广西壮族自治区北海市海城区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂0502民初3352号 原告：泉州市优艺石材护理有限公司，住所地：福建省泉州市南安市水头福山石材加工集中区肖厝村**。统一社会信用代码：91350583MA339N9H3D。 法定代表人：史金锋，该公司总经理。 委托诉讼代理人：胡晓武，广东广立信律师事务所律师。 委托诉讼代理人：雷文晃，广东广立信律师事务所实习人员。 被告：广西爱丽酒店有限公司，住，住所地：广西北海市西南大道**鸿潮宝来华府**一社会信用代码：91450500330812167H。 法定代表人：许世德，该公司总经理。 委托诉讼代理人：李哲，广西汇百川律师事务所律师。 原告泉州市优艺石材护理有限公司（以下简称优艺公司）与被告广西爱丽酒店有限公司（以下简称爱丽公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年7月28日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告优艺公司的委托诉讼代理人胡晓武，被告爱丽公司的委托诉讼代理人李哲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告优艺公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告支付拖欠的石材款1439741元及逾期利息（利息计算：按中国人民银行同期同类贷款基准利率的1.5倍自起诉之日起计至实际清偿之日止）；2、判令被告向原告支付律师费1万元及因维权而产生的其他费用；3、判令被告承担本案的诉讼费用。 事实和理由：2019年11月18日，被告(甲方)与原告(乙方)签订《北海温德姆酒店石材采购合同》及《报价单》，约定由被告向原告采购石材产品。双方在合同中约定暂定总价款为人民币788000元。供货结束后，按实际供货数量结算。合同约定本合同签订后3天内，甲方须向乙方支付人民币10万元作为定金；此后各批次货到验收后，需支付完该批次货物的20％的货款：最后一批材料运输至工地后交付前，进行总供货清算，定金抵货款。经核算，截止2020年4月22日，原告已根据合同约定向被告提供了六次货物（价款共计850928元，已支付195231元），以及被告已经下单，原告已加工完成等待发货及已经发货，被告未签收的部分货物（价款共计784044元），而被告未按照约定支付以上六次货物的货款和已完成加工待发货及已经发货被告未签收的部分货物的货款，即被告仍拖欠原告货款人民币1439741元，经原告多次催款无果。2020年4月20日，被告向原告发出《终止合同履行通知书》，以原告在新冠疫情延期供货，导致工程滞后，遂向原告提出终止合同的履行。综上所述，被告违法终止合同履行及拖欠原告款项的行为违反了双方合同约定，同时也损害了原告的合法权益，请求法院支持原告全部诉讼请求。 被告爱丽公司辩称：1.合同约定定金在供货后计入货款，原告只供货850928元，被告已付货款295231元，被告实欠原告货款555697元。2.根据合同约定，各批次货到验收后，需支付完该批次货物的20％货款，其余货款被告需在酒店开业满六个月后十个工作日内支付至实际结算货款总额的97%。原告供货验收合格货款为850928元，应支付20%为170185.6元，被告已支付了195231元，已付超过合同约定，被告并没有违约。目前，酒店还未开业，被告支付余下的货款条件还未成就，被告并没有违约，原告在被告付款的条件未成就的情况下对被告进行起诉违反合同约定，人民法院应予驳回。3.原告要求被告支付未发货及未签收的货款784044元没有事实依据。(1)合同约定交货地点是被告的工地，货到后必须经过被告验收合格才算交货成功。原告向法庭提交的784044元货款结算单没有被告的签字确认，不能作为本案的定案依据。(2)原告于2020年1月10日向被告发出的《工程联系单》明确说明被告所下的石材加工单已经做好未发货，其理由是其所在地的物流公司已向其发出了停运通知，属于合同约定的不可抗力，故不发货。其理由不成立，其所在地不会只有一家物流公司，不可能所有的物流公司都停运，其以此为理由拒绝发货属于违约。(3)被告于2020年1月12日去函给原告，已明确告知其之前所供的18-20层客房电梯厅墙面石材厚度不符合双方的合同约定，属于不合格，已作退货处理，要求其必须于2020年1月18日前完成供货，否则被告有权解除合同。原告在2020年1月18日前并没有向被告供货，原告已经违约，违约所造成的损失应由原告承担。1月15日其复函说已加工好，以物流停运为由拒绝发货，构成违约。(4)原告于2020年4月27日向被告发出的《工程联系单》称其4月15日才复工，4月20日已把被告下的单全部加工完成，货值达784044元的产品，完全是虚假的。（1）原告于2020年1月10日、15日二次发出的《工程联系单》都说被告下的单全部加工完成，只是因春节物流放假停运无法送货。而4月27日的《工程联系单》又说4月15日复工后到20日全部加工完成，自相矛盾，显然是虚假的。（2）被告于2020年1月12日通知原告要求其在2020年1月18日前完成交货，否则，被告有权解除合同。其已明知超出此时限组织生产会出现风险，其不可能再组织生产。（3）由于被告已明确要求其完成交货时间，超过交货时间进行生产有风险。4月15日已超过了被告完成交货时间长达三个月，原告要生产被告所需的产品，应该与被告联系是否需继续履行合同再确定是否继续生产，如果原告在没有得到被告确认的情况下继续生产被告所需的产品，如果出现损失应由原告承担。（4）原告说其已生产了未送的货值784044元的产品，但这些产品并没送到被告处，也没有得到被告的验收，产品是否已生产出来及产品的质量是否符合合同的约定属于未知，如果产品不符合合同约定，质量不合格，生产再多都没有任何作用。（5）原告从2020年4月份开始只要求被告支付其未付的货款，并没有说其已生产好了产品要求发货，这也充分说明原告并没有为被告再生产约定的产品。（6）原告在其称的复工前的2020年4月10日向被告发出《工程联系函》，说双方已超额履行了2019年11月21日所签订的《石材采购合同》，为保证双方的利益，要求签订补充协议。这充分说明原告要签订补充协议才按订货单进行生产。综上所述，原告向人民法院起诉被告要求支付未付的货款555697元条件尚未成就，向被告要求支付已加工好的尚未发货的货款784044元没有事实依据，请求人民法院予以驳回。 综合全案证据，本院确认以下法律事实： 2019年11月18日，原告优艺公司（乙方）与被告爱丽公司（甲方）签订《北海温德姆酒店石材采购合同》，约定：二、合同标的物：甲方因北海温德姆酒店室内一层大堂卡里冰玉大理石墙面柱子、18-20层客房地面（云朵拉灰大理石、米兰灰大理石）装饰工程的建设工程需要，向乙方购买石材（石材名称、安装部位、单价等内容详见《大理石·报价表》及《大理石·补充报价表》），数量以发货单数量为准；三、关于质量要求：3、技术规格：墙、地面石、地面石材按优等品标准，石材厚度不能低于18mm，规格板边长偏差不得大于1mm；六、关于交货方式与交货地点：石材由乙方负责送货到本合同指定的项目公司即北海温德姆酒店，货到甲方指定地点后乙方负责石材的卸车及货物的保管；七、关于交货期：甲方应以书面通知乙方供货，且应提前7个工作日作为乙方收到甲方定金之后的备货合理期限；石材的交货时间为乙方收到甲方每批次的下料单及上批次结算货物的应付金额后7个工作日后分批次供货；因不可抗力因素造成的无法供货等，工期顺延或自行终止合同；关于石材验收：1.甲方指定梁小霞为货物验收人，如有变更应另行出示书面授权委托书。但是，甲方的法定代表人和签订本合同的代理人视为当然的验收人。同时甲方指定的工作人员负责下单图、下料单、发货单、结算单、联系函、签证单等工作文件及往来函件的签字确认；按本合同第六条即乙方送货方式交货的，甲方须在乙方将石材运至交货地点通知甲方验收人后的24小时内受领货物，并完成货物数量和表面质量的验收；甲方应在数量和表面质量验收后的三个工作日内完成实质性验收，如有质量异议，应当在实质性验收期限届满前以书面方式向乙方提出，并向乙方附送质量问题的初步证据，否则，视为实质性验收符合合同约定；乙方将按照甲方提供给乙方签字确认后的石材下单图、石材下料单进行生产加工，涉及已下单进行加工的材料而甲方要求变更的，所造成的材料费、加工费由甲方承担；九、关于合同价款与支付方式：1.本合同暂定总价为788000元，此价格含板材切割、木箱包装、一次排版、六面防护、防水背胶、深加工单价（具体量按实结算）、运输、税金、卸车。其中：一层大堂卡里冰玉大理石墙面柱子暂定价为550000元，18-20层客房地面（云朵拉灰大理石、米兰灰大理石）暂定价238000元。供货结束后，按实际供货数量结算。2.支付方式：本合同签订后3天内，甲方须向乙方支付100000元作为定金；此后各批次货到验收后，需支付完该批次货物的20%货款；最后一批材料运输至工地后交付前，进行总供货清算，定金抵货款，甲方需在酒店开业满六个月后十个工作日内支付至实际结算货款总额的97%，余3%作为质量保证金，待质保期满两年后十个工作日内无息支付；十、关于合同的变更与解除：本合同签订后，如一方提出变更，需经另一方的书面认可，但在合同履行过程中，甲方对增加的供货数量的验收视为书面确认；本合同签订后，双方应诚信履行，不得随意解除，如经协商一致解除本合同，则双方应签订书面解除协议。十一、关于违约责任：因为违约产生的损失，通过法律途径解决产生的费用，包括但不限于诉讼费、律师代理费等费用，由违约方承担。 2019年11月23日，原被告签署《石材结算单》，约定乙方（优艺公司）供货一层大堂墙面及柱子的石材，截至2019年11月23日止已发货一次，该次发货金额为219748元，按照合同约定应支付本次货款20%即43950元，剩余货款175798元在最后一批材料到货时支付。 2019年12月3日，双方签署《结算单》，约定乙方供货公区柱子、18楼窗台板、门槛、台面板等及18-20楼客房门槛，截至2019年12月3日止已发货二次，该次发货金额为176320元，按照合同约定应支付本次货款20%即35264元，剩余货款141056元在最后一批材料到货时支付。 2019年12月10日原被告签署《请款单》，约定乙方供货洗手台石材，截至2019年12月10日止已发货三次，该次发货金额为80086元，按照合同约定应支付本次货款20%即16017元，剩余货款64069元在最后一批材料到货时支付。 2020年1月4日原被告签署《请款单》，约定乙方供货公区墙面石材，截至2019年12月30日止已发货四次，该次发货金额为160390元，按照合同约定应支付本次货款20%即32078元，剩余货款128312元按合同约定支付。 2020年1月6日原被告签署《请款单》，约定乙方供货洗手台石材，截至2020年1月2日止已发货五次，该次发货金额为50019元，按照合同约定应支付本次货款20%即10003.8元，剩余货款40015.2元按合同约定支付。 2020年1月8日原被告签署《请款单》，约定乙方供货公区墙面石材，截至2020年1月5日止已发货六次，该次发货金额为164365元，按照合同约定应支付本次货款20%即32873元，剩余货款131492元按合同约定支付。上述结算单及请款单均有原被告代理人签字并加盖有原被告公章。 2020年4月22日，原告制作《结算单》，载明乙方（优艺公司）已下单做好一层墙面、柱子雕刻板、二层电梯厅、过厅及一层墙面2、4立面石材，该部分石材未发货，该部分价款740481元；乙方已下单做好18-20层电梯厅墙面石材，该部分石材已发货未签收，货物价款43563元。针对原告所主张的已发货被告未签收的该部分货物，被告以厚度达不到18毫米为由拒收，该部分货物已于2020年5月左右拉回。上述石材总价款784044元。该制作单仅有乙方优艺公司的签名及盖章。 2019年，原被告签署《公区墙面下单图》、《18-20层洗手台石材深化图》、《18-20层电梯厅墙面下单图》确认对以下范围石材进行下单：一层墙面（含2、4立面）及柱子、一层大堂吧屏风；二层电梯厅、过厅立面及柱子；18-20层洗手台及电梯厅墙面等。 2019年11月20日，原告发货1层大堂墙面及柱子石材货物并经被告签收；2019年12月3日，原告发货18-20层卫生间门槛部位石材货物并经被告签收；2019年12月10日，原告发货客房洗手台部位石材货物并经被告签收；2019年12月30日原告发货公区墙面部位石材货物并经被告签收；2020年1月2日原告发货客房洗手台部位石材货物并经被告签收；2020年1月5日原告发货公区墙面部位石材货物并经被告签收。 2019年12月26日，原告向被告发出《石材材料请款函》一份，主要载明我司因资金需求，特此申请石材材料款10万元用于购买卡里冰玉大理石大板。此金额在发货后从贵司应付的20%货款中进行扣除。 2020年1月8日，原告向被告出具《工程签订单》一份，载明：原告与被告签订的《石材采购合同》约定的石材采购范围为一层大堂卡里冰玉大理石墙面柱子、18-20层客房地面（云朵拉灰大理石、米兰灰大理石），现应被告要求二层墙面及柱子一起进行供货。其中二层电梯厅立面、过厅立面的具体石材数量及加工工艺数量以实际发货单数量为准。以上为合同外增加部分，请求批准。被告于该《工程签订单》上写下“同意增加该部分工作内容”并加盖被告公章。 另查明：2020年1月10日，原告向被告发出《工程联系单》（编号：2020011001），载明由于春节物流停运，原告未发货的货物将在2020年2月10日后安排发货。 2020年1月12日，被告向原告发出《工作联系函》（编号：WDMH-003），载明原告供应的18-20层客房电梯厅墙面石材厚度不符合约定，该批石材验收不合格，作退货处理，原告必须按合同约定时间补货；原告须于2020年1月18日前完成供货，否则被告有权单方面解除合同并追究责任。 2020年1月15日，原告向被告发出《工程联系单》（编号：2020011501），载明：关于被告所述18-20层客房电梯厅墙面石材厚度不符合约定，原告已向被告负责人汇报过此事，被告负责人同意按替代方案加工，原告不存在石材不符合约定的情形。同日，原告向被告发出《工程联系单》（编号：2020011502），载明：关于被告所述的原告未按期供货问题，原告认为系因临近春节物流停运所致，原告并未违反合同约定。 2020年2月10日，原告向被告发出《延期供货通知》，载明：由于新冠疫情的影响，原告目前无法复工生产，具体供货时间另行通知。 2020年4月10日，原告向被告出具《工程联系单》（编号：2020041001）载明：自2019年11月23日至2020年1月5日止，原告共供货超出合同约定总金额，故原告请求与被告签署合同补充协议。 2020年4月15日，原告向被告出具《工程联系单》（编号：2020041501），载明：原告发给被告的工程联系单（编号：2020122601）向被告申请的10万元材料款系用于购买被告增加的二层墙面及柱子的卡里冰玉大理石石材材料，并约定从后续二层墙面及柱子的发货中扣除；双方于2020年1月8日签署工程签证单，并于2020年1月9日签订了下单图，随后原告开始生产；截至目前原告发货六次，其中第四、五、六批次货款74954.8元被告未支付，请求被告尽快支付。 2020年4月17日，原告向被告发出《工程联系单》（编号：2020041701），载明原告就供货所涉石材提供检测报告书。 2020年4月20日，被告向原告发出《终止合同履行通知书》，载明因原告不按期供货，影响被告酒店开业，故被告要求解除合同。 2020年4月27日，原告向被告发出《工程联系单》（编号：2020042701）载明：被告发出的《终止合同履行通知书》已收悉，原告答复如下：1.原告自2019年11月23日至2020年1月5日共供货六次，供货金额850928元，由于春节物流停运及新冠疫情影响，造成原告延期供货。目前原告已把被告下单货物全部加工完成，货款约740481元。被告要求解除合同，应把原告前六次供货总货款支付给原告，并将被告已下单、原告已加工完成的货物进行提货支付货款后，双方签订书面解除协议。 再查明：2019年11月20日至2019年12月26日，被告共转账支付原告295231元，其中被告于2019年12月26日通过银行转账的方式向原告支付了10万元。原告开具发票共370175.8元，被告于原告处签领发票共270175.8元。 原告主张因本案诉讼支出律师费10000元。 庭审过程中，原被告均认可原告已发货物的货款金额为850928元，被告支付的货款金额为295231元，其中被告于2019年12月26日支付的10万元，原告主张是追加订单的定金，被告主张是支付已发货货物的货款。在庭审中，原被告确认在双方签订合同时原约定酒店开业是在春节前4-5天。 以上事实有《北海温德姆酒店石材采购合同》、转账回执单、《结算单》、《下单图》、《发货单》、《请款单》、《工程联系单》、庭审笔录等在卷佐证。 本院认为，原、被告双方签订的《北海温德姆酒店石材采购合同》是双方真实的意思表示，当事人应当遵守诚实信用原则，按照合同约定全面履行自身义务。合同签订后，原告依约向被告发货六批，发货金额850928元，被告实际向原告支付了295231元，双方均予以确认。对于被告于2019年12月26日所支付的100000元，原告主张该笔款系被告预先支付双方针对增加部分的材料款而非是支付已发货的货款，被告不予认可。本院认为，一方面，从2019年12月26日原告向被告发出的请款函的内容可知，该笔款系基于原告资金需求，请求被告预先支付该笔款来购买材料，并请求该笔款从今后被告应付的20%货款中进行扣除；另一方面，对于另外增加部分，原被告双方于2020年1月8日才通过签订《工程签证单》确认二层墙面及柱子一起进行供货，在被告支付上述100000元之前。为此，本院认定被告支付的100000元系针对已发货部分的货款。 对于原告主张已下单做好18-20层电梯厅墙面石材，该部分石材已发货未签收，货物价款43563元。原告主张被告以该批货物厚度达不到18毫米为由拒收，该部分货物已于2020年5月左右由原告自行拉回。本院认为，一方面上述合同已明确约定了石材厚度不能低于18mm，而原告所供应的该批货物确未达到合同所约定的标准，被告也于2020年1月12日发函明确表示要求退货处理。原告虽在2020年1月15日的回函中表示上述石材不符合合同约定已经向被告的法定代表人进行过沟通并同意了替代方案，但被告不予认可，且原告所提交证据不足以证实原被告之间就案涉石材厚度的改变进行了更改。为此，对于原告主张被告应支付该批货物的货款本院不予认可。 对于原告主张的已做好，但未发货的价值740481元部分石材，原告主张均是按被告的要求进行制作，但被告不予认可。本院认为，原被告双方于2020年1月8日所签订的《工程签证单》确认二层墙面及柱子一起进行供货，但具体供货多少并未明确。一方面，按照上述合同的约定，原告供货需以被告书面通知为前提，原告未提交证据证实上述货物系基于被告通知所供应的货物；另一方面，在2020年1月12日被告向原告所发的函中明确了货物须在2020年1月18日前完成供货，否则有权解除合同并追究违约责任。原告未能按照被告的要求按时进行供货，且即使上述货物确系按双方的要求进行增加部分的供货，但在超出被告所要求的期限后，在未与被告进行沟通协商确定是否继续履行供货的情况下，在迟延了长达二三个月的情形下，继续自行生产所导致的损失也应由原告自行承担。为此，对于原告主张被告支付上述货款本院不予支持。 原告目前供货价值850928元，按照合同的要求被告须支付已发货货款的20%即170185.6元以及100000元定金，合计270185.6元，被告实际已支付295231元，为此，被告并未违约。上述合同约定了被告需在酒店开业满六个月后十个工作日内支付至实际结算货款总额的97%，合同虽未约定酒店明确的开业时间，但双方当事人在庭审中明确了原定酒店的开业时间是在春节前几天。按双方当事人的原约定，现应已具备了支付剩余货款总额的条件，扣除3%的质保金，被告应支付的货款为825400.16元（850928元×97%），扣除已付295231元，被告尚需支付530169.16元。 对于原告所主张被告应支付逾期付款利息及律师费的问题，本院认为，根据上述认定，被告并未存在违约，为此，对于原告的该两项主张本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条的规定，判决如下： 一、被告广西爱丽酒店有限公司支付530169.16元货款给原告泉州优艺石材护理有限公司； 二、驳回原告泉州优艺石材护理有限公司的其他诉讼请求。 如果义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院申请执行。 本案受理费17846元，减半收取8923元，财产保全费用5000元，合计13923元。由原告自行承担8831元，由被告广西爱丽酒店有限公司负担5092元（案件受理费已由原告向本院预交，应由被告承担部分由被告在履行上述支付义务时一并返还原告）。 上述债务，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕。权利人可在本案生效判决规定的履行期限的最后一日起二年内向本院申请执行。 如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院或广西壮族自治区北海市中级人民法院递交上诉状，按对方当事人人数提交副本，上诉于广西壮族自治区北海市中级人民法院，并于递交上诉状之日起至上诉期限届满后7日内预交上诉案件受理费17846元（收款单位：广西壮族自治区北海市中级人民法院，帐号：455060600018120098416，开户银行：交通银行北海分行北部湾东路支行）。逾期不交也不提出缓交、减交、免交案件受理费申请的，按自动撤回上诉处理。 审 判 员 王警芳 二〇二〇年九月二十九日 法官助理 洪 杨 书 记 员 黄琳琳