云南省昭通市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）云06民终2556号上诉人（原审被告）：陆良金泰房地产开发有限责任公司。住所地：陆良县城城西二路。法定代表人：陈金生，该公司执行董事。委托诉讼代理人：姜梅，云南言广律师事务所律师。特别授权。被上诉人（原审原告）：曾永发，男，1973年11月22日出生，汉族，云南省大关县人，大学文化，住云南省昭通市大关县。上诉人陆良金泰房地产开发有限责任公司因与被上诉人曾永发商品房销售合同纠纷一案，不服云南省昭通市昭阳区人民法院(2020)云0602民初3874号民事判决，向本院提出上诉。本院于2020年9月9日立案后，依法组成合议庭，因双方当事人在二审中均未提交新的证据，也无新的事实和理由，不开庭进行了审理。本案现已审理终结。陆良金泰房地产开发有限责任公司上诉请求：撤销原判，依法改判或者发回重审；本案一、二审诉讼费用由曾永发承担。事实和理由：《商品房购销合同》第九条明确约定，不可抗力及恶劣天气属于可以免责的事由，故因这两种原因导致的延迟交房时间应予以扣除。1.南辰一號房屋之所以迟延交房，是因为施工方负责人董正海暴力阻工，因阻工造成的停工时间在晴雨表上已经注明停工天数共计173天。董正海的行为涉黑涉恶，已被立案查处。虽然迟延交房是由于施工方的违约行为造成的，但对上诉人来说实为不可抗力。迟延交房的原因直接源于施工方的非法停工、暴力阻工等违约行为，而施工方的暴力行为亦不受上诉人控制，上诉人更无法预料施工方会利用黑恶行径阻碍工程进度，施工方的行为于上诉人来说无疑就是不可抗力原因，故根据相关法律规定，上诉人不应该对因不可抗力原因所造成的后果承担责任。上诉人在整个工程项目开发建设过程中，一直积极配合，竭力履行拨款义务。无论是整个工程款拨付，或是因施工方停工、阻工，后政府相关部门介入协调，上诉人付款到专管账户、以房抵押都足以证明了上诉人在积极履行拨款义务，尽最大努力去促使工程尽早顺利完工。这些都再一次说明了上诉人并无过错，无需对无法预料及掌控的行为承担责任。2.在南辰一號施工过程中，由于天气情况等自然原因的影响，工期必然也因此延误，而上诉人对此并无过错，故根据双方合同的约定，因天气原因延误共计212.5天应予以扣除。上诉人在一审时已经向法院提供了晴雨表，晴雨表明确记载了自2014年至2019年的天气情况，其中因天气原因导致延误的时间共计212.5天，而根据《商品房购销合同》中第九条约定，上诉人对因气候原因导致的延误可以免责。曾永发未作二审答辩。曾永发向一审法院起诉请求：1.判决陆良金泰房地产开发有限责任公司向曾永发支付逾期交房违约金27,446.58元（计算方式为：304,962.00元×0.01%×900天=27,446.58元）；2.判决陆良金泰房地产开发有限责任公司向曾永发支付因该次起诉产生的实际差旅费；3.判决陆良金泰房地产开发有限责任公司向陆良金泰房地产开发有限责任公司提交商品质量保证书和商品房使用说明书；4.判决本案诉讼费由陆良金泰房地产开发有限责任公司承担。一审法院认定事实：2017年1月10日，曾永发与陆良金泰房地产开发有限责任公司签订《商品房购销合同》，合同约定：曾永发首付62,962.00元，贷款242,000.00元向陆良金泰房地产开发有限责任公司购买金泰·南辰1號3幢第26层2602号房屋。曾永发履行了合同约定的付款义务。合同约定陆良金泰房地产开发有限责任公司应于2017年12月31日前将符合合同约定的房屋交付曾永发使用，如陆良金泰房地产开发有限责任公司未按约定时间交房，则应在交房时间届满后的次日起至实际交房之日止60天内，按每天10.00元向曾永发支付违约金，合同继续履行。逾期60天后，按曾永发已付款的0.01%乘以逾期天数向曾永发支付违约金，合同继续履行。该合同于2017年1月11日在昭阳区房产交易评估管理所进行了备案登记，曾永发已于2020年6月19日接房。一审法院认为，依法成立的合同，自成立时生效。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，双方于2017年1月10日签订的《商品房购销合同》系双方当事人真实意思表示，且不违反法律及行政法规的禁止性规定，该合同客观真实，合法有效，双方均应自觉履行。本案中曾永发依合同约定主张逾期交房产生的违约损失，陆良金泰房地产开发有限责任公司抗辩称其未按时交房系修建承包方及天气原因，陆良金泰房地产开发有限责任公司与承包方的纠纷并不是免责的法定理由，天气原因虽属不可抗力，但陆良金泰房地产开发有限责任公司提交的证据不足以证实在双方合同履行期间有多少天属于恶劣天气导致不能施工。2020年××即使属于不可抗拒的因素，但与陆良金泰房地产开发有限责任公司向法院提交的《建设工程施工合同》中竣工日期为2016年10月31日，竣工时间与××发生时间已超三年有余，故对其抗辩理由不予支持。按合同约定，曾永发交付购房款后，陆良金泰房地产开发有限责任公司应于2017年12月31日前将建设单位组织验收合格，并符合合同约定的商品房交付给曾永发，陆良金泰房地产开发有限责任公司于2020年6月19日将金泰·南辰1號3幢第26层2602号房屋交付给曾永发，其应当按照合同第九条约定承担逾期交房违约责任，即交房时间届满后的次日起至实际交房之日止60天内，陆良金泰房地产开发有限责任公司方按每天10.00元向乙方支付违约金，合同继续履行；逾期60天后，陆良金泰房地产开发有限责任公司按曾永发已付款的0.01%乘以逾期天数向曾永发支付违约金，合同继续履行，故曾永发依照合同约定要求陆良金泰房地产开发有限责任公司以已付款的0.01%乘以逾期天数主张逾期交房的违约金，予以部分支持。金泰·南辰1號3幢第26层2602号房屋以已付房款304962.00元为基数，结合实际逾期天数，以每日万分之一的标准支付，确定陆良金泰房地产开发有限责任公司应向曾永发支付金泰·南辰1號3幢第26层2602号房屋截止至2020年6月19日的违约金为600.00元＋304962.00元×0.01%×840天＝26216.81元。关于曾永发要求陆良金泰房地产开发有限责任公司提交商品房质量保证书和商品房使用说明书的主张，庭审中陆良金泰房地产开发有限责任公司称房屋未经验收，且商品房质量保证书和商品房使用说明书应是陆良金泰房地产开发有限责任公司在相关部门的验收后出具，曾永发也未提交证据证实房屋已经验收，故对此诉讼请求不予支持。关于曾永发要求陆良金泰房地产开发有限责任公司支付因该次起诉产生的实际差旅费的主张，因曾永发未向法院提交证据证实其主张，不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第七十六条、参照国务院《诉讼费交纳办法》第二十九条第（一）款之规定，判决：一、由陆良金泰房地产开发有限责任公司自判决生效之日起三十日内，向曾永发支付金泰·南辰1號3幢第26层2602号房屋逾期交房违约金人民币26216.81元；二、驳回曾永发的其他诉讼请求。案件受理费486.00元，减半收取243.00元，由陆良金泰房地产开发有限责任公司承担。二审中，双方当事人均没有提交新证据。陆良金泰房地产开发有限责任公司除对原审判决未对施工方负责人董正海暴力阻工及天气原因导致迟延交房的天数予以扣除有异议外，对其余事实无异议。对当事人无异议的事实，本院予以确认。本院确认的本案法律事实与原审法院认定的一致。归纳诉辩双方主张，本案的争议焦点是：陆良金泰房地产开发有限责任公司主张因施工方阻工及天气原因导致工期延误属于不可抗力，应当免除此期间违约责任的上诉理由是否成立。针对争议焦点，本院评判如下：本案中，曾永发与陆良金泰房地产开发有限责任公司签订的《商品房购销合同》合法有效，双方当事人均应当按照合同约定全面履行自己的义务。在《商品房购销合同》第九条第二项载明“如因政府原因或政策条件发生重大变更或恶劣气候、不可抗力等因素造成甲方不能按时交房，甲方应在约定交房日之前，以公告形式告知乙方交房时间顺延，甲方不承担逾期交房的违约责任。”陆良金泰房地产开发有限责任公司主张施工方负责人董正海暴力阻工及天气原因造成的停工，应免除其违约责任，在计算违约金时应予以扣除停工期间。依照法律规定，不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。对于陆良金泰房地产开发有限责任公司上诉所称的暴力阻工。本院认为，首先，陆良金泰房地产开发有限责任公司不能向法院提交合法有效的证据来证明因施工方阻工导致停工173天的事实；其次，暴力阻工属人为事件，可通过合法途径解决，并不属于不以人的意志为转移的不可抗力。对于陆良金泰房地产开发有限责任公司上诉所称的天气原因致停工。本院认为，该晴雨表系其单方制作，不能证明因天气原因导致工期延误212.5天的事实，且无气象部门的相关证明，不能证明恶劣天气达到不能继续施工形成了不可抗力。根据合同的相对性原则，陆良金泰房地产开发有限责任公司与施工方之间的纠纷，不能成为陆良金泰房地产开发有限责任公司免除对曾永发承担违约责任的理由。此外，陆良金泰房地产开发有限责任公司提交的证据也不能证明其在约定交房日之前按照《商品房购销合同》约定，以公告形式告知了曾永发交房时间顺延。因此，陆良金泰房地产开发有限责任公司不能免除其违约责任。陆良金泰房地产开发有限责任公司的上诉理由，没有事实和法律依据，本院不予支持。综上所述，陆良金泰房地产开发有限责任公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费486.00元，由上诉人陆良金泰房地产开发有限责任公司负担。本判决为终审判决。本判决送达后即发生法律效力，如果义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。若义务人不主动履行本判决，权利人可在本判决规定的履行期限届满后的二年内向原审法院申请强制执行。审判长  王宇波审判员  杨胜洪审判员  陈贵琼二〇二〇年九月二十三日书记员  马 曌