至7月31日）。被告于2020年7月31日以EMS邮政快递的方式向原告发送的交房通知，如因原告怠于收房或原告单方面认为被告向其交付的房屋不符合交付条件的，均不能成为原告主张被告逾期交付的理由，2020年7月31日之后的时间不能累加至被告逾期交付的天数中。五、本案逾期交房违约金应按逾期天数乘以涉案房屋总购房款万分之二/日计算。根据双方签订的《商品房买卖合同》关于逾期交付责任的约定，逾期交房在90日内的，违约金按买受人所购房屋总价款的万分之二按日计算，则本案被告应向原告支付的违约金应当为5359.97元（478569×2÷10000×56=5359.97）。综上，被告不能按期交房存在多种不可抗力情形和其他客观因素，被告亦因此遭受了巨大的经济损失。同时，被告不惜成本加大建设投入和加快竣工验收，尽可能地缩短竣工验收的期间，已为原告早 日收房竭尽所能。根据《最高人民法院关于依法妥善审理涉新冠××疫情民事案件若干问题的指导意见（二）》第4点规定“疫情或者疫情防控措施导致出卖人不能按照商品房买卖合同约定的期限交付房屋，或者导致买受人不能按照约定的期限支付购房款，当事人请求解除合同，由对方当事人承担违约责任的，人民法院不予支持。但是，当事人请求变更履行期限的，人民法院应当结合案件的实际情况，根据公平原则进行变更。”，广西高院发布的《关于妥善审理涉新冠××疫情相关民事纠纷的指导意见》第13条也有相关免责规定。因此，本案被告不能按期交房的责任应予相应免除或全部免除。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。被告对原告提交的证据均无异议，本院对无异议的证据予以确认并在卷佐证。原告对被告提交的第一组证据“靖西国家基本气象站雨量观测记录（2018年、2019年），关于新天地小区电费补收的通知，靖西百事通等媒体对洪劳灾害的报道，中国地震信息网截图及链接”，以及第二组证据“靖西市招生考试委员会文件靖招考委[2018]1号，靖西市招生考试委员会文件靖招考委[2018]5号，中共靖西市委员会办公室、靖西市人民政府办公室明电、关于加强高考期间建筑工地施工噪声管理的紧急通知，靖西市招生考试委员会文件靖招考委[2019]3号，关于加强2019年中考期间建筑工地施工噪声管理的通知靖建字[2019]28号”有异议，其认为异常天气和中高考每年都有，这些因素都应该在被告可预见的范围内，不应成为逾期交房的理由。原告对被告提交的第三组证据“中国新闻网网页截图及链接”有异议，其认为该组证据不能证实被告因受体育赛事影响而被迫停工。本院认为原告对被告提交的第一、二、三组证据均质证得当，对原告的质证意见予以采信，被告提交的第一、二、三组证据内容虽然客观真实，但不符合原、被告签订的《商品房买卖合同》中不可抗力因素导致延期交房的情形，均不能起到被告所要证明的证明目的，与本案不具有关联性，故对被告提交的 第一、二、三组证据，本院均不予认可。原告对被告提交的第四组证据“靖西市新型冠状病毒感染的××疫情防控工作领导小组指挥部（靖新冠防指[2020]20号），委托市工商联（商会）途径预购口罩邮件，延期交房通知，签收函，外省劳务人员工资表、身份证复印件，国办发明电[2020]2号文件通知，发改办体改[2020]175号文件通知，国发明电[2020]12号文件通知，广西启动一级响应链接”有异议，其认为疫情是在逾期交房之后爆发的不可抗力因素，所以疫情不应作为延期交房的理由。本院认为原告质证得当，2020年初发生的全国性新冠状病毒感染××属于不可抗力事件，被告未按合同约定于2019年12月30日前向原告交付房屋,发生的不可抗力事件发生在被告迟延履行之后，不能免除责任，该组证据与本案不具有关联性，故对该组证据，本院亦不予认可。 综合全案证据以及庭审笔录，本院确认以下法律事实：原、被告于2018年5月14日签订了《商品房买卖合同》，原告向被告购买位于靖西市新天地悦江府6幢1单元2层205号房，房屋单价为3997.4元，总购房款478569元。原告按照合同约定的时间向被告支付购房首付款144569元，余款334000元向中国工商银行股份有限公司办理了个人购房担保借款合同。原、被告签订的《商品房买卖合同》第十一条第（一）项约定，被告应当在2019年12月30日前向原告交付商品房。第十二条约定逾期超过90天，原告要求继续履行合同的，被告向原告支付全部房价款日万分之三的违约金。从2019年12月31日起至2020年7月13日（暂计）逾期交付天数累计195天。另查明，涉案项目的房屋至今未具备交付条件。原告认为，被告逾期交房，给原告造成巨大的经济损失，遂向本院起诉，提出上列诉求。 本院认为，原、被告双方通过自愿、平等协商，于2018年5月14日签订《商品房买卖合同》，合同内容是双方当事人真实意思表示，没有违反法律强制性规定，合法有效，双方应当按照合同约定，诚实守信地全面履行各自的义务。在履行合同过程中，原告依约向被告付清房款478569元，履行了合同最主要的义务；而被告却未 能按照合同约定的时间即2019年12月30日前向原告交付房屋，已构成违约，应当承担违约责任。故原告要求被告支付违约金的诉讼请求，有事实和法律依据，本院予以支持。被告从2019年12月31日起至2020年7月13日止，逾期交房天数为195天，根据合同第十二条约定，被告逾期交房的，逾期超过90天，原告要求继续履行合同的，合同继续履行，被告按日计算向原告支付全部房价款万分之三的违约金。而被告辩称违约金按买受人所购房屋总价款的万分之二按日计算，因与事实和约定不符，故对其辩解意见，本院不予采纳。但是，从公平的角度来衡量原、被告双方的利益，权衡被告逾期交房给原告造成的经济损失以及当地同地段同类房屋租金的标准，并结合当前新冠××疫情对企业经济造成的影响等情况，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条的规定，本院酌情按日万分之二点二计算违约金。即被告应支付的违约金为20530.61元（478569元×195天×0.00022=20530.61元），原告主张超过部分，本院不予支持。违约金暂计至2020年7月13日，之后的违约金以总房款478569元为基数，按日万分之二点二计算至被告向原告实际交房之日止。 对于被告提出的涉案项目施工期间出现异常天气，中考、高考、电路维修，以及2020年春节放假、新冠疫情影响等停工，应当顺延工期和免除部分违约责任的辩解，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条“因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称的不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。”的规定，本院认为，天气因素对施工进度确实有影响，但风雨天气均属正常天气现象，被告作为一家具备专业技术的房地产开发商，在拟定房地产开发工期时，就应当根据当地的天气记录，预见未来天气状况，同时，对中、高考、电路维修等临时停工的时间亦应作出合理预计，以确保项目在约定的工期内顺利 完工。因此，风雨天气、中考、高考、电路维修停工等不构成不可抗力。至于因疫情的停工，因2020年1月底新冠××疫情的爆发，是不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，确属不可抗力，但在本案中，被告应于2019年12月20日之前交房而未能交房，其迟延履行的行为发生在不可抗力的疫情之前，属于“迟延履行后发生不可抗力”的情形，根据上述法条的规定，不能免除责任。综上，对于被告提出的涉案项目施工期间出现异常天气，地震，地震高考停工，以及春节放假、疫情影响等，应当顺延工期和免除部分违约责任的辩解意见，本院不予采纳。被告辩称已于2020年7月31日向原告发送交房通知，因无证据证实，该抗辩意见，本院亦不予采纳。 本案中，原告请求被告继续履行交房义务，根据《中华人民共和国房地产管理法》第二十七条“房地产开发项目竣工，依照《建设工程质量管理条例》的规定，验收合格后方可交付使用，未经验收或验收不合格的，不得交付使用。”的规定，由于涉案房地产项目目前尚未具备交付使用条件，法院不宜直接判令被告交房，故原告此项诉求本院不予支持，原告可待交房条件成就后另行主张权利。 综上所述，根据《中华人民共和国合同法》合同法第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第二款、第一百一十七条、《中华人民共和国房地产管理法》第二十七条以及《中华人民共和国民事讼法》第六十四条的规定，判决如下： 一、被告广西嘉元房地产有限责任公司于本判决生效之日起三十日内向原告李志迪支付逾期交房违约金20530.61元（违约金暂计至2020年7月13日，之后的违约金以房款总价478569元为基数，按日万分之二点二计算至被告实际向原告交付房屋之日止）； 二、驳回原告李志迪的其他诉讼请求。 义务人如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和 国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费250元，由原告李志迪负担67元，被告广西嘉元房地产有限公司负担183元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于百色市中级人民法院。 审 判 员 杨光磊 二〇二〇年九月二十五日 法官助理 农彩美 书 记 员 凌铭东