贵州省赫章县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）黔0527民初3008号 原告：贵州淇铃交通建筑工程有限公司，住所：贵州省毕节市七星关区清毕路，统一社会信用代码：91520500795280404E。 法定代表人：黄淞钰，总经理。 委托诉讼代理人：王建斌，贵州威迪（赫章）律师事务所律师。 被告：赫章县房产事业局，住所：赫章县城关镇南门中路，统一社会信用代码：125224287897646134。 法定代表人：何煜达，局长。 委托诉讼代理人（特别授权）：宁雪进。 原告贵州淇铃交通建筑工程有限公司（以下简称“贵州淇铃公司”）诉被告赫章县房产事业局（以下简称“赫章房产局”）追偿权纠纷一案，本院于2020年7月1日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告贵州淇铃公司法定代表人黄淞钰及其委托诉讼代理人王建斌，被告赫章房产局委托诉讼代理人宁雪进到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告贵州淇铃公司向本院提出诉讼请求：1.请求判决被告支付原告人民币223,999.75元，并以223,999.75元为基数按年利率6%自2020年6月4日起支付资金占用利息至实际偿还之日止；2.被告承担本案诉讼费用。事实和理由：为修建赫章县2010年廉租住房建设项目400套标段（七里店小区1＃、2＃楼），赫章房产局与贵州淇铃公司于2011年1月13日签订《建设工程施工合同》，约定由贵州淇铃公司承建该项目的土建、建筑电气安装、室内给排水、消防及自动喷淋系统等工程；赫章房产局向贵州淇铃公司提供施工场地的工程地质和地下管线资料，并对资料的真实性和准确性负责；赫章房产局协调处理施工场地周围地下管线邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)古树木的保护工作，并承担有关费用；赫章房产局负责办理土地征用手续、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，开工后继续负责解决以上事宜遗留问题，开工日期定于2011年1月15日。项目正式开工前，由于现场需要开挖土石方以达到场地平整的需要，赫章房产局另行安排贵州淇铃公司在《建设工程施工合同》承包的建设工程范围之外开挖土石方，但未向贵州淇铃公司提交相关地质及设计资料，而是约定由赫章房产局指定的总监代表现场指示进行作业。在开挖土石方施工期间，贵州淇铃公司发现现场地质情况复杂，继续施工必须采取相应工程措施，以确保边坡稳定及邻近民房安全。为此，贵州淇铃公司只好停工，并以工程联系单或者报告的方式向赫章房产局报告了现场险情，多次要求赫章房产局作出相应处理，但赫章房产局未作出处理。由于该地地质不适宜继续进行该工程，赫章县人民政府于2012年1月7日召开县长办公会，决定将工程改迁于妈姑实施，并要求县住建局处理好原工程遗留问题。赫章房产局先后与周边多家房屋受损户达成赔偿协议或已进行了赔偿。据不完全统计，与陈**强同样情况的饶之贵、饶天义、王继稳、陈**正等户已由被告进行了相应赔偿或与赫章房产局达成了赔偿协议。赫章房产局与贵州淇铃公司根据县政府办公会议要求于2014年4月21日签订《协议书》，协议约定：赫章房产局赔偿贵州淇铃公司所有损失3,673,756.00元，赔偿款清偿后，同年9月30日前贵州淇铃公司完成清场工作，双方之间不再有任何权利义务。但上述赔偿款中并未包括可能产生的案外人的损失赔偿。该协议签订后，双方已经履行完毕。2014年9月4日，贵州淇铃公司向赫章房产局作出《报告》，双方商定：贵州淇铃公司撤场，将现场移交赫章房产局管理，即日起该工程一切事务与贵州淇铃公司无关。事隔多年后，当地民房受损户饶之福、刘克美提起诉讼，认为贵州淇铃公司与赫章房产局对民房损害应当承担连带责任。经一、二审判决，贵州淇铃公司与赫章房产局连带赔偿饶之福、刘克美198,974.95元，并承担诉讼费用。2020年6月3日，赫章县人民法院将赔偿费、诉讼费、执行费共计216,999.75元从贵州淇铃公司账户划走进行了相应支付。该款未包含二审判令贵州淇铃公司承担的且已交纳的二审案件受理费7,000.00元。贵州淇铃公司认为，饶之福、刘克美房屋受损的责任在赫章房产局，向饶之福、刘克美支付的赔偿费用以及诉讼费、执行费等均应由赫章房产局承担，贵州淇铃公司代其为饶之福、刘克美支付赔偿费用后，有权向赫章房产局进行追偿。为此，贵州淇铃公司提起诉讼，请求依法判决支持其诉讼请求。 被告赫章房产局辩称，请求法院审查原告提供的证据后依法判决。 本院经审理认定事实如下： 为修建赫章县2010年廉租住房建设项目400套标段（七里店小区1＃、2＃楼），2011年1月13日赫章房产局与贵州淇铃公司签订了《建设工程施工合同》，约定由贵州淇铃公司承建该项目的土建、建筑电气安装、室内给排水、消防及自动喷淋系统等工程。该工程开工前，需要开挖土石方以达到场地平整，赫章房产局另行安排贵州淇铃公司在《建设工程施工合同》承包的建设工程范围之外开挖土石方。在此期间，贵州淇铃公司发现现场地质情况复杂，继续施工易造成邻近民房受损，自2011年5月10日起，贵州淇铃公司先后十余次向监理单位、赫章房产局发出《工程联系单》和《报告》，报告了现场出现的险情，要求赫章房产局及时协调处理并采取相关措施，否则造成周边住户损失，赫章房产局将承担赔偿责任，但赫章房产局并未采取相关措施。2012年1月7日赫章县人民政府召开县长办公会，决定将该项目改迁至赫章县妈姑砂石实施。2014年4月22日赫章房产局与贵州淇铃公司就赫章县白果镇七里店廉租房的有关损失签订了《协议书》，约定由赫章房产局赔偿贵州淇铃公司损失3,683,756.00元,同年9月30日前贵州淇铃公司完成清场工作，双方之间不再有任何权利义务。 2018年8月28日，饶之福、刘克美以赫章房产局、贵州淇铃公司的建设行为导致其房屋受损为由诉至本院，本院作出（2018）黔0527民初2603号民事判决，由赫章房产局、贵州淇铃公司连带赔偿饶之福、刘克美房屋损失198,974.75元，并承担案件受理费、鉴定费12,140.00元。赫章房产局、贵州淇铃公司不服该判决提起上诉，毕节市中级人民法院于2020年1月17日作出（2019）黔05民终6244号民事判决，驳回上诉，维持原判，二审案件受理费14,000.00元，由赫章房产局负担7,000.00元，由贵州淇铃公司负担7,000.00元。2020年6月3日，赫章县人民法院扣划贵州淇铃公司在中国农业银行账户内的存款216,499.75元。贵州淇铃公司以赫章县人民法院扣划的上述款项及其在二审中负担的案件受理费应由赫章房产局承担为由诉至本院，请求判决支持其诉讼请求。 上述事实，有原告的陈述、被告的辩称，原告提交的（2019）黔05民终6244号民事判决书、（2020）黔0527执605号执行裁定书、中国农业银行业务凭证、《建设工程施工合同》《工程联系单》《报告》、赫章县人民政府赫府字[2012]2号县长办公会议纪要、《协议书》等证据在卷为凭。 本院认为，本案争议焦点：原、被告被认定共同侵权，对外承担连带责任，原告履行了赔偿义务后，原、被告内部责任如何承担的问题。原告承建被告廉租房项目，在施工过程中，与案外人饶之福、刘克美发生纠纷，经两级法院审理后认定原、被告系共同侵权，对外承担连带责任。《中华人民共和国侵权责任法》第十四条规定：“连带责任人根据各自责任大小确定相应的赔偿数额;难以确定责任大小的，平均承担赔偿责任。支付超出自己赔偿数额的连带责任人，有权向其他连带责任人追偿。”原告向被告追偿的前提是确认双方责任的大小。原告在开挖边坡过程中，自2011年5月10日起，先后十余次向监理单位、建设单位（被告）发出《工程联系单》、《报告》，报告了现场出现的险情，要求被告及时协调处理并采取相关措施，但被告并未采取相关措施，而让原告继续施工。被告未提交证据证明原告未按其设计方案和施工方案施工而存在过错，因此上述施工所造成的损失，应由被告承担赔偿责任。原告履行赔偿责任后，有权向被告追偿。故原告要求向被告追偿赔偿费、诉讼费、执行费共计216,499.75元的请求，本院予以支持。饶之福、刘克美案经一审判决后，原告不服提起上诉，但毕节市中级人民法院维持原判，由此负担的二审案件受理费7000.00元应由原告自行承担。本案系追偿权纠纷，原告主张的资金占用费于法无据，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国侵权责任法》第十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条及《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、由被告赫章县房产事业局于本判决生效之日起十日内支付原告贵州淇铃交通建筑工程有限公司赔偿款216,499.75元； 二、驳回原告贵州淇铃交通建筑工程有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费4,660.00元，减半收取计2,330.00元，由被告赫章县房产事业局负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省毕节市中级人民法院。 一方拒绝履行的，对方当事人可在本判决规定履行期间的最后一日起二年内向本院或者被执行的财产所在地基层人民法院申请执行。 审判员  顾成奇 二〇二〇年九月二十八日 法官助理李才荣 书记员李才荣