新疆维吾尔自治区霍尔果斯市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）新4004民初362号 原告（反诉被告）：李军，男，1966年12月28日出生，汉族，住伊宁市。 委托诉讼代理人：邹金晶，新疆佟巨律师事务所律师。 被告（反诉原告）：伊犁福地农业有限公司，住所地新疆伊犁州霍尔果斯口岸天津路**。 法定代表人：苏晓娟、公司总经理。 委托诉讼代理人：罗贤金，新疆长信和律师事务所律师。 委托诉讼代理人：纪盈玉，新疆长信和律师事务所律师。 原告（反诉被告）李军与被告（反诉原告）伊犁福地农业有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2020年9月15日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，原告李军及其委托诉讼代理人邹金晶，被告伊犁福地农业有限公司委托诉讼代理人罗贤金、纪盈玉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 李军向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付工程款894705元；2.判令被告支付利息损失，以894705元为基数，自2019年10月31日起按中国人民银行同期贷款利率计算至实际给付之日。3.本案涉诉费用由被告负担。事实和理由：2019年9月13日原告和被告签订《羊毛库室外地面维修工程合同》，合同约定付款方式为验收合格付总造价80%的工程款，双方完成工程量确认并结算后付至结算价的95%，留5%的质保金。合同签订后，原告按约履行并对已完成工程进行验收合格交付被告使用。同时双方于2019年10月30日对已完成工程进行结算，结算金额为894705元。剩余工程因被告未及时清理现场的甘草，不能施工，导致未完成。后被告公司被征收，合同不能履行。现因被告不支付已完成部分的工程款894705元，为此诉至法院。 伊犁福地农业有限公司辩称，被告不应向原告支付工程款894705元，请求驳回原告的诉讼请求。理由是双方签订的合同约定工程应在2019年9月28日完成，但原告仅完成一部分工程，现双方仅就部分工程进行验收，验收后双方未进行结算，原告也未出具相应发票，合同约定的质保期也未到，因此不具备付款的时间和条件。 伊犁福地农业有限公司向本院提出反诉请求：1.判令原告向被告支付违约金10万元；2.本案反诉费由原告负担。事实和理由：原告和被告签订的《羊毛库室外地面维修工程合同》施工期限为16天，自2019年9月13日开工，2019年9月28日竣工。合同约定每逾期一天原告应向被告支付合同总价款110万元的5%作为逾期违约金。截止到2019年10月30日原告仅完成部分工程，违反了合同约定。鉴于双方约定的违约金过高，被告为此自愿调整为10万元向原告主张。 李军对被告的反诉请求答辩称，工程未按约定完成是因为被告对工程进行变更及被告不能及时清理堆放在现场的甘草，原告在本案中没有违约行为，请求法院驳回被告的反诉请求。 本院经审理认定事实如下：2019年9月13日原告和被告签订《羊毛库室外地面维修工程合同》。合同约定工程总造价为110万元；工程工期为16天，要求2019年9月13日开工，2019年9月28日竣工验收；如遇被告占用施工作业面等因素延误工期，经被告现场代表签证后，工期可相应顺延；对工程价款的结算与支付约定，整个工程完成后，经被告初步验收合格后支付工程总造价的80%，整体工程最终验收合格，办理完工程量确认结算，且收到经结算确认总造价全额发票后，支付工程总造价的95%，剩余工程总造价5%的工程款作为质保金，留存期限为一年；原告如不能按合同规定的工期完成交付，每逾期一天应向被告支付合同总价款的5%作为逾期违约金。该合同附件1为《伊犁福地农业有限公司羊毛库区平面布置总图》，附件2为《羊毛库室外地面维修工程造价确认单》。附件2对施工工程范围确认为七个方面，其中第一项工程量为2255平方米，每平方米27.80元；第二项工程量为5315平方米，每平方米129.08元；第三项工程量为10322平方米，每平方29.79平方米；第四项工程量为3301平方米，每平方米6.95元；第五项废弃水池和泵房拆除，填平压实计价992.90元；第六项工程量486平方米，每平方米34.75元；第六项砌围墙6米，每米496.45元。合同签订后，原告自2019年9月18日至2019年10月9日对部分工程进行施工，双方于2019年10月30日签字确认。具体为：工程第一项拆除清运已损坏混凝土地面1476平方米，按约定每平方米27.80计算，工程价款为41032.8元；工程第二项新打混凝土地面4351平方米，按约定每平方米129.08元计算，工程价款为561627.08元；工程第四项清理修复地面收缩缝及排水沟3301平方米，按约定每平方米6.95元计算，工程价款为22941.95元；工程第六项修补外墙砂浆脱落层486平方米，按约定每平方米34.75元，工程价款为16888.5元，原告完成部分工程价款共计为642490.33元。2019年9月20日原告申请对工程第三项变更，建议将2-3厘米水泥稳定层做法改为铺设砾石层，被告同意，但明确工程价款按原定价格计算。2019年10月20日至2019年10月30日原告对工程第三项砾石面进行施工，但未完工，双方对该部分施工面积未进行确认。另，工程第五项废弃水池和泵房拆除，填平压实包含在工程第三项施工范围内。2020年7月被告公司被霍尔果斯市人民政府征收。征收时被告委托的乌鲁木齐新土房地产评估有限公司出具的房地产估价报告显示，沙石路面面积为4286平方米。现原告施工部分现场因征收改造已不存在。上述事实有双方当事人陈述、《羊毛库室外地面维修工程合同》、合同附件1、合同附件2、部分工程验收单、工程变更单、房地产估价报告、证人徐良、岳金录、吴振峰证言及2019年10月24日、2020年1月9日原告录音录像在卷为证。 本院认为，依法成立的合同受法律保护。本案原告和被告于2019年9月13日签订《羊毛库室外地面维修工程合同》系双方当事人的真实意思表示，符合法律规定，应为有效。双方应恪守约定，严格履行。合同履行中对双方签字确认的原告已完成部分工程量，按合同约定计算，应为642490.33元，对此本院予以确认。对原告主张工程第三项砾石面其已进行施工，根据证人徐良、岳金录、吴振峰证言并结合2019年10月24日原告录音录像可以相互印证工程第三项砾石面原告进行施工属实。对于原告主张工程第三项砾石面合同约定为10322平方米，实际已完成9000平方米，以及完成工程第五项废弃水池和泵房拆除，填平压实部分，依据举证规则本应由原告承担，但因被告在征收时未通知原告固定工程量，导致现场不复存在，责任在被告，举证责任因此转由被告承担。被告如不能提供证据证实原告完成该部分工作量，应承担损害赔偿责任。现被告不能提供原告对工程第三项和工程第五项已施工多少的证据，并考虑到征收时乌鲁木齐新土房地产评估有限公司出具的房地产估价报告系被告委托，评估报告显示的沙石路面面积为4286平方米，难以确定是否为原告施工的砾石面部分，且被告也不认可该部分为原告施工，对此，本院确认原告对工程第三项完成工程量为9000平方米，按约定每平方米29.79元计算，该部分工程价款为268110元；确认废弃水池和泵房拆除，填平压实部分工程价款为992.90元。综上被告应付原告工程价款为911593.23元（642490.33+268110元+992.90元）。现原告主张工程款为894705元，系自行处分其民事权利，不违反法律规定。故本案中被告应向原告支付的工程款为894705元。对原告主张的利息损失，因双方之间没有结算，本院不予支持。对被告辩解依据合同约定，原告主张尚不具备付款时间和条件的理由，因被告公司土地、房产均已被征收，该约定已无实际意义，被告该理由本院不予支持。对被告提起反诉，认为原告未按合同约定完工，应承担10万元违约责任的理由，根据双方签订合同第三条第2项约定，如遇被告占用施工作业面等因素延误工期，经被告现场代表签证后，工期可相应顺延。结合原告2020年1月9日提供的现场录音录像分析，被告工地存在因甘草没有及时拉走影响工期的因素，该问题虽无被告现场代表签证，但事实存在，工期应相应顺延。故对被告认为原告逾期违约，应承担10万元违约责任的反诉请求，本院不予支持。 综上所述，原告的诉讼请求，本院部分予以支持，被告的反诉请求本院予以驳回。依照《中华人民共和国民法通则》第一百零八条，《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第二百六十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十五条，《最高人民法院关于适用的解释》规定，判决如下： 一、被告（反诉原告）伊犁福地农业有限公司于本判决生效后十日内向原告（反诉被告）李军支付工程款894705元； 二、驳回原告（反诉被告）李军的其他诉讼请求； 三、驳回被告（反诉原告）伊犁福地农业有限公司的反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6373.53元，反诉费525元，共计6898.53元，由被告（反诉原告）伊犁福地农业有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院。 审判员  徐正志 二〇二〇年九月二十九日 书记员  李 燕