新疆维吾尔自治区博乐市人民法院民 事 判 决 书 （2020）新2701民初9号  原告：新疆时代博艺建设工程有限公司，住所地乌鲁木齐市新市区苏州东路**百商太阳城小区****。法定代表人：陈思博，经理。委托诉讼代理人：潘建军，新疆星河律师事务所律师。被告：杨胜春，男，1977年4月4日出生，汉族，无固定职业，住博乐市。委托诉讼代理人：王志，新疆爱博律师事务所律师。原告新疆时代博艺建设工程有限公司（以下简称时代博艺公司）与被告杨胜春装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年1月3日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行审理，原告时代博艺公司的委托诉讼代理人潘建军，被告杨胜春的委托诉讼代理人王志到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告时代博艺公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告给付原告拖欠工程款217000元；2、判令被告支付欠款利息26040元；3、本案诉讼费由被告负担。事实和理由：原被告于2017年4月签订了博乐市北京路现代中心城6-8层现代如意酒店装修工程施工合同一份，双方约定合同工程总价为379万元。合同签订后原告依约完成了该装修工程，该工程于2017年8月份经双方验收竣工，被告陆续付款3573000元。现被告累计拖欠原告工程款217000元未付。为维护原告的合法权益，特向人民法院提起诉讼。被告杨胜春未提交书面答辩称，其口头答辩称，1、双方签订合同属实，但原告在装修过程中工程质量出现问题，所有房间的不锈钢毛巾架出现了生锈的情况，被告认为原告方未按照合同约定进行装修；2、家具不配套，有9个房间的桌子和背景墙不配套，桌子无法正常放置进去，原告曾经答应进行维修，但这些问题均没有解决；3、两间房间的屋顶漏水，三个门套包边出现了爆裂，是因为水泥没有干的情况下就进行了安装，所有的门套没有按合同施工，上述问题尤其是不锈钢毛巾架的问题是在后期使用中出现的问题，家具不配套的问题从验收到现在一直没有解决，所以现在我方提出鉴定申请，我方怀疑原告方偷工减料，用低价物品换取高价的毛巾架，毛巾架的更换需要6-7万元，庭后我方提交书面申请；4、关于利息我方不予支付，原告的施工存在质量问题，而且没有按照合同约定履行维修义务，原告为违约方，作为承揽合同的承揽应该提供合格的承揽物，也就是按照合同保质保量完成，所以原告要求我方承担利息没有事实和依据。经审理查明，2017年4月9日，被告杨胜春作为发包人（甲方）与原告时代博艺公司作为承包人（乙方）签订一份《建筑装饰工程施工合同》，合同约定：工程名称：博乐市北京路现代中心城6-8层酒店装修工程；承包范围：室内装修、地砖、、地砖关、插座、五金、家具、地毯、、地毯承包方式：包工包料；工期：本工程自2017年4月1日开工，于2017年7月1日竣工；工程质量：符合验收质量；合同价款（人民币大写）：叁佰柒拾玖万元整（3790000元）。甲方指派杨胜春为驻工地代表；乙方指派孔天祥为驻工地代表。工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接收验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续。本合同生效后，甲方分四次支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。2017年4月7日第一次付款95万元；2017年4月8日至2017年5月10日第二次支付工程款100万元；2017年5月11日至2017年6月10日第三次支付工程款100万元；2017年6月11日至2017年7月10日第四次支付工程款75万元；剩余90000元为质保金，质保期为（2017年7月1日至2018年7月1日）一年，质保期到期无任何工程质量问题，甲方全额付清质保金。工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料5天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意，并在7天内，结清尾款。合同签订后，原告积极履行了装修义务，截止到2017年11月17日被告陆续向原告支付装修款3280000元。2018年1月18日，原告向被告杨胜春发出尾款通知单，内容：由新疆时代博艺建设工程有限公司承接装修的博乐市现代中心城现代如意大酒店（6-8楼客房），合同总价款379万元整（叁佰柒拾玖万元整），截止2018年1月8日，已付328万元，还剩余工程款尾款51万元（伍拾壹万元整）。被告杨胜春在该尾款通知单签名确认，同时在该通知单下方书写，注：目前存在的装修质量问题及设备问题，抓紧时间维修。催款通知单发出后，被告又向原告支付了293000元，尚欠217000元未付。另查明，2018年6月17日，被告杨胜春在原告时代博艺公司出具的维修证明上签名确认。该维修证明内容：有新疆时代博艺建设工程有限公司装修的博乐市现代中心城如意大酒店6-8楼室内装修项目，此次对6-8楼所有室内的插卡取电、换气扇、洗脸池龙头、柜子开缝、门锁、顶面裂缝、壁纸开裂等维修，于2018年6月10日维修完毕，本次维修为质保期内最后一次维修，如后期再出现任何问题由甲方自行处理。甲方负责人签字为证。甲方负责人杨胜春签名。2020年4月30日，被告杨胜春向本院提出申请，要求一、鉴定以下事项：1、所有不锈钢毛巾架是否为不锈钢材质；2、家具制作是否配套；3、防水工程质量是否合格；4、所有门套是否按规范施工；5、电线短路原因；6、水管质量是否合格。二、若鉴定质量不合格，对不合格部分的价款予以评估鉴定；三、维修费用予以评估鉴定。对鉴定机构的选定，双方当事人均要求法院指定。为此，本院委托了新疆建力工程项目管理有限公司进行鉴定，该鉴定机构于2020年6月10日作出建［2020］基鉴字第9号鉴定报告意见书，鉴定结论为不锈钢毛巾架更换费用16710.2元；写字台更换10900元；卫生间漏水维修4951.58元；木门套内边条维修费用3815.43元；以上合计36377.21元。鉴定费10000元。上述事实，由原告提供《建筑装饰工程施工合同》、尾款通知单、维修证明及被告提供的与甲方代表孔庆祥的微信聊天记录、照片，建［2020］基鉴字第9号鉴定报告意见书以及原、被告的陈述在案佐证。本院认为，本案系装饰装修合同纠纷，双方约定由原告对被告的酒店进行装修，装修价款为3790000元。装饰装修工程生活费用使用装饰装修材料，对建筑物外表或内部进行装饰处理的工程建筑活动，为使建筑物内外空间达到一定的环境质量要求。该合同系双方当事人真实意思表示，未违反法律规定，属有效合同。根据合同的约定及履行情况，双方当事人对装修的总价款3790000元及已付装修款3573000元均无异议。据此，本案原告时代博艺公司已完工程虽然存在一定质量问题，但经鉴定系可以修复使用的，杨胜春在工程未经修复且未验收的情形下，拒绝支付剩余工程款的主张不能成立。对于修复的费用经新疆建力工程项目管理有限公司作出建［2020］基鉴字第9号鉴定报告意见书对不合格部分及维修费用进行评估确定为36377.21元，应从原告主张的装修款217000元中予以扣除，剩余装修款180622.79元，被告应支付原告。关于原告要求被告支付欠款利息26040元的主张是否成立。本案涉案工程系内装饰工程，而此类工程主要的目的在于“装饰”，因此，工程的质量可能会存在多种问题，从而影响发包方的使用及建筑物的美观以及结合鉴定部门的鉴定，综合以上内容，原告时代博艺公司所施工工程存在质量问题，因此，时代博艺公司构成违约，应当承担相应违约责任。被告杨胜春欠付时代博艺公司已完工工程款的事实存在，其未能及时足额支付工程款的行为违反了合同约定，亦应当承担相应的违约责任。本案纠纷的发生并非任一单方之行为所引发，根据《中华人民共和国合同法》及相关司法解释的规定，无论是时代博艺公司还是杨胜春各自均应当承担相应的违约责任，但考虑双方之间的合同已履行完毕，工程已完工并交付使用，对双方各自承担的违约责任可以相互抵销的结果更显客观公正。故对原告要求被告支付利息之请求，本院不予支持。关于鉴定费10000元如何承担问题。本案中，由于双方当事人对工程是否存在质量问题，如存在质量问题对维修费的数额存在争议，为查明案情成必须进行工程质量、评估鉴定，因此原被告双方均是引起鉴定费发生原因的当事人，且难以确定原因力的大小，故对鉴定费10000元应当由双方平均分担，被告杨胜春已经支付了鉴定费10000元，应当由原告时代博艺公司支付杨胜春5000元。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条之规定，判决如下：一、被告杨胜春向原告新疆时代博艺建设工程有限公司支付装饰装修款180622.79元；二、原告新疆时代博艺建设工程有限公司向被告杨胜春支付鉴定费5000元；一、二项相互折抵，由被告杨胜春于判决生效后十日内支付原告新疆时代博艺建设工程有限公司装饰装修款175622.79元。三、驳回原告新疆时代博艺建设工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2473元，由原告新疆时代博艺建设工程有限公司负担567元；被告杨胜春负担1906元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院。 审  判  员   陈 月二 〇 二 〇 年 九 月 二 十 四 日书  记  员   赵雯元