山东省枣庄市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）鲁04民终2046号上诉人（原审原告）：枣庄丰业房地产开发有限公司，住所地山东省枣庄市市中区龙头西路。法定代表人：殷允夷，董事长。委托诉讼代理人：韩建东，山东薛国律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：袁玉振，男，1962年3月14日出生，汉族，住山东省枣庄市薛城区。上诉人枣庄丰业房地产开发有限公司（以下简称丰业公司）因与被上诉人袁玉振建设工程施工合同纠纷一案，不服山东省枣庄市薛城区人民法院（2019）鲁0403民初22号民事判决，向本院提起上诉。本院立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。丰业公司上诉请求：1.撤销一审判决，依法改判或发回重审；2.一、二审诉讼费用由被告承担。事实与理由：1.一审对已付工程款认定事实错误。在袁玉振起诉丰业公司的薛城区人民法院(2017)鲁0403民初601号及枣庄市中级人民法院(2018)鲁04民终932号民事案件中，袁玉振已经多次认可其收到丰业公司的涉案工程的工程款数额6775732元。一审中，被上诉人却提出所谓有部分收据不是其收款，这完全违反“禁止反言”的司法原则，一审法院据此认可其请求，是完全错误的。2.关于外墙镶贴工程，一审判决以袁玉振代表长城公司与上诉人签订的合同进行计价完全错误。上诉人与长城公司签订的合同是备案合同，计算工程造价，应当依据该备案合同。3.关于优良工程，一审不予从总工程款中进行扣减完全错误。枣庄市每年都要下发优质工程通知文件。虽然目前建筑工程质量只存在合格与不合格之分，但不妨碍双方对工程质量等级作出特殊或更高标准的约定，该约定系双方真实的意思表示，应为有效，且从当前行业标准评定等级工程来看，工程质量等级约定对于鼓励建设、施工单位进一步提高建设工程质量具有积极意义，依照公平和诚实信用原则，应当予以扣减。4.关于管理费，一审判决不予扣减错误。一审中作为原告的被上诉人，诉请为要求长城公司承担还款责任，上诉人在欠付工程款范围内承担责任。长城公司已经出具证明，证明其已经代扣管理费，对此应当依法予以扣减。5.关于审计费，一审判决上诉人承担部分审计费错误。按照行业惯例结合上诉人与被上诉人的其他工程，审计费均为施工人承担。对于外墙镶贴是否属于其施工范围的鉴定，因该鉴定明确认定：外墙镶贴属于被上诉人施工范围，因此该鉴定费应当全部属于被上诉人承担。6.关于甲供材中的土建材料价格，因材料价格上涨等原因，被上诉人已经认可按实际价格结算，且其已经签字认可。一审按固定价格结算显失公平，且违反双方的真实意思表示。7.涉案工程未办理交付手续，也未进行工程结算，因此利息应从当事人起诉之日起计算。涉案工程有两份合同，一份为丰业公司与长城公司签订的备案合同，另一份为长城公司项目经理与丰业公司签订合同，该合同应视为对备案合同的补充，因此被上诉人与长城公司应当是承包或转包关系。袁玉振辩称，一、一审判决对已付工程款的认定事实清楚且符合法律规定。依据庭审查明的事实，编号为6146992号的收据中记载的收款人为长城公司、编号为6146951号的收据记载的收款人为长城公司，在丰业公司未举证证明上述款项的支付与本案建设工程施工合同的履行存在法律上的联系的情况下，应当认定丰业公司并未向袁玉振支付上述凭证记载的工程款。二、一审法院关于市级优良工程的认定和裁判并无不当。一审已查明案涉工程于2011年4月完成施工，未经验收即交付使用，而案涉工程直至2018年10月底丰业公司才组织验收，案涉工程不具备枣庄市优良工程评选办法规定申报条件。其次，办法规定的申报主体为建筑施工企业，而案涉合同为丰业公司与袁玉振签订的，袁玉振作为个人自始不具备申报市级优良工程的申报主体资格，丰业公司对此推定是明知的，关于市级优良的约定应视为双方以虚假的意思表示实施的行为，依法应为无效。三、一审判决未扣减管理费符合法律规定。本案系建设工程施工合同纠纷，双方之间的合同并未关于同意长城公司收取管理费的约定，且长城公司亦未举证证明其实际进行工程管理，故丰业公司向长城公司支付所谓管理费无事实依据。四、一审关于本案审计费的判决并无不当。因丰业公司单方委托山东鲁扬会计师事务所有限公司出具的审计报告未施工工程的外墙镶贴及其他调整工程造价为1630567.07元，袁玉振不认可该审计报告而申请鉴定，在鉴定意见的造价低于丰业公司单方委托的报告的审定额的情况下，一审法院判决丰业公司承担部分审计费符合法律规定。五、材料价格应当以证据为准。2010年5月11日，丰业公司出具的证明显示，材料单中出现的收据为财务进账用，最终各项目部结算时材料价格按合同执行，该证明明确排除了材料单中记载的价格作为双方的结算依据。六、一审已查明，案涉合同系袁玉振签订，在长城公司辩称其与袁玉振不存在建设工程施工合同关系且合同没有加盖长城公司公章、长城公司亦不追认的情况下，一审判决认定丰业公司对袁玉振为合同的相对人是明知的，并判决丰业公司按照合同约定承担责任并无不当，不违反民事诉讼法的规定，从另一方面来看，丰业公司亦未提供证据证明其不欠付工程款。涉案工程丰业公司与袁玉振仅有一份合同，长城公司与丰业公司的合同与本案无关，双方应以当事人之间的合同作为结算依据，袁玉振与丰业公司的合同并非对备案合同的变更或补充，袁玉振与长城公司不存在转包或承包问题。综上，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，丰业公司的上诉理由不能成立，请依法驳回上诉，维持原判。丰业公司向一审法院起诉请求：1、判令被告依法返还原告多支付工程款1,000,000元；2、诉讼费、保全费由被告承担。一审法院认定事实：2009年12月10日，被告袁玉振以“山东枣庄长城建筑集团有限公司（以下简称长城公司）项目经理”（乙方）的名义与原告丰业公司（甲方）签订《建设工程施工合同》，合同约定袁玉振承包原告丰业公司开发的四季菁华文萃园1#楼工程，工程承包范围为图纸范围及招标文件规定的土建及安装工程，合同价款采用固定价格合同方式确定，每平方米710元。固定价款中的风险范围包括固定价格、固定材料、人工费不再调整，图纸变更所发生的费用按照招标文件执行。合同约定工程质量为优良，工程质量达不到约定的质量标准，罚乙方承包额的2%。甲方供应的材料与设备单价与一览表不符执行招标材料表，乙方采购所有材料价格结算时均不调整。工程款支付的方式和时间为验收并备案完毕拨付至总价款的95%，留5%作质保金，保修期满并无质量问题时付清。合同补充条款第一条的土建部分还约定了甲方供材的地材价格为：毛石37元每方、石子38元每方、沙子3元每方；主材价格：钢材3,260元/吨、水泥180元/吨、圆木1,500元/立方；安装主材（上控价）35元/平方米。图纸以外工程量人工工资按28元/工日。第三条还约定了甲方分包的专业，承包人必须纳入管理，并对其进度、质量、安全等负责，分包单位使用的水电脚手架及相关材料按实际发生计价，由分包方负担，承包方收取分包方总价款的百分之一点五作为协调管理费用，分包工程拨款必须由项目经理签字认可。其他条款还约定：图纸变更及增加工程量，调整价为：按03定额枣庄06估价表，让利百分之十。水电费按实际发生扣。袁玉振本人在该合同上签字，没有加盖长城公司印章；原告丰业公司的经办人在合同上签字并加盖了该公司的印章。合同签订后，袁玉振于2009年10月开始施工，2011年4月完成了工程施工并交付使用，同时袁玉振已向丰业公司提供了工程结算资料，该工程以长城公司为施工人、袁玉振为项目经理已经完成竣工验收。原告实际施工面积地上为16685.47平方米、地下储藏室591.84平方米，合计17277.31平方米，合同工程价款12,266,890元。其中，在袁玉振施工期间原告丰业公司于2010年5月对四季菁华小区文萃园1-5#楼原设计为27层变更为28层，并由枣庄市建筑设计研究院完成图纸变更设计，变更后仍由袁玉振施工完成。2010年5月11日，原告丰业公司出具证明一份，内容为：兹证明我公司材料单中出现的收据为财务进账用，最终各项目部结算时材料价格按合同执行。在证明书上加盖了原告丰业公司的公章。2010年11月26日，原告丰业公司将包括文萃园1#楼的外墙浮雕压花弹瓷工程发包给山东枣建集团聚杰劳务有限公司施工。2016年7月15日，山东鲁扬会计师事务所有限公司根据原告丰业公司的委托，审定文萃园1#楼变更及北区地下车库工程（袁玉振项目部）审定工程总造价1,624,067.74元，双方对此予以认可。该审计报告中，税金按3.38%计算。2015年5月8日，袁玉振以自己名义向山东鲁扬会计师事务所有限公司交纳审计费26,000元。2017年2月13日，被告袁玉振向该院提起诉讼，要求长城公司、原告丰业公司支付包括文萃园1#楼工程款在内的所有欠付的工程款。该院经审理于2017年9月19日作出的（2017）鲁0403民初601号民事判决书以现有证据不能具体计算该诉争工程欠付工程款，对该部分工程款及未施工扣除价款均可另案主张权利为由，被告袁玉振要求原告丰业公司支付文萃园1#楼剩余工程款的诉讼请求未予支持。被告袁玉振上诉后，二审做出（2018）鲁04民终932号民事判决书维持原判。2017年4月10日，山东鲁扬会计师事务所有限公司根据原告丰业公司的委托，审定文萃园1#楼工程合同包干范围内袁玉振未施工工程的外墙镶贴及其他调整工程造价为1,630,567.07元。本案诉讼过程中，袁玉振申请对四季菁华文萃园1号楼施工图纸（备案的图纸是否存在变更）中外墙面镶贴瓷砖是否属于袁玉振的施工范围及外墙面镶贴瓷砖工程的价款进行鉴定，双方当事人在该院主持下摇号确定山东新联谊工程造价咨询有限公司为造价鉴定机构。2019年12月25日，山东新联谊工程造价咨询有限公司出具新联谊鉴定字［2019］第0017号工程造价鉴定意见书，鉴定结果为：（一）确定性意见：1．根据袁玉振与丰业公司签订的《新城四季菁华文萃园1号楼》建设工程施工合同，新城四季菁华文萃园1#楼施工范围应包括外墙瓷砖镶贴。2．根据长城公司与丰业公司签订的《四季菁华住宅小区文萃园l#、2#、3#、4#、5#住宅楼》建设工程施工合同，新城四季菁华文萃园1#楼施工范围应包括外墙瓷砖镶贴，外墙瓷砖为甲供材；（二）供选择性意见：1．根据袁玉振与丰业公司签订的《新城四季菁华文萃园1号楼》建设工程施工合同计算的外墙瓷砖镶贴工程造价：1.1根据袁玉振主张的外墙瓷砖材料价格计算的工程造价为556,122.05元；1.2根据丰业公司主张的外墙瓷砖材料价格计算的工程造价为787,239.02元；1.3根据合同约定价目表中的外墙瓷砖材料价格计算的工程造价为588,863.62元；2．根据长城公司与丰业公司签订的《四季菁华住宅小区文莘园l#、2#、3#、4#、5#住宅楼》建设工程施工合同计算的外墙瓷砖镶贴工程造价：2.1根据袁玉振主张的外墙瓷砖材料价格计算的工程造价为735,506.10元，其中外墙瓷砖材料（甲供材）造价为248,400.70元；2.2根据丰业公司主张的外墙瓷砖材料价格计算的工程造价为997,938.65元，其中外墙瓷砖材料（甲供材）造价为496,801.40元；2.3根据合同约定价目表中的外墙瓷砖材料价格计算的工程造价为835,142.99元，其中外墙瓷砖材料（甲供材）造价为342,710.17元。鉴定费24,458元，由被告袁玉振支付。其中，袁玉振对原告丰业公司提交的经袁玉振签字认可的甲方提供的土建供材收料单记载的甲方供材数量没有异议，但对原告丰业公司按收料单上记载的材料价格计算出的甲方供材价格4,803,623.03元有异议，认为应根据合同约定的土建供材价格（钢材709.892吨、水泥4442.66吨、木材251.28立方）计算为4,122,958.87元。对丰业公司提供安装供材价值659,099.90元，袁玉振无异议。工程施工期间，原告丰业公司拨付工程款直接支付给袁玉振。该涉案工程截止到目前，原告丰业公司共支付工程款6,824,787元，袁玉振认可收到6,524,787元，另外2011年1月24日编号为6146992的收据，该收据中记载的交款人为丰业公司，收款人为长城公司；数额30万元，收款事由为预收文萃园1#的工程款。2017年2月10日编号为6146951的收据，该收据中记载的交款人为丰业公司，收款人为长城公司，数额27.781754万元，收款事由为预收文萃园1#的工程款。涉案工程的建设工程竣工验收备案表显示：该工程备案日期为2018年10月29日；施工单位为长城公司，项目负责人为张允乾；该工程于2008年3月开工，2010年6月竣工；工程质量验收为合格，但未注明验收时间。2018年10月22日，涉案工程通过竣工验收。根据四季菁华文萃园1#楼公示铭牌记载显示：该楼竣工日期为2011年4月。袁玉振在施工期间未支付水电费，被告袁玉振对上述工程施工完成后，未经竣工验收业主已经上房，实际交付居住使用。另查明，2009年10月，长城公司（承包人）与原告丰业公司（发包人）签订《建设工程施工合同》，该合同在枣庄市建设工程招标投标管理办公室办理了合同备案手续，备案号：枣建合办备字［2010］第19号。合同签订后，长城公司未实际施工。一审法院认为，一、关于合同效力及主体责任问题，袁玉振以长城公司项目经理名义与原告丰业公司签订的《建设工程施工合同》并无长城公司公章，且从庭审查明的事实来看，被告袁玉振与长城公司之间并无相应合同约定：袁玉振系长城公司项目经理或借用长城公司资质。袁玉振作为个人并无相应资质承包建设工程，袁玉振系借用长城公司名义挂靠从事建设施工，对此原告丰业公司应系明知，上述合同违反了法律法规的强制性规定，依法应认定无效。上述合同虽为无效，但各方对被告袁玉振为工程施工人这一事实并无异议，现被告袁玉振所承建的工程项目已竣工并经验收合格后交付使用，袁玉振应系上述工程的实际施工人。根据《中华人民共和国合同法》第五十八条：“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。”及最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”之规定，被告袁玉振作为实际施工人，有权主张相应的工程款。本案中，袁玉振作为实际施工人，有权以自己的名义对发包人即原告丰业公司提起诉讼，丰业公司应在欠付工程价款的范围内对袁玉振承担责任。同时，该院确认涉案工程应参照袁玉振与丰业公司于2009年12月10日签订的实际履行的《建设工程施工合同》中约定的结算条款结算工程价款。从袁玉振以长城公司名义与原告丰业公司签订的建设施工工程合同可以看出，承包方部分并无长城公司公章，仅有袁玉振的签字，且事后长城公司亦未追认，结合合同实际履行时工程款的拨付均由袁玉振与原告丰业公司之间直接进行结算可以看出，袁玉振应属明知并同意的，其要求长城公司承担工程款给付责任的诉请，突破了合同的相对性，无事实依据，该院不予支持。二、关于涉案工程造价及未施工外墙镶贴工程价款的认定，根据双方提交的证据，结合原、被告的诉辩意见，该院确认：1、根据审计报告结论，该院确认外墙镶贴工程属于被告袁玉振的施工范围。因该部分实际未施工的工程款应予扣除，具体数额应参照袁玉振与丰业公司于2009年12月10日签订的实际履行的《建设工程施工合同》中约定的结算条款结算，审计报告确认根据合同约定价目表中的外墙瓷砖材料价格计算该部分工程造价为588,863.62元；2、涉案工程总造价为13,302,094.12元（合同工程量造价12,266,890元+审计报告审定变更造价1,624,067.74元-未施工外墙镶贴工程价款588,863.62元）。三、关于已付工程款的问题，原告丰业公司共支付工程款6,824,787元，袁玉振认可收到6,524,787元。根据当庭袁玉振的质证意见结合收款收据记载的内容，能够确认2011年1月24日编号为6146992号的收据30万元由长城公司收取，该院确认丰业公司未支付给袁玉振该笔工程款，因此丰业公司实际拨付袁玉振工程款6,524,787元。2017年2月10日编号为6146951的收据，该收据中记载的数额27.781754万元，收款人为长城公司，依据合同的相对性该院依法确认丰业公司未支付给袁玉振该笔工程款。丰业公司可另行向长城公司主张，该院不予合并审理。四、关于甲供材料中供应土建材料款价款及安装材料价款的认定，1、袁玉振与丰业公司对丰业公司供应的土建材料的数量均没有异议，该院依法予以确认。但对土建材料的计算的价格存在分歧。丰业公司主张袁玉振对于主材料按实际价格结算已经签字认可，应按袁玉振签字确认的甲供材明细及收料单上标注的价格计算建材价款为4,803,623.03元；袁玉振主张应按合同约定的主材价中的土建供材价格（钢材3,260元/吨、水泥180元/吨、圆木1,500元/立方）计算为4,122,958.87元。该院认为，根据袁玉振与丰业公司签订的《建设工程施工合同》约定的土建供材价格，结合丰业公司于2010年5月11日出具证明，能够确认袁玉振的主张符合双方的约定，该院依法应予采纳，依法确认丰业公司提供的土建供材价款4,122,958.87元。虽然袁玉振对于主材料按实际价格结算已经签字认可，结合证明的内容能够认定袁玉振认可的仅为土建供材的数量而不是价款。同时，丰业公司在法定期限内没有提交相关证据予以证明其出具的证明内容与涉案工程无关联。双方约定本合同为固定价格承包方式，丰业公司关于该合同约定的主材价格（钢材3,260元/吨、水泥180元/吨、圆木1,500元/立方）均系图纸以外工程量部分的价格的主张，与合同中补充条款约定的内容相矛盾，其该项辩称的理由没有事实依据，该院依法不予采纳。2、丰业公司提供安装供材价值659,099.90元，双方无异议，该院依法予以确认。五、涉案工程质量经验收为“合格”而不是“优良”，袁玉振是否构成违约及违约责任的承担问题。首先，2001年7月20日建设部颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》规定中，取消了工程质量验收的等级，工程质量验收结果均以合格表示。此规定自2002年1月1日起执行。同时，2013年颁布实施的《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）和国务院《质量管理条例》对工程验收分为合格与不合格，不再设置优良等级；其次，从《枣庄市优良工程评选办法》规定的“优良工程评选的目的是为进一步提高全市的建筑工程质量水平，鼓励建筑施工企业加强管理，树精品工程意识，争创优质工程。市优良工程的评选报名原则是由建筑施工企业自愿申报，建设、设计、监理单位同意，并经区（市）工程质量监督单位择优推荐。”等内容可以看出，该评选办法评选的优良工程只是行业内的质量荣誉，并不是国家质量标准。目前我市现存的各种工程质量奖项如“泰山杯”、“榴花杯”等，只是工程质量荣誉，并非国家强制质量标准。第三，此工程竣工后未经验收即实际交付使用，实际上涉案工程于2018年10月22日才通过竣工验收，根据《枣庄市优良工程评选办法》规定的申报条件之一是：工程竣工并经建设单位组织验收投入使用，已经办理了竣工验收备案手续，并使用三个月以上没有发生质量问题，未出现质量投诉情况。由此可以看出优良工程的评选结果与工程质量并不对等，没有参加优良工程评选的施工工程，并不能必然认定该工程不是优良工程。综上，该院认为优良工程只是行业内的质量荣誉，并不是国家强制质量标准。根据2018年10月29日的《建设工程竣工验收备案表》中的内容看出，涉案工程经建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位及枣庄市质量监督站共同验收，认为该工程符合规范规定，并能满足使用要求，验收合格。同时，丰业公司在法定期限内未提供证据证明因袁玉振施工问题导致工程未被评为优良工程，故丰业公司主张涉案工程质量未达到约定的优良的质量标准应按合同约定扣除工程造价2%的违约金的理由，无法律依据，该院不予采纳。六、关于工程竣工日期及利息的计算起点问题。1、工程竣工日期，虽然袁玉振与丰业公司签订的《建设工程施工合同》无效，但被告袁玉振已经实际履行，涉案工程已由袁玉振实际施工完成，丰业公司对此亦认可，工程项目虽未经竣工验收但已实际交付使用，应当确认以丰业公司制作的四季菁华文萃园1#楼公示铭牌记载的该楼竣工日期为2011年4月。2、利息的计算起点问题，经查，工程竣工后，双方未及时就工程进行结算统计汇总，对此双方均有过错，该院依法确认其利息应从原告开始主张权利的2017年1月20日起计算，按照同期中国人民银行贷款基准利率计算至2019年8月19日；自2019年8月20日起，全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率，至本判决生效之日止。七、关于相关费用的负担问题。1、关于管理费问题，袁玉振与丰业公司签订的《建设工程施工合同》中未约定管理费的收取事项，丰业公司亦未提供证据证明其公司收取管理费的法律依据以及计算方法；丰业公司也未提交相应的证据证明，在袁玉振施工期间长城公司进行了一定的财务管理和安全上的管理，理应获得一定的管理费。亦无证据证明长城公司委托丰业公司在拨付袁玉振工程款时，代该公司直接扣除管理费，且与长城公司辩称的该公司与袁玉振不存在建设工程施工合同关系的理由相矛盾，根据法律规定长城公司也无权向袁玉振收取管理费。综上，丰业公司要求按工程总造价的2%扣减管理费的主张，缺乏事实和法律依据。该院不予支持；2、关于代扣税款问题，丰业公司当庭提交的纳税发票的纳税人系长城公司，不能证明该部分税款系丰业公司代袁玉振为涉案工程所缴纳，丰业公司主张在应付给袁玉振的工程款中扣减长城公司应缴纳税款无合同依据，突破了合同的相对性，该院不予支持。同时，袁玉振与丰业公司签订的《建设工程施工合同》中未约定扣除税金事宜，丰业公司主张按总造价的5.42%预先扣除752,886.36元税金的行为，无相应合同依据及事实依据，该院不予支持。当事人应按照税法的相关规定据实缴纳，对袁玉振因获取施工工程的工程款而应缴纳的税金，本案中不作预先扣减，如事后丰业公司依法为袁玉振实际代缴，可待实际发生后另行主张。3、水电费的扣减问题，虽然袁玉振与丰业公司签订的《建设工程施工合同》中约定了水电费的负担事项，但双方均未提交相关证据予以证实具体数额，鉴于在实际施工中水电费的支付客观存在，袁玉振所主张的无明确数据不应扣除的理由有失公平。丰业公司主张按建筑行业习惯及参照在同一时期袁玉振承包施工丰业公司其他工程结算中水电费按2%计取的主张，符合法律规定，该院予以采纳。具体数额为：13,302,094.12×2%=266,041.88元；4、关于审计费的负担，根据建筑行业对工程造价咨询服务服务费负担的习惯做法，结合本案实际，该院确认由袁玉振承担26,000元，丰业公司承担24,458元；5、关于质保金的问题，鉴于诉争工程已交付使用，且已超出五年质保期，丰业公司应予退还原告相应工程质保金。由此，该院确认丰业公司应支付袁玉振工程款1,729,206.47元（合同工程量造价12,266,890元+审计报告审定变更造价1,624,067.74元-未施工外墙镶贴工程价款588,863.62元-土建供材4,122,958.87元-安装供材价值659,099.90元-拨付工程款6,524,787元-水电费266,041.88元）。综上所述，原告丰业公司的诉讼请求没有事实与法律依据，依法应予驳回。依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第五十六条、第五十八条、第二百七十二条第三款、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十三条、第十四条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十三条、第六十四条、第一百四十二条、第一百四十八条、第一百六十四条之规定，判决：驳回原告枣庄丰业房地产开发有限公司的诉讼请求。案件受理费13,800.00元减半收取计6,900元，由原告枣庄丰业房地产开发有限公司负担。于判决生效之日起七日内交纳。二审期间，丰业公司提交（2018）鲁04民终934号民事判决书，证明关于优良工程该判决书依法进行了认可，系双方对建筑工程质量等级作出的更高标准的约定，该约定是双方真实意思表示，合法有效，同时对于审计费由施工人进行承担及管理费作为行业惯例依法进行了支持。袁玉振认为，该判决书并不是新证据，不能作为证据使用，该判决书不具有羁束力，关于市级优良工程及管理费问题答辩时已陈述。本院对一审法院查明的事实予以确认。本院认为，一、关于丰业公司向长城公司支付的款项，能否认定是向袁玉振支付的工程款。丰业公司在一审中主张共支付工程款为6,824,787元，其中2011年1月24日编号为6146992号的收据，是向长城公司支付的30万元；2017年2月10日编号为6146951的收据，是向长城公司支付的277,817.54元。袁玉振仅认可收到工程款6,524,787元。因丰业公司与袁玉振签订的施工合同为实际履行的施工合同，该合同并未约定袁玉振需向长城公司支付款项，因此，丰业公司提交的两张收据，不能作为向袁玉振支付工程款的依据。一审法院依据合同的相对性，认定袁玉振收到工程款金额为6,524,787元，并无不当。二、关于外墙镶贴工程造价应采用何种计价标准。丰业公司与袁玉振签订的施工合同是双方实际履行的合同，对于袁玉振施工完成的工程按照丰业公司与袁玉振签订的施工合同实际进行了结算。对于袁玉振未施工的外墙镶贴工程理应按照袁玉振签订的施工合同进行结算，因此，一审法院依据施工合同约定的价目表中的外墙瓷砖材料价格认定工程造价为588863.62元，符合法律规定。丰业公司与长城公司签订的施工合同虽为备案合同，但该合同仅是丰业公司为了工程验收借用长城公司的资质签订的施工合同，虽是备案合同，但不能作为袁玉振施工工程的结算依据。对于丰业公司的该项上诉请求，本院不予支持。三、关于涉案工程应否扣除未达优良的罚款。丰业公司与袁玉振签订的施工合同约定工程质量为优良，丰业公司提交的枣庄市住房和城乡建设局2007年度至2015年度优质工程通知文件中并无文萃园1#楼，虽然《建筑工程施工质量统一验收标准》规定了工程施工质量分为合格和不合格，但并不影响合同双方对工程质量等级作出更高标准的约定，《建筑工程施工质量评价标准》适用于建筑工程在质量合格后的施工质量优良评价。因施工合同明确约定工程质量标准达不到质量标准，扣工程造价的2%，本院应参照该约定，从工程造价中扣除袁玉振施工的文萃园1#楼质量未达标罚款266,041.88元（13,302,094.12×2%）。四、关于涉案工程造价中应否扣减管理费。根据丰业公司与袁玉振签订的施工合同中未约定管理费的收取事项，丰业公司与袁玉振在工程款结算过程中对于扣减管理费比例亦未确认，丰业公司亦无证据证明长城公司委托丰业公司在拨付袁玉振工程款时，代该公司直接扣除管理费。因此，丰业公司要求按工程总造价的2%扣减管理费的主张，本院不予支持。五、关于甲供材中的土建材料价格应否按照实际价格结算。丰业公司与袁玉振签订的施工合同约定按固定价结算，在合同中明确了土建部分甲供材的价格，丰业公司应当按照施工合同约定的材料价格结算。丰业公司主张袁玉振已认可按实际价格结算，在一审中提供的收料单、领料结算单中并无按实际价格结算的约定。因此，丰业公司要求按照实际价格结算，本院不予支持。六、关于利息起算的认定有无依据。丰业公司与袁玉振于2017年1月20日才就工程结算统计汇总，对此双方均有过错，一审法院从该日起算利息损失并无不当。七、关于审计费的认定是否有误。一审法院根据建筑行业对工程造价咨询服务服务费负担的习惯做法，结合本案实际，认定由袁玉振承担26,000元，丰业公司承担24,458元，并无不当。综上所述，上诉人丰业公司的上诉请求不能成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、第一百七十五条之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费13,800元，由上诉人枣庄丰业房地产开发有限公司负担。本判决为终审判决。审判长 邹 枫审判员 邵明伟审判员 杨丽娜二〇二〇年九月九日书记员 张 婕