河南省郑州高新技术产业开发区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0191民初9072号原告：郑州市正岩建设集团有限公司，住所地郑州市**兴华南街**。法定代表人：王俊岭，执行董事兼总经理。委托代理人：李相周，河南仟方律师事务所律师。委托代理人：杨宁，河南仟方律师事务所实习律师。被告：海马汽车有限公司，住，住所地郑州经济技术开发区航海东路**/div>法定代表人：孙忠春，执行董事。委托代理人：李明，该公司员工。委托代理人：刘飞，该公司员工。原告郑州市正岩建设集团有限公司（以下简称正岩公司）与被告海马汽车有限公司（以下简称海马公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告的委托代理人李相周、杨宁，被告的委托代理人李明、刘飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、判令被告清偿原告工程款（含质保金）5343043.15元；2、判令被告支付原告工程款逾期付款利息695552.43元（按照中国人民银行同期贷款利率计算至2019年8月19日；自2019年8月20日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算暂计算至2020年6月19日，之后按判决和法律规定计算至判决确定的清偿之日止）；3、判令被告赔偿原告停工、窝工损失1090246元；（以上1-3项合计为7128841.58元）；4、诉讼费、保全费、保险费判由被告承担。事实与理由：2017年10月28日，原被告双方经招投标依法签订了编号为（HMC）SG-2017-041《合同》，该合同约定：由原告承建被告开发建设的15万辆汽车技改联合站房土建工程项目（下称“案涉项目”），约定工期为2017年10月１日至2018年５月31日，合同暂定价为1990万元；原告进场、临建搭设额完毕时支付合同暂定价的10%；承台完成时支付合同暂定价的15%；主体施工完成时支付合同暂定价的30%；水池、设备基础施工完成时支付暂定价的15%；项目验收合格、结算完毕时付至结算价的97%；剩余3%作为质保金，质保期为自工程验收合格之日起12个月。另，双方还对权利义务、违约责任等做出了详细约定。上述合同签订后，原告严格按照合同约定履行施工义务，但被告在施工过程中就未按照合同约定及时足额支付原告的工程款，而且存在多次设计变更等导致原告停工、窝工；工程竣工后，被告收到原告提交的结算书后故意拖延结算时间来拒付结算付款节点的工程款。原告为维护合法权益，诉至本院。被告海马公司辩称：第一，正岩公司主张诉求5248289.15元，证据不足，依法应当不予支持。正岩公司主张支付质保金，不满足支付条件没有合同和法律依据。第二，正岩公司主张支付工程逾期利息没有合同依据。第三，双方结算报告系双方就工程款给付等事项协商一致的产物。结算报告签署后，正岩公司主张停工窝工的损失，违反相应的规定，没有法律依据，不应当支持。第四，根据建设工程价款结算暂行办法第十四条及建设工程量清单计价规范第9.13.6条以及建设工程施工发包与承包计价管理办法第十九条，以及最高院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释二第十二条之规定，双方以前的工程结算是包含价款调整及索赔事项的，在结算后如果提出索赔的话，这个工程结算就名存实亡，没有任何意义。第五，工程竣工结算文件是经双方签字确认的。它是作为工程结算的依据。没有双方的同意，另一方不得就已经生效的竣工结算文件进行重新重复的审核。第六，因正岩公司人员缺勤，工程逾期完工以及要求海马公司提前付款，应扣除相应的违约金，其中考勤缺勤扣款一共19.5万元，延期完工应该扣款129.35万元，提前付款应扣除资金占用费10.601万元。以上共应当扣除159.451万元。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院依法组织了证据交换和质证。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年10月11日，被告海马公司向原告正岩公司出具编号为（HMC）ZB-2017-083中标通知书一份，载明感谢原告公司参与被告公司15万辆汽车技改联合站房土建工程项目的招标经被告公司组织评标，确定原告公司为中标人，中标价为（含税，税率11%）1990万元。工期为2018年4月12日前具备设备安装条件，2018年5月12日前全部完工，具备终验收条件。原告正岩公司（甲方）与被告海马公司（乙方）签订编号为（HMC）SG-2017-041号《合同》一份，约定甲方同意把15万辆汽车技改联合站房土建工程项目委托给乙方实施，乙方同意接受甲方的委托对该项目进行实施。项目地点为郑州经济技术开发区第十五大街以东、经南三路以南甲方工厂，承包方式为包工包料包工期，闭口承包。工程项目应于2018年4月12日前具备设备安装条件，2018年5月31日前完成全部工程，具备投入使用条件。合同工期应于规定时间完工，如遇特殊情况不能工作，乙方应于问题排除后，立即以增加施工机械、人员或者加班等方式赶回工期，不得据此延长项目期限。因项目量追加、一周内非乙方原因停水停电造成停工累计超过8小时及不可抗力导致需延长或调整工期，乙方应书面向甲方提出申请，经核定同意后方能延长或调整。但在取得工期的延长或者调整的同时，乙方也应采取一切可能的措施尽量保证项目的按时完成。合同总价含税金额为1990万元，不含税价为17927927.93元，合同项目价款采用银行电汇、转账或承兑汇票等方式支付，乙方施工人员进场、临建搭设完毕、符合安全文明施工最新标准，土方开挖完成，经甲方、监理单位确认无误后乙方开具付款金额等额的增值税专用发票后，支付合同总价的10%；承台全部施工完成，经甲方、监理单位确认无误后乙方开具付款金额等额的增值税专用发票后，支付合同总价的15%；主体施工完成，经甲方、监理单位确认无误后乙方开具付款金额等额的增值税专用发票后，支付合同总价的30%；水池、设备基础施工完成，经甲方、监理单位确认无误后乙方开具付款金额等额的增值税专用发票后，支付合同总价的15%；项目全部通过验收合格并结算完毕，经甲方、监理单位确认无误后，乙方按甲方财务要求提供未付款金额等额（结算价-合同总价的70%）的增值税专用发票，付至结算价的90%；余款（结算价的10%）作为质保金，待12个月质保期限届满，项目无大的质量和服务问题，且乙方完全履行其义务，经甲方确认无误后予以付清。上述付款的具体期限为甲方对每阶段项目进度进行确认完毕后的20个工作日内。付款前，乙方应交付符合甲方要求的增值税专用发票（税率11%），否则甲方有权延期付款并不承担相关责任。甲方收到乙方递交竣工结算报告及结算资料后20天内进行核实，给予确认或提出修改意见。甲方确认结算报告后，按合同规定向乙方支付项目结算价款。质保期，自项目通过终验收合格结算完毕之日起计算12个月。项目竣工验收20天内，乙方向监理人员递交竣工结算报告以及完工报告等完整的结算资料，按合同规定进行项目竣工结算。监理人员审核后报送甲方。施工中发生的水、电、气等费用由甲方从其项目款中直接扣除或由乙方定期以现金形式向甲方缴纳。原告正岩公司向被告海马公司（建设单位）及项目监理机构出具工程开工报审表，显示其承担的15万辆汽车技改联合站房土建工程，已完成相关准备工作，具备开工条件，申请于2017年10月1日开工。海马公司（建设单位）及项目监理机构在该报审单上盖章确认。原告提交工程竣工验收意见表显示工程名称为海马15万辆汽车技改联合站房土建工程，建设单位为海马公司，合同开、竣工日期为2017年10月20日-2018年5月31日，实际开、竣工日期为2017年10月20日至2018年6月19日。工程遗留（甩项）情况为无，对工程勘察设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：经核查勘察单位档案文件，勘察的深度，取样数量满足要求，取样真实及时，结论建议合理，技术参数可靠。工程文件，图纸的设计符合城市规划要求，综合经济合理和安全适用的要求。在施工中紧密配合，随时解决施工中的疑难问题，并能渗入施工现场。技术资料档案：各种建设程序手续齐全，施工技术资料齐全，从技术资料的完整性评价工程的内在质量符合有关法律、法规、强制性条文，标准的要求。从实地检查对本工程综合评价：工程表面平整，弯沉值、观感均符合要求。在整个工程中，能较好的履行施工合同，工程质量符合设计要求及国家验收规范规定。勘察单位、设计单位机械工业第四设计研究院有限公司、施工单位正岩公司、监理单位河南建达工程咨询有限公司、建设单位海马公司在该意见表上盖章确认。原告制作《结算书》一份，载明该工程造价21176397.26元。原告于2019年4月30日向被告发送该《结算书》，被告于2019年5月1日签收。被告提交15万辆汽车技改联合站房土建工程项目结算审核报告一份，载明15万辆汽车技改联合站房土建工程经招标，由正岩公司中标，并以1990万元承建，上述工程，已于2019年1月23日完工验收，质检合格，符合结算条件，建议结算价为20487198.82元。另施工过程中发生的水电费用25000元，由生产服务部另行扣除。该审核报告附工程项目预（决）算审定汇总表一份，载明施工单位为郑州市正岩建设集团有限公司，工程名称为15万辆汽车技改联合站房土建工程，包工形式为包工包料，提报预（决）算值合计为20621658元，审后预（决）算值为20487198.82元，审定预（决）算值为20487198.82元。原告正岩公司在该汇总表上盖章确认，落款日期为2020年1月20日，另有审计机构、工程管理部门人员签字。原、被告确认竣工验收时间为2019年1月23日，工程已经投入使用。原、被告均确认被告海马公司直接支付的工程款数额为15833354.11元。本院认为，依法成立的合同，受法律保护。本案中，（HMC）SG-2017-041号《合同》系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律和行政法规的强制性规定，系有效合同，应受法律保护。当事人对于自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。原告虽向被告发送有《结算书》，但之后又出具工程项目预（决）算审定汇总表，系对原《结算书》的变更，对于原告主张按其出具的《结算书》确定工程价款的意见，本院不予采纳。原告正岩公司盖章确认的工程项目预（决）算审定汇总表显示有工程审定预（决）算数额为20487198.82元，另有审计机构、工程管理部门人员签字，被告对该数额予以认可，本院按该数额认定工程款数额。涉案工程于2018年6月19日竣工，现质保期已满，被告应支付剩余工程款。对于原告要求被告清偿剩余工程款（含质保金）5343043.15元的请求，本院扣除被告已支付款项及应由原告承担的水电费用25000元后，支持4628844.71元（20487198.82-15833354.11-25000）。对于原告要求被告海马公司支付逾期付款利息的请求，本院认定以4653844.71元为基数自2020年1月20日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。对于原告要求被告赔偿停工、窝工损失1090246元的请求，证据不足，本院不予支持。关于被告辩称的应从应付款中扣除其提前付款的相应利息、延期完工扣款、考勤缺勤扣款等费用的意见，证据不足，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告海马汽车有限公司与本判决生效后十日内向原告郑州市正岩建设集团有限公司支付剩余工程款（含质保金）4628844.71元及逾期付款利息（以4653844.71元为基数自2020年1月20日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际清偿之日止）；二、驳回原告郑州市正岩建设集团有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费61702元，减半收取30851元、保全费5000元，共计35851元，由原告郑州市正岩建设集团有限公司负担8936元，被告海马汽车有限公司负担26915元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状一式十份，上诉于河南省郑州市中级人民法院，并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院缴纳上诉费，并将缴费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。审判员  张振红二〇二〇年九月三十日书记员  陈 晨