广东省深圳市宝安区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0306民初29421号原告（反诉被告）深圳市锐步科技有限公司（以下统一称原告），住所地深圳市宝安区福永桥头金港科技园****，统一社会信用代码914403007917264562。法定代表人张斌。委托代理人姜明坤，广东鼎文律师事务所律师。被告（反诉原告）宝德照明集团有限公司（以下统一称被告），住所地江苏省高邮市送桥镇，统一社会信用代码91321084724440757A。法定代表人张宝生。委托代理人王宇，北京市盈科（扬州）律师事务所律师。委托代理人吴林俊，北京市盈科（扬州）律师事务所实习律师。原告深圳市锐步科技有限公司与被告宝德照明集团有限公司买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告深圳市锐步科技有限公司的法定代表人张斌及其委托代理人姜明坤，被告宝德照明集团有限公司的委托代理人王宇、吴林俊到庭参加诉讼,本案现已审理终结。原告深圳市锐步科技有限公司诉讼请求：判令1、确认原告与被告之间《采购合同》已经于2019年7月24日解除；2、被告向原告返还已支付的合同价款2,274,000元；3、被告支付原告违约金530,600元；以上共计2,804,600元；4、本案的诉讼费用由被告承担。被告宝德照明集团有限公司反诉请求：判令1、确认采购合同解除;2、原告赔偿经济损失4,857,134元;3、本案反诉费用由原告承担。本案相关情况一、何时签订合同以及合同约定的内容：2017年6月7日，原、被告签订《采购合同》一份，约定由被告为原告提供15M机场升降式高杆灯56套及25M机场升降式高杆灯2套，包括产品施工安装所有费用，标的总金额为7,580,000元；……生产前需送样品至原告项目部，待业主确认合格后由项目部书面通知进行生产；材料交货时被告必须同时提供产品合格证、产品质量检验报告、质量证明书等相关证明件原件，交原告验收；交货地点为阿拉善梦想航空文化主题公园项目飞行区施工现场指定地点；……项目负责人徐长清，电话139××******；……违约责任，被告如延期交货或交货数量不符合合同规定，被告应向原告支付合同货款总价7%的违约金，并承担由此造成的直接经济损失；从交货期起，被告延迟交货达5天的，原告有权解除合同，原告解除合同的，被告应向原告支付合同约定货款总价7%的违约金，违约金不足以弥补原告损失的，被告应另行补足；被告交付的产品不符合合同约定或需方要求的，视为未交付，按延迟交付的约定承担违约责任……附件承诺书中，原告承诺合同签订5个工作日内原告支付合同总金额的30%给到被告作为预付款；货到施工现场后，原、被告双方及业主或监理共同对产品的质量、规格型号和数量进行验收，共同确认签字后30个工作日内原告支付合同总金额的15%给到被告；在安装完毕总包方验收合格后，根据原告收款后30个工作日内，原告支付合同总金额的25%给到被告；在阿拉善梦想航空文化主题公园飞行区站坪总体工程验收合格后30个工作日内，原告支付合同总金额的25%给到被告；质保期满工程竣工结算后，根据原告收取工程款的进度，原告支付合同总金额的5%给到被告……。二、合同的履行情况及价款的支付情况：原告于2017年6月9日，分八笔累计向被告支付了合同总金额的30%即2,274,000元作为预付款，被告确认收取上述款项。原告主张上述合同签订后，由于总包方施工进度缓慢，原告未催促被告履行合同，但根据约定被告应当主动联系原告，并根据合同约定发送样品至原告项目部，至合同解除时被告均未履行该义务；至2019年6月27日由于总包方催促原告履行合同，原告立即向被告发送《发货通知书》，并给予10日发货期限，被告未按期交货，且在两年时间内均为履行合同，系被告违约导致原告解除涉案合同。为此，原告提交了《发货通知书》、《解除合同通知书》及快递单等予以证明。被告对上述证据的真实性未予以否认，但对证明目的不予认可。被告主张在合同签订后，被告积极按照合同约定采购原材料，且同时根据合同要求采购了相应涉案标的物所需生产的原材料；根据合同约定，需要原告先对样品进行确认后方可进行生产，而至2019年6月27日，原告向被告要求发货，从发货时间看，要求被告10日内履行全部的发货义务，显然不符合必要准备时间，属于不合理履行；但被告收到通知后也立即运送样品到项目部，却发现项目并未施工，联系收货人要求与业主负责人对接，对方不予告知；被告认为，原告未履行验收义务的情况下，直接发送《发货通知书》有违合同约定，其该行为是为了达到解除合同目的，故属于原告根本违约。为此，被告提交了机票及行程单、实物照片、录音资料、工业品买卖合同及履行合同已支付凭证、评估报告、情况说明及样品照片等予以证明。原告对被告的主张不予认可；对上述证据的真实性、合法性及关联性均不予认可。经查，原告提交的《发货通知书》落款时间在2019年6月27日，寄出时间在2019年6月28日，收到时间为2019年6月30日；载明内容显示，原告主张因双方未约定履行期限，根据合同法相关规定，原告可随时要求被告履行合同，故原告限被告在接函后10日内履行发货义务，并按合同约定交付全部货物……。《解除合同通知书》落款时间在2019年7月19日，寄出时间在2019年7月23日，收到时间为2019年7月24日；载明内容显示，原告主张被告并未在约定的10个工作日内发货也未与原告沟通并取得延迟发货的许可，被告延迟发货行为已经构成严重违约，原告将双方签订的《采购合同》予以解除，自被告收到该通知之日起，双方之间的合同关系终止……。被告提交的机票、行程单显示，《采购合同》所约定的联系人徐长清曾在2019年7月11日搭乘飞机前往阿拉善。实物照片、样品照片及录音材料，被告未能当庭出示原始载体，庭后向本院予以出示。工业品买卖合同及支付凭证显示，被告与多家案外人签订合同，购买材料、原材料并支付费用。评估报告系由被告单方委托高邮市灯具协会进行的行业评估，评估结论为预计投入成本为5,058,295.20元，实际投入成本为2,005,019元，预期营业收入为7,580,000元，预期利润为2,521,704.80元。三、关于是否应当解除《采购合同》：对于被告主张解除涉案《采购合同》，予以支持。现原、被告均主张解除涉案《采购合同》，但解除原因均系对方违约。根据查明事实显示，《采购合同》约定生产前需送样品至原告项目部，待业主确认合格后由项目部书面通知进行生产。原告在庭审中主张曾向被告催要交付样品，但无法就此提供证据予以证明，被告对此不予认可。本院认为，涉案合同涉及的货物数量较大，且双方约定了先确认样品后再通知生产，原告未能举证证明其向被告主张交付样品进行确认后，直接要求被告送货与常理不符，亦不符合合同约定。现被告提供了基础证据能够证明其在收到原告《发货通知书》后十个工作日内前往项目所在地，提交样品并待验收的事实，原告对此亦未进行交接，故对于原告依据《采购合同》的约定，以被告迟延交货解除双方合同，并无充分的事实和法律依据，本院不予支持。鉴于在以上情况下，原告已其行为明确表示不再履行涉案合同的主要债务，被告现反诉主张解除《采购合同》，有事实和法律依据，本院予以支持，解除时间即为原告收到被告反诉状之日即2020年5月28日。四、原告是否应当向被告支付违约金：原告应当向被告支付违约金758,000元。根据查明事实，涉案《采购合同》的解除系因原告的违约行为导致，但《采购合同》未明确约定了违约金的支付标准，现被告提交的工业品买卖合同及支付凭证，系被告与案外人签订的，无法证明与涉案合同存在关联性；评估报告系被告单方委托，原告对上述证据均不予认可，故对于上述证据本院不予采信。但鉴于原告的违约行为确给被告造成一定经济损失，被告在签订合同后至2019年6月30日收到《发货通知书》前，长达两年多的时间亦未与原告沟通协调推进涉案合同的履行，其在购买材料及原材料的过程中可尽量避免成本的支出，综合以上因素，本院依法酌情认定原告应当向被告支付违约金758,000元，对于被告主张超出部分本院不予支持。另，关于原告主张被告支付违约金，无事实和法律依据，本院不予支持。五、被告是否应当向原告退还款项：被告应当向原告退还预付款2,274,000元。根据以上查明及认定情况，涉案《采购合同》于2020年5月28日解除，被告主张原告支付违约金，本院已予以支持，根据《中华人民共和国合同法》第九十七条之规定，被告应当向原告退还预付款2,274,000元，原告的该项主张有事实和法律依据，本院予以支持。判决结果依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、确认原告深圳市锐步科技有限公司与被告宝德照明集团有限公司于2017年6月7日签订的《采购合同》于2020年5月28日解除；二、原告深圳市锐步科技有限公司应于本判决生效之日起十日内支付被告宝德照明集团有限公司违约金758,000元；三、被告宝德照明集团有限公司应于本判决生效之日起十日内返还原告深圳市锐步科技有限公司预付款2,274,000元；四、驳回原告深圳市锐步科技有限公司的其他诉讼请求；五、驳回被告宝德照明集团有限公司的其他反诉请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案本诉受理费29,236元，保全费5,000元，由原告深圳市锐步科技有限公司承担521元，由被告宝德照明集团有限公司承担33,715元；反诉受理费22,829元，由原告深圳市锐步科技有限公司承担3,563元，由被告宝德照明集团有限公司承担19,266元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于深圳市中级人民法院。审 判 长 刘    哲人民陪审员 任  晓  阳人民陪审员 周  美  好二〇二〇年九月七日书 记 员 成明丽（兼）书 记 员 刘  雨  欣附本案相关法律条文如下：1、《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。2、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。