陕西省西安市中级人民法院 陕西省西安市中级人民法院民事判决书 (2020)陕01民终6583号 上诉人（原审被告）:陕西华龙建工集团有限公司，住所地:西安市碑林区。法定代表人:白光磊，该公司副董事长。委托诉讼代理人:丁锦安，陕西博硕律师事务所律师。委托诉讼代理人:赵蓓，陕西博硕律师事务所律师。上诉人（原审原告）：孟某某，男，2003年1月3日出生，汉族，住宝鸡市金台区。委托诉讼代理人：余日升，陕西百望律师事务所律师。委托诉讼代理人：王晶，陕西百望律师事务所实习律师。上诉人陕西华龙建工集团有限公司（以下简称华龙公司）因与上诉人孟某某房屋买卖合同纠纷一案，不服西安市碑林区人民法院(2019)陕0103民初14484号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，审理了本案。本案现已审理终结。华龙公司上诉请求：1、请求撤销一审判决，改判驳回孟某某的全部诉讼请求。2、本案一、二审诉讼费用由孟某某承担。事实与理由：涉案《商品房买卖合同》明确约定涉案房屋的交付条件为验收合格，不存在降低房屋交付条件的情形，该约定不违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效，其公司在一审中已经提交了涉案房屋的竣工验收报告，已经具备约定交付条件，一审法院认定错误；竣工验收备案仅为建设行政主管部门的行政监督程序，并非法定交付条件，一审法院以尚未竣工备案为由认定涉案补充协议降低房屋交付条件没有合同、法律依据；一审法院根据《住房和城乡建设部关于进一步加强房地产市场监管完善商品房预售制度有关问题的通知》第十一条之规定认定涉案合同关于房屋交付条件条款无效属于适用法律错误，应根据《民法总则》第一百五十三条、《最高人民法院关于适用若干问题的解释(一)》第四条之规定判断合同的效力；补充协议约定交付期限可据实顺延，并不存在无效情形，应作为定案依据，且顺延事项并非不可抗力，而是合同约定的特殊事由，其公司也在一审中提交了履行过程中应当按照合同约定顺延交付期限的证据，一审法院认定错误，交房日期应顺延295天；涉案房屋早已具备交付条件，顺延后的交付期限也未届满，业主拒不接收房屋，应当自行承担责任，不应判决其公司支付逾期交房违约金。孟某某针对华龙公司的上诉辩称，商品房买卖合同中的本合同约定与补充协议中对于交付标准表述不一，应当以本合同第九条约定为准。根据《建设工程质量管理条例》第四十九条规定：“建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定的，责令停止使用，重新组织竣工验收。”《住房和城乡建设部关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》第十一条规定：“商品住房交付适用条件包括工程经竣工验收合格并在当地主管部门备案…房地产开发企业在商品住房交付使用时，应当向购房人出示上述相关证明资料。”以及其他相关规定可知，竣工验收备案是法定交房条件，华龙公司在补充协议中将交付条件变更为“将验收合格”，违反了法律、行政法规的强制性规定，应当无效。买卖合同补充协议中将涉案房屋交付条件变更为“经验收合格”，属格式条款，在格式条款与非格式条款约定不一致的，应采用非格式条款，即取得备案证明文件为交付房屋的条件。商品房买卖合同中本合同与补充协议中对于交房时间以及宽展期的表述不一致的，应当以商品房买卖合同中本合同约定为准。补充协议中关于交付宽展期的约定是一种格式条款，不能代表双方真实意思表示，应当无效。华龙公司在确定交付时间时应当对据实顺延交房的情形具有计划性和预见性，且在无证据证明的情形下确实导致其无法施工时，应当承担相应的违约责任。综上所述，关于交付标准、交房时间一节交房宽展期的约定都应当以商品房买卖合同中本合同的约定为准。请求驳回华龙公司的上诉。孟某某上诉请求：1.撤销一审判决并改判华龙公司向其支付延期交房违约金9560元（以1062215为基数，支付自2019年1月1日起按每日万分之一至合法实际交房日止，即在一审判决第一项基础上同时支持“三个月交房宽展期”）。事实和理由：涉案《商品房买卖合同（预售）》说明第3、4、5项明确要求出卖人应当就合同重大事项对买受人尽到提示义务，且对合同文本中的空格部位填写或添加内容，双方应协商确定，对于合同文本中没有约定或约定不明确的内容才可另签补充协议，本案合同文本中双方已经明确约定了交付时间为2018年12月31日前，华龙公司未尽提示义务单方在附件十二补充协议第七项空格部位中填写“三个月交房宽展期”的约定，变相降低了交房标准，属于格式条款，完全免除了华龙公司按时交房的义务，侵犯了其权益，应为无效。华龙公司针对孟某某的上诉，表示其答辩理由同其上诉的事实和理由一致。事实与理由：华龙公司明确提示买受人审慎签订合同，同时在合同附件中通过加注下划线等方式提醒业主注意格式条款，华龙公司已经尽到提示义务，格式条款合法有效。在合同附件28条先是买受人确认已经认真阅读买卖合同及含义，买受人理解这些约定，并同意签署。买受人作为完全民事行为能力人有自主选择权利是否购买，合同没有排除其权利，买受人在合同上签字表明其同意合同约定，对双方均具有约束力。一审判决关于涉案房屋交付条件认定有误，涉案房屋已经具备了法定及约定交付条件。双方签订的合同中明确约定了房屋交付条件为验收合格，该约定不违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效，不存在降低房屋交付情形。涉案房屋已经取得竣工验收报告，房屋验收合格，已经具备了合同约定的交付条件，可以交付使用。一审法院以房屋未竣工验收备案为由，进而认定合同中关于交付条件为验收合同的约定无效，明显与法相悖。取得竣工验收备案表非法定交付条件，仅为建设行政主管部门的行政监督程序。合同约定房屋交付期限因可延期事项应顺延295天，合同约定的顺延事项非不可抗力，而是遭遇自然灾害、创卫、中高考、政策变化等造成施工不能进行，对此其也提交了相关证据予以佐证，尤其其中的政策变化导致房屋交付期限顺延严重，该变化是其及施工单位无法预料的，故一审法院认定2019年4月1日即为交付期限与合同约定明显不符，属于事实认定错误。合同也未不合理的减轻或免除应由其公司承担的责任，也没有排除孟某某的主要权利，且买受人在购买涉案房屋签订《商品房买卖合同》时已明确理解并同意合同条款及其附属条款，在合同不存在无效情形的情况下，应当结合合同全部条款对房屋交付条件和期限进行认定。综上所述，涉案房屋的交付条件已具备，顺延后的交房期限也未届满，孟某某拒不收房，应自行承担责任，故不应判决其公司向孟某某支付逾期交付的违约金。孟某某在原审诉讼请求：1、请求判令华龙公司退还其团购费用 10000 元；2、请求判令华龙公司支付其逾期交房违约金（截止起诉之日暂计为 16571 元），并一直支付至该商品达到合同约定的交付条件且实际交付之日止； 3、请求判令华龙公司按合同约定对电梯前室加装石材和装饰砖；4、请求判令华龙公司承担逾期交房期间物业管理等相关费用；5、本案诉讼费由华龙公司承担。 原审法院经审理查明：2017 年，孟某某与华龙公司签订《西安市商品房买 卖合同（预售）》，购买华龙公司位于西安市碑林区XX环与太乙 路十字东北角的祭台村城中村改造项目，5 栋 1 单元 10803 号房，总价款为 1062215 元，后孟某某付清了所有价款。合同 第九条约定：“商品房交付条件：交付时应当符合下列第 1、 2、3、项条件：1、该商品房已经取得建设工程竣工验收备 案证明文件；2、该商品房已取得房屋测绘报告；3、该商口品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅使用说明书》和《住宅质量保证书》。”该合同第十一条约定的内容包含：“交付时间和手续，(一)出卖人应当在 2018 年 12 月 31 日前向买受人交付该商品房。……交付该商品房时，出卖人应当出示满足第九条约定的证明文件。出卖人不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全，不能满足第九条约定条件的，买受人有权拒绝接收，由此产生的逾期交付责任由出卖人承担，并按照第十二条处理。”第十二条指向第 8.1（逾期付款责任部分，合同第十页）条，为违约金不低于按日计算已付房价款的万分之一。该合同第十条商品房相关设施设备交付条件约定，公共服务及其他配套设施按工程进度分批交付。该合同第二十八条约定：“补充协议，对本合同中未约定或约定不明的内容，双方可根据具体情况签订书面补充协议（补充协议详见附件十二）。补充协议中含有不合理的减轻或免除本合同中约定应当由出卖人承担的责任，或不合理的加重买受人责任、排除买受人主要权利内容的，仍以本合同为准。”合同第二十九条约定了生效条件，并约定合同附件与本合同具有同等法律效力。附件十二补充协议，第四条（关于本合同正文第九条、第十一条）：“如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期增加如下情形：遭遇自然灾害（包括但不限于六级以上大风、中雨以上、38 度及以上高温天气、火灾等）造成施工不能进行的；因政府行政行为、政策法律变化及其他非出卖人之人为干扰因素等造成施工调整或不能施工的；施工中遇到的重大技术问题或异常困难不能及时解决的；对第九条中的第一项变更为为双方同意该商品房在交付时经验收合格即符合交付条件，非因出卖人原因导致该商品房未取得建设工程竣工验收备案证明文件的出卖人不承担责任；因法律、法规、国家政策的变更对验收标准和交付条件另有规定导致延期交付的；以上特殊原因若为众所周知的，出卖人无须承担 30 日内告知的义务；属于其他情形的，出卖人于发生之日起 60 日内书面告知买受人。”附件十二补充协议，第七条，1、例如出卖人不能按照本合同第十一条规定期限交房，买受人同意给予三个月（即至 2019 年 3 月 31 日，含该日）的交房宽展期 （宽展期自合同第十一条约定的商品房交房期限届满次日 开始计算；若发生本合同、及本合同补充协议规定的据实延 期的情形，则宽展期亦据实顺延），允许出卖人在该宽展期 届满日前具备交付条件，并将符合本合同约定的商品房交付 买受人。买受人同意宽展期内合同继续履行，宽展期内不视为出卖人延期交付，且不承担违约责任。2、出卖人超过约定的宽展期届满日但未超过宽展期届满日后六个月内(即至 2019 年 6 月 30 日，含该日）交房的，自约定的宽展期届满 日的次日起至出卖人书面交房通知确定的交付日之首日止， 出卖人按日向买受人支付其已付房价款万分之一的违约金， 合同继续履行。3、出卖人超过约定的宽展期届满日六个月 (即至 2019 年 6 月 30)仍未交房的，买受人应书面催告出卖 人交房，自收到买受人书通知后三十日仍末交付的，买受人 有权解合同。买受人解除合同的，应在出卖人书面交房通知 确定的交付日之首日前向出卖人书面提出，出卖人于解除和 注销本合同各项登记手续之起十日内退还全部已付房款，并按买受人累计已付房价款 1%向买受人支付违约金。若在出卖人书面交房通知确定的交付日之首日前，未书面提出解除合同，或买受人要求继续履行合同的合同继续履行，出卖人应于约定的宽展期届满的次日起至出卖人书面交房通知确定的交付日之首日止，按日向买受人支付其已付房价款万分之一的违约金。4、若因国家政策、法律法规调整，导致商品房实际交付时及其后买受人办理房屋交接手续和房地产权证的税、费调整的，买受人均应按届时的政策、法律法规相关规定自行足额支付。5、买受人同意出卖人除承担本条约定的违约金外不再承担其他责任。6、买受人同意，出卖人以该商品房交付日为履行行为或承担责任起始日的，如遇该商品房延期交付或执行宽展期的，则上述起始日均据实顺延。附件十二补充协议，第五条约定：基础设施设备即公共服务及其他配套设施未按本合同正文第十条交付的，买受人同意给予三个月的交房宽展期；该三个月同时适用于出卖人未按照合同规定期限交房。买受人同意宽展期内合同继续履行，宽展期内不视为出卖人延期交付，且不承担违约责任。 双方所签订的合同约定，由于出卖人原因导致未能按期交付的，双方同意按照以下方式处理：详见补充协议。上述商品房合同签订后，孟某某依约履行了给付房款的义务。2017年4月18日孟某某向西安爱房传播有限公司另行支付了 10000 元 团购费。2019 年 3 月 31 日，华龙公司作为建设单位组织监 理单位、勘察单位、设计单位、施工单位完成了五方竣工验收，并出具了《建设工程竣工验收报告》，综合验收结论为 “验收合格”。 关于孟某某要求华龙公司承担该商品房逾期交房期 间的物业管理费用的诉讼请求，孟某某并未举证任何证据对该 部分主张的事实进行证明。后因收房等事项双方发生纠纷，故孟某某诉至法院，主张自己的权利。另查明，本案所涉建设工程，华龙公司截止法庭辩论终 结时尚未取得建设工程竣工验收备案证明文件。一审法院认为，民事主体从事民事活动，应当遵循公平原则，合理确定双方的权利和义务。本案双方系商品房期房买卖法 律关系，因此交房时间及交房标准构成该合同的主要条款， 也是出卖人应当履行的主要义务。由于庭审中，孟某某、华龙公司已 确认，涉案的商品房买卖合同与其补充协议系同一时间签 订，而合同与补充合同中对交房时间、交房标准表述不一致， 导致在履行过程中孟某某、华龙公司双方对此产生争议，成为本案争 议焦点。一、关于双方争议的交房标准，本院认为，国务院 于 2000 年 1 月 30 日颁布的《建设工程质量管理条例》第 49 条规定：“建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起 15 日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等 部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部 门或者其他有关部门备案。”《住房和城乡建设部关于进一步 加强房地产市场监管完善商品房预售制度有关问题的通知》 第十一条规定：“商品房交付使用条件应包括工程竣工验收 合格和验收合格并在当地主管部门备案”。据此，我国目前 的房屋经过验收和验收合格的标志应当是取得工程竣工验 收备备登记表。综上，该院认为，建设工程竣工验收备案表 是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收 报告和规划、消防、环保出具的认可文件或准许使用的文件， 报行政主管部门审核，审核通过即备案登记，标志着行政主 管部门对商品房质量综合验收合格的认可。反之，只能说明 房屋质量综合验收尚未被主管部门认可。华龙公司仅取得建设工 程竣工验收报告，但未取得建设工程竣工验收备案登记表， 不符合现行行业及法律对商品房质量验收的相关规定。因 此，补充协议将交房标准降低，违反了现行法律法规对交房 标准的规定，侵犯了买受人的合法权益，属无效条款。二、 关于双方争议的交房时间，该院认为，合同约定的交房时间 为 2018 年 12 月 31 日，进而双方又在补充协议中约定买受 人同意给予出卖人三个月的交房宽展期限，交房时间即为 2019 年 3 月 31 日。上述约定系双方当事人真实意思表示， 且不违反法律规定，该院予以确认。而后华龙公司在其提供的补 充合同中又加进第四条约定：关于本合同正文第九条、第十 一条，“如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变 更合同外，出卖人可据实予以延期增加如下情形：遭遇自然 灾害（包括但不限于六级以上大风、中雨以上、38 度及以上 高文天气、火灾等）等造成施工不能进行的”的内容，使交房时间具有了不确定性，该条款减轻了出卖人的义务，侵犯 了买受人的合法权益。该院认为，孟某某、华龙公司双方签订商品房 买卖合同约定交房时间之时，华龙公司作为开发商已经取得了该 楼盘的预售许可证，这就意味着该楼盘主体已经封顶，且华龙公司与各施工方之间已经签订了相应的施工合同，施工合同内 包括了明确的施工期限和竣工日期，其中已充分考虑到了西 安地区的气象规律、自然灾害、政策因素、重大技术问题等 据实延期的情形。如果施工方拖延工期，华龙公司可向其主张违 约责任并以此作为未能向买受人按时交房的违约赔偿。且合 同中专业术语解释第五项不可抗力：是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。出卖人在补充协议中增加上述内容明显侵犯了买受人的合法权益。违反了该合同第二十八条的约定：“补充协议中含有不合理的减轻或免除本合同中约 定应当由出卖人承担的责任，或不合理的加重买受人责任、 排除买受人主要权利内容的，仍以本合同为准。”因此华龙公司依照合同约定理应交房时间应确认为 2019 年 4 月 1 日，综 上，华龙公司未能取得建设工程竣工验收备案登记表，未达到交 付房屋的条件，且逾期交付房屋其行为已构成违约，但孟某某愿继续履行合同，双方间达成的买卖合同继续履行，故华龙公司应向孟某某承担逾期交付房屋的违约金，违约金按合同约定自 2019 年 4 月 1 日起至其合法交付日止，按日向孟某某支付其已 付房价款万分之一计算。关于孟某某诉请要求华龙公司返还 10000 元团购款一节，该款项并未交给被告公司，本案中孟某某并未 举证证明本案华龙公司与爱房传播有限公司属同一家 公司，亦未递交两公司人格混同的任何证据，故对孟某某该项诉请不予支持。关于孟某某主张的要求华龙公司给电梯前室加装石 材和装饰砖一节，因本案所涉房屋尚未进行合法交付，庭审时，亦未达到双方合同中约定的交付附属设施的时间，华龙公司是 否履行了其关于该部分的合同义务尚无法判断，故孟某某该项诉请缺乏合同依据及法律依据，依法不予支持。关于孟某某要 求华龙公司承担该商品房逾期交房期间的物业管理费用一节，目前本案所涉房屋尚未交付，孟某某亦未举证任何证据对该部分主张的事实进行证明，该院依法不予支持。据此，一审法院遂依照《中 华人民共和国民法总则》第六条，《中华人民共和国合同法》 第五条、第三十九条、第五十六条、第一百零七条，《建设 工程质量管理条例》第四十九条、《最高人民法院关于民事 诉讼证据的若干规定》第二条、〈最高人民法院关于适用《中 华人民共和国民事诉讼法》的解释〉第九十条、第九十一条 之规定，判决： 一、被告陕西华龙建工集团有限公司于本判决生效后十 日内支付原告孟某某从 2019 年 4 月 1 日起至 2019 年 12 月 24 日止的延期交房违约金 28467.36 元；并从 2019 年 12 月 25日始以1062215 元为基数按每日万分之一为标准支付延期 交房违约金至合法实际交房日止； 二、驳回原告孟某某的其余诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依 照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定, 加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费 464 元，孟某某已预交，由原告自行承 担 232 元；由陕西华龙建工集团有限公司承担 232 元， 于支付上述款项时一并支付给孟某某。本院经审理查明，本院二审期间，当事人均未提交新证据。本院经审理查明，一审判决认定的事实中“合同第十二条指向第8.1（逾期付款责任部分，合同第十页）条，为违约金不低于按日计算已付房价款的万分之一”有误，本院予以纠正。合同第十二条指向补充协议第七条第2、3项（合同第55、56页），第七条第2项约定：“出卖人超过本条第1款约定的宽展期届满日但未超过宽展期届满日后六个月内（即2019年3月30日，含该日）交房的，自本条第1条款约定的宽展期届满日的次日起至出卖人书面交房通知确定的交付日之首日止，出卖人按日向买受人支付其已付房价款万分之一的违约金，合同继续履行。”第3项约定：“出卖人超过本条第1款约定的宽展期届满日六个月（即至2019年6月30日）仍未交房的，买受人应书面催告出卖人交房，出卖人自收到买受人书面催告交房通知后三十日仍未交付的，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应在出卖人书面交房通知确定的交付日之首日前向出卖人书面提出，出卖人于解除和注销本合同各项登记手续（包括但不限于撤销本合同及所涉及的登记、备案及买受人自行在该商品房上设定的抵押等任何限制）之日起六十日内退还全部已付房款，并按买受人累计已付房款1%向买受人支付违约金。若在出卖人书面交房通知确定的交付日之首日前，未书面提出解除合同，或买受人要求继续履行合同的合同继续履行，出卖人应于本条第1款约定的宽展期届满的次日起至出卖人书面交房通知确定的交付日之首日止，按日向买受人支付其已付房价款万分之一的违约金。”其余事实一审判决认定属实，本院予以确认。本院另查明，涉案房屋所在的第5幢楼房尚未经消防验收备案。孟某某已于2020年6月18日收房。本院认为，依法成立的合同，受法律保护。孟某某与华龙公司于2017年签订的《商品房买卖合同（预售）》系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。双方当事人应按照合同约定全面履行各自义务。孟某某依约交纳了购房款，华龙公司亦应按照约定向孟某某交付符合合同约定及法律规定的可以投入使用的房屋。《中华人民共和国消防法》第十三条规定：XX房XX乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，XX房XX乡建设主管部门申请消防验收。前款规定以外的其他建设工程，建设单位在XX房XX乡建设主管部门备案，住房和城乡建设主管部门应当进行抽查。依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。”因涉案房屋所在的第5幢楼房未经消防验收，按照法律规定，禁止投入使用，故涉案房屋尚不具备交付条件，华龙公司上诉主张涉案房屋已经具备交房条件的主张，本院依法不予采纳。关于华龙公司上诉主张其提交了相关证据证明遭遇合同约定的政策变化等情况，涉案房屋可顺延295天的交付期限，一审法院认定2019年4月1日为交付期限与合同约定明显不符的理由。本院认为，双方当事人于2017年《商品房买卖合同（预售）》时，华龙公司应当已经取得涉案楼房的预售许可证，涉案楼层主体封顶，天气情况及政府禁土令等对涉案楼房内室二次结构及门窗的安装施工影响不大；且合同约定的交房时间为2018年12月31日，补充协议中又给予三个月的交房宽展期限，华龙公司作为开发房地产企业，在签订合同时应已充分考虑到了西安地区的气象规律、政策因素等问题；补充协议第四条对于交付房屋期限顺延的相关约定使交房期限不确定，也不合理的减轻了出卖人的义务，合同第二十八条约定“补充协议中含有不合理的减轻或免除本合同中约定应当由出卖人承担的责任，或不合理的加重买受人责任、排除买受人主要权利内容的，仍以本合同为准。”综合以上理由，一审判决确认交房时间为2019年4月1日，并无不当，华龙公司的该上诉主张理由，不能成立。关于孟某某上诉主张华龙公司未尽提示义务在附件十二补充协议第七项空格部位填写“三个月交房宽展期”的约定，降低了交房标准，侵犯了其合法权益，且该条款为格式条款中的免责条款，应为无效条款的理由。本院认为，双方当事人在附件中约定的“三个月交房宽展期”仅是延长了交房期限，并未降低交房标准；且作为开发商开发建设高层楼房，考虑到气候原因或其他不可预测的原因可能耽搁工期造成延迟交房的情形下，与业主约定三个月的交房宽展期，并未违反公平原则；该条款下加下划线具有提示作用，业主在签合同时应当注意该条款内容，该条款亦不属于免责条款，综合以上理由，孟某某的上诉主张理由，不能成立。综上所述，一审判决华龙公司按照合同约定支付孟某某逾期交房违约金正确，现因孟某某已于2020年6月18日收房，对孟某某逾期交房违约金应计算至孟某某实际收房之日止。故孟某某、华龙公司的上诉请求不能成立。一审判决认定事实清楚，惟对于违约金截止日期，本院予以调整。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：一、撤销西安市碑林区人民法院（2019）陕0103民初14484号民事判决第二项；二 、变更西安市碑林区人民法院（2019）陕0103民初14484号民事判决第一项为：本判决生效之日起十日内，陕西华龙建工集团有限公司向孟某某支付从2019年4月1日起至2020年6月18日止的,以1062215元为基数按每日万分之一为标准计算的延期交房违约金；三、驳回孟某某的其余诉讼请求。如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费464元，孟某某已预交，由孟某某承担232元，由陕西华龙建工集团有限公司承担232元；二审案件受理费，孟某某预交50元，由孟某某负担50元；陕西华龙建工集团有限公司预交512元，由陕西华龙建工集团有限公司负担512元。本判决为终审判决。 审 判 长  侯   静审 判 员  高   玮审 判 员  侯 新 省 二〇二〇年九月二十二 日 书 记 员   胡  雨 欣 1