云南省昭通市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）云06民终2704号上诉人（原审被告）：陆良金泰房地产开发有限责任公司，统一社会信用代码：915303227638673318。法定代表人陈金生，执行董事。住所地：云南省曲靖市陆良县。委托代理人姜梅，云南言广律师事务所律师（特别授权）。委托代理人肖玉梅，云南言广律师事务所实习律师（特别授权）。被上诉人（原审原告）：帅登友，男，汉族，1986年2月1日出生，云南省昭通市永善县人，住云南省昭通市永善县。被上诉人（原审原告）：冯明琴，女，汉族，1990年12月9日出生，云南省昭通市永善县人，住云南省昭通市永善县。上诉人陆良金泰房地产开发有限责任公司（以下简称“金泰公司”）因与被上诉人帅登友、冯明琴买卖合同纠纷一案，不服云南省昭通市昭阳区人民法院（2020）云0602民初1357号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年9月23日立案后，依法组成合议庭，因双方当事人在二审中均未提交新的证据，也无新的事实和理由，不开庭进行了审理。本案现已审理终结。宣判后，金泰公司不服，向本院提起上诉。上诉请求：依法撤销昭阳区人民法院（2020）云0602民初1357号民事判决书，并依法改判或发回重审；本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。事实和理由：《商品房购销合同》第九条明确约定，不可抗力及恶劣天气属于可以免责的事由，故因这两种原因导致的延迟交房时间应予以扣除。1、南辰一號房屋之所以迟延交房，是因为施工方负责人董正海暴力阻工，因阻工造成的停工时间在晴雨表上已经注明停工天数共计173天。董正海的行为涉黑涉恶，已被立案查处。虽然迟延交房是由于施工方的违约行为造成的，但对上诉人来说实为不可抗力。迟延交房的原因直接源于施工方的非法停工、暴力阻工等违约行为，而施工方的暴力行为亦不受上诉人控制，上诉人更无法预料施工方会利用黑恶行径阻碍工程进度，施工方的行为于上诉人来说无疑就是不可抗力原因，故根据相关法律规定，上诉人不应对因不可抗力原因所造成的后果承担责任。上诉人在整个工程项目开发建设过程中，一直积极配合，竭力履行拨款义务。无论是整个工程款拨付，或是因施工方停工、阻工，后政府相关部门介入协调，上诉人付款到专管账户、以房抵押都足以证明了上诉人在积极履行拨款义务，尽最大努力去促使工程尽早顺利完工。这些都再一次说明了上诉人并无过错，无需对无法预料及掌控的行为承担责任。2.在南辰一號施工过程中，由于天气情况等自然原因的影响，工期必然也因此延误，而上诉人对此并无过错，故根据双方合同的约定，因天气原因延误共计212.5天应予以扣除。上诉人在一审时已经向法院提供了晴雨表，晴雨表明确记载了自2014年至2019年的天气情况，其中因天气原因导致延误的时间共计212.5天，而根据《商品房购销合同》中第九条约定，上诉人对因气候原因导致的延误可以免责。被上诉人帅登友、冯明琴在二审诉讼中未作书面答辩。帅登友、冯明琴一审中的诉讼请求：一、判决金泰公司向帅登友、冯明琴支付逾期交房违约金14803.92元（计算方式为：212040元×0.01%×698天=14803.92元）；二、请求人民法院依法判决金泰公司向帅登友、冯明琴提交商品房质量保证书和商品房使用说明书；三、请求人民法院依法判决本案诉讼费由金泰公司承担。原审确认如下法律事实：2016年5月11日，帅登友、冯明琴与金泰公司签订《商品房购销合同》，合同约定：帅登友、冯明琴首付53040元，贷款159000元向金泰公司购买金泰·南辰1号4幢第26层2603号房屋。帅登友、冯明琴履行了合同约定的付款义务。合同约定金泰公司应于2017年12月31日前将符合合同约定的房屋交付帅登友、冯明琴使用，如金泰公司未按约定时间交房，则金泰公司应在交房时间届满后的次日起至实际交房之日止60天内，按每天10元向帅登友、冯明琴支付违约金，合同继续履行。逾期60天后，金泰公司按帅登友、冯明琴已付款的0.01%乘以逾期天数向帅登友、冯明琴支付违约金，合同继续履行。该合同于2016年5月13日在昭阳区房产交易评估管理所进行了备案登记，帅登友、冯明琴已于2019年11月8日接房。现帅登友、冯明琴起诉来院：一、请求人民法院判决金泰公司向帅登友、冯明琴支付逾期交房违约金14803.92元（计算方式为：212040元×0.01%×698天=14803.92元）；二、请求人民法院依法判决金泰公司向帅登友、冯明琴提交商品房质量保证书和商品房使用说明书；三、请求人民法院依法判决本案诉讼费由金泰公司承担。原审法院认为，依法成立的合同，自成立时生效。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，帅登友、冯明琴与金泰公司双方于2016年5月11日签订的《商品房购销合同》系双方当事人真实意思表示，且不违反法律及行政法规的禁止性规定，该合同客观真实，合法有效，帅登友、冯明琴与金泰公司双方均应自觉履行。本案中帅登友、冯明琴依合同约定主张逾期交房产生的违约损失，金泰公司抗辩称其未按时交房系修建承包方及天气原因，金泰公司与承包方的纠纷并不是免责的法定理由，天气原因虽属不可抗力，但金泰公司提交的证据不足以证实在双方合同履行期间有多少天属于恶劣天气导致不能施工。2020年××即使属于不可抗拒的因素，但与金泰公司向本院提交的《建设工程施工合同》中竣工日期为2016年10月31日，竣工时间与××发生时间已超三年有余，故对其抗辩理由不予支持。按合同约定，帅登友、冯明琴交付购房款后，金泰公司应于2017年12月31日前将建设单位组织验收合格，并符合合同约定的商品房交付给帅登友、冯明琴，金泰公司于2019年11月8日将金泰·南辰1号4幢第26层2603号房屋交付给帅登友、冯明琴，帅登友、冯明琴已接房，金泰公司应当按照合同第九条约定承担逾期交房违约责任，即交房时间届满后的次日起至实际交房之日止60天内，金泰公司方按每天10元向乙方支付违约金，合同继续履行；逾期60天后，金泰公司按帅登友、冯明琴已付款的0.01%乘以逾期天数向帅登友、冯明琴支付违约金，合同继续履行，故帅登友、冯明琴依照合同约定要求金泰公司以已付款的0.01%乘以逾期天数主张逾期交房的违约金，本院予以部分支持。金泰·南辰1号4幢第26层2603号房屋以已付房款212040元为基数，结合实际逾期天数，以每日万分之一的标准支付，本院确定金泰公司应向帅登友、冯明琴支付金泰·南辰1号4幢第26层2603号房屋截止至2019年11月8日的违约金为60天×10元＋212040元×0.01%×617天＝13682.87元。关于帅登友、冯明琴要求金泰公司提交商品房质量保证书和商品房使用说明书的主张，庭审中金泰公司称房屋未经验收，且商品房质量保证书和商品房使用说明书应是金泰公司在相关部门的验收后出具，帅登友、冯明琴也未提交证据证实房屋已经验收，故对此诉讼请求本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款：“依法成立的合同，自成立时生效”、第六十条第一款：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”、第一百零七条：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”、第一百一十四条第一款：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法”、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款：“对房屋的转移占有，视为房屋的交付使用，但当事人另有约定的除外”、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款：“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据”、最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果”、第七十六条：“当事人对自己的主张，只有本人陈述而不能提出其他相关证据的，其主张不予支持。但对方当事人认可的除外”、参照国务院《诉讼费交纳办法》第二十九条第（一）款“诉讼费由败诉方负担，胜诉方自愿承担的除外”之规定，判决如下：由金泰公司自本判决生效之日起三十日内，向帅登友、冯明琴支付金泰·南辰1号4幢第26层2603号房屋逾期交房违约金人民币13682.87元；驳回帅登友、冯明琴的其他诉讼请求。案件受理费170元，减半收取85元，由金泰公司承担。二审中，双方当事人均没有提交新证据。金泰公司除对原审判决未对施工方负责人董正海暴力阻工及天气原因导致迟延交房的天数予以扣除有异议外，对其余事实无异议。对当事人无异议的事实，本院予以确认。本院确认的本案法律事实与原审法院认定的一致。归纳诉辩双方主张，本案的争议焦点是：金泰公司主张因施工方阻工及天气原因导致工期延误属于不可抗力，应当免除此期间违约责任的上诉理由是否成立。针对争议焦点，本院评判如下：本案中，帅登友、冯明琴与金泰公司签订的《商品房购销合同》合法有效，双方当事人均应当按照合同约定全面履行自己的义务。在《商品房购销合同》第九条第二项中载明“如因政府原因或政策条件发生重大变更或恶劣气候、不可抗力等因素造成甲方不能按时交房，甲方应在约定交房日之前，以公告形式告知乙方交房时间顺延，甲方不承担逾期交房的违约责任。”金泰公司主张施工方负责人董正海暴力阻工及天气原因造成的停工，应免除其违约责任，在计算违约金时应予以扣除停工期间。依照法律规定，不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。对于金泰公司上诉所称的暴力阻工。本院认为，首先，金泰公司不能向法院提交合法有效的证据来证明因施工方阻工导致停工173天的事实；其次，暴力阻工属人为事件，可通过合法途径解决，并不属于不以人的意志为转移的不可抗力。对于金泰公司上诉所称的天气原因致停工。本院认为，晴雨表系其单方制作，不能证明因天气原因导致工期延误212.5天的事实，且无气象部门的相关证明，不能证明恶劣天气达到不能继续施工形成了不可抗力。根据合同的相对性原则，金泰公司与施工方之间的纠纷，不能成为金泰公司免除对帅登友、冯明琴承担违约责任的理由。此外，金泰公司提交的证据也不能证明其在约定交房日之前按照《商品房购销合同》约定，以公告形式告知了帅登友、冯明琴交房时间顺延。因此，金泰公司不能免除其违约责任。金泰公司的上诉理由，没有事实和法律依据，本院不予支持。综上所述，金泰公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费640元，由陆良金泰房地产开发有限责任公司负担。本判决为终审判决。本判决送达后即发生法律效力，如果义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。若义务人不主动履行本判决，权利人可在本判决规定的履行期限届满后的二年内向原审法院申请强制执行。审判长  杨稳香审判员  王正云审判员  肖荣蓉二〇二〇年九月二十八日法官助理蔡国灯书记员霍晨宇