新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院民 事 判 决 书（2020）新0104民初3143号 原告：乌鲁木齐鑫佳美饰装饰工程有限公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区太兴路**华运小区********。法定代表人：周云，该公司经理。委托诉讼代理人：梁鸿灏，新疆卓翰律师事务所律师。被告：姜子惠，女，1985年11月8日出生，汉族，中港建设集团第九工程局有限公司总经理助理，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。原告乌鲁木齐鑫佳美饰装饰工程有限公司（以下简称鑫佳美饰公司）与被告姜子惠装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年5月20日立案后，本院依法适用简易程序，于2020年6月28日公开开庭进行了审理。原告鑫佳美饰公司法定代表人周云及委托诉讼代理人梁鸿灏、被告姜子惠均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告鑫佳美饰公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付工程款13,000元；2.判令被告支付违约金30,000元；3.判令被告支付逾期付款利息1,935元（43,000元×6%/12个月×9个月，2019年8月25日至2020年5月24日）；4.判令被告以43,000元为基数，按照年息6%的标准向原告支付自2020年5月25日至还清全部款项之日的逾期付款利息；5.判令被告支付律师费3,000元。事实和理由：2019年5月14日，原、被告签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定原告为被告装修位于乌鲁木齐市××路房屋，合同造价68,000元。施工过程中因被告对工程项目进行变更导致工程延期。2019年8月3日，被告又签订了《补充协议》，约定2019年8月23日交工，装修余款13,000元于2019年8月25日开始分期支付，任何一方不履行或者不完全履行应向对方赔偿损失，并承担违约金30,000元，发生争议如双方无法协商一致解决，违约方应当承担守约方维护其权益支出的包括但不限于差旅费、诉讼费、取证费、律师费等费用。被告至今未给原告结算，原告遂诉至法院。被告姜子惠辩称，被告不同意原告的诉讼请求。原告装修存在木工、电等质量问题，且工期严重延误，没有按时交工。装修的效果图是被告自己找人做的。合同约定装修款首期支付52%，第二次支付3万元，第三次支付与3,000元，但实际付款期限未按合同履行。双方又签订了《补充协议》，原告应当保质保量完成，但原告第三次要求付款时才完成一半。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。本院经审理认定如下事实：2019年5月14日，被告（发包人）与原告（承包人）签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定原告对被告位于乌鲁木齐市××路进行装修。工期60天，开工日期2019年5月14日，竣工日期2019年7月14日。合同价款6.8万元。发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。合同约定工程质量为优质。工程验收和保修：1.双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：（1）水、电改造做地暖、防水；（2）木工制作；（3）乳胶漆、壁纸、基膜、糯米胶。承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单。2.工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。3.本工程自验收合格双方签字之日起保修期为水电24个月。验收合格签字后，填写工程保修单。工程款的支付方式：第一次开工前三日支付35,000元，第二次工程进度过半支付30,000元，第三次双方验收合格，支付3,000元，工程进度过半指木工制作上板子。合同还约定：被告自购油烟机、煤气灶、燃淋、灯饰、窗帘。原告承包范围：换断桥铝窗户。1.全房重做地暖、水电改造；2.大厅：鞋柜、脸柜、脸盆、吊顶、大理石台面、镜子；3.主卧：立柜、电脑桌、石膏线；4.次卧：立柜、榻榻米、石膏线；5.厨房：推拉门、低柜、吊柜、集成吊顶、LED灯；6.卫生间：钛美金门、集成吊顶、浴霸。全房：地砖、马：地砖洒、开关插座、牛眼灯、灯带、罗马杆。合同签订次日，原告入场施工，被告分别于2019年5月16日、5月28日、6月18日、6月30日支付原告工程款2万元、15,000元、1万元、1万元。施工过程中，被告增加墙布和铝合金封边的内容。同年8月3日，双方又签订了《补充协议》，约定：一、双方于2019年5月14日签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，乙方为甲方装修位于北京北路五一商场八分店小区××室房屋。合同约定房屋装修全部工程于2019年7月14日前完成，甲方支付装修款68,000元。二、截止本协议签订之日，乙方已完成50%的装修；甲方已支付装修款55,000元，未支付装修余款13,000元。三、因乙方原因，装修未能按合同约定完工。目前尚需完成50%的装修，乙方承诺于2019年8月23日前保质保量全部完成。四、双方同意除未支付的装修款外，另增加墙布和铝合金封边条费用3,500元，于乙方完成贴墙布后支付。五、如乙方按本协议约定完成全部装修，装修余款13,000元于2019年8月25日支付5,000元，双方验收合格支付3,000元，9月25日支付5,000元。六、装修保质期二年，自竣工验收合格之日起算；2年后若房屋水电、木工制作等出现问题，乙方将无偿进行装修，维修配件由甲方提供。七、违约责任。本协议签订后，乙方不得因施工质量问题拖延工期，否则退还50%的装修费用34,000元。任何一方不履行或者不完全履行，应向对方赔偿损失，并承担违约金30,000元。八、争议的解决。1.因履行本协议发生争议，双方协商解决；协商不成，依法向甲方所在地人民法院起诉。2.如双方无法协商一致解决，违约方应承担守约方为维护己方权益包括但不限于差旅费、诉讼费、取证费、律师费等费用。后，被告又于8月19日支付工程款3,500元。2019年8月23日晚，被告在装修现场发现一个吊柜柜门没有安装，衣柜抽屉没有把手、柜门松散，缺少挂衣杆，柜门没有美边等问题。8月底，原告法定代表人周云来到乌鲁木齐市××路，但未能入室。9月30日，被告入住该房屋。审理中，原告称愿意将未完工部位施工完毕，但被告坚持不同意原告继续施工。本院认为，原、被告双方签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》、《补充协议》均系双方当事人真实意思表示，不违反法律强制性规定，合法有效。《补充协议》对装修项目、工期、价款、违约责任等内容的变更和补充，双方应按此履行。《中华人民共和国合同法》第一百零九条规定，“当事人一方不支付价款或报酬的，对方当事人可要求其支付价款或者报酬”。原告对被告位于乌鲁木齐市北京北路五一商场八分店小区××号装饰装修，被告应当支付报酬。案涉装修工程未经验收，被告即擅自使用并以此为由，拒绝付款的抗辩理由，本院不予采信。鉴于装修工程确实存在吊柜门未安装等事实，被告又不同意原告继续施工，本院酌情扣除装修款1,000元，故被告应支付原告的装修款为12,000元（6.8万元＋3,500元－2万元－15,000元－1万元－1万元－3,500元－1,000元）。原告主张被告支付违约金30,000元及律师费3,000元的请求于法无据，本院不予支持。原告主张被告支付逾期付款利息1,935元（43,000元×6%/12个月×9个月，2019年8月25日至2020年5月24日）并以43,000元为基数，按照年息6%的标准向原告支付自2020年5月25日至还清全部款项之日的逾期付款利息，本院认为，案涉工程未施工完毕，双方也未结算，装修款需由法院裁判确定，故原告主张利息损失的请求，本院亦不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条之规定，判决如下：一、被告姜子惠于本判决生效后十日内支付原告乌鲁木齐鑫佳美饰装饰工程有限公司工程款12,000元；二、驳回原告鲁木齐鑫佳美饰装饰工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费457.50元，由原告负担342.99元，由被告负担114.51元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。审  判  员   刘萌二 〇 二 〇 年 九 月 十 九 日书  记  员   任唯