广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂0203民初5537号 原告：袁成，男，1981年8月26日出生，壮族，户籍地址：广西壮族自治区来宾市象州县。 原告：江焕连，女，1977年8月8日出生，汉族，住广西壮族自治区柳州市鱼峰区。 以上二原告共同的委托诉讼代理人：周超群，广西华尚（柳城）律师事务所律师。 被告：柳州恒大金碧置业有限公司，住所：广西壮族自治区柳州市东环大道，统一社会信用代码：91450200079083717M。 法定代表人：沈治国，该公司总经理。 委托诉讼代理人：董志华，该公司员工。 委托诉讼代理人：韦翥，该公司员工。 原告袁成、江焕连与被告柳州恒大金碧置业有限公司商品房预售合同纠纷一案，本院于2020年8月7日立案后，依法适用简易（小额诉讼）程序，公开开庭进行了审理。原告袁成、江焕连共同的委托诉讼代理人周超群到庭参加诉讼，被告柳州恒大金碧置业有限公司经本院依法传票传唤，无正当理由，拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告袁成、江焕连向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告支付逾期交房违约金18528.76 -2- 元（房款926438元×2%）；2.判令被告承担本案诉讼费用。 事实和理由：2016年3月29日，原告与被告签订一份《商品房买卖合同》，该合同约定：被告将东环路168号翡翠龙庭2栋2单元4-2号房屋出售给原告，售价为926438元。原告依约履行了付款义务。合同第八条约定：被告应当在2018年8月31日前，将商品房交付原告使用。然而，该商品房于2019年6月14日方取得施工、勘察、设计、监理、建设五方单位验收合格，即符合法律规定的交付条件。合同第九条约定：逾期超过180日后，……原告要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，被告按日向原告支付已付房款万分之一的违约金。从2018年8月31日至2019年6月14日，逾期已超过180日。同时，该合同补充协议第五条约定：“逾期超过180日后，原告要求继续履行协议的，本合同所述逾期交房违约金支付比例最高不超过房屋总价的2%”。综上所述，被告逾期交房构成违约，应承担违约责任。原告为维护其合法权益，故诉至本院，请求判如所请。 被告柳州恒大金碧置业有限公司未到庭，但庭前向本院提交书面答辩状辩称：1、被告所销售的商品房在合同约定交付时间前已达到国家规定的交付标准，并已通知原告收房，原告也已领取房屋钥匙，双方已完成房屋交付，因此原告在已经收房入住且没有发现涉案商品房有任何质量问题的情况下，又以被告交付房屋时，未办理好验收备案登记而请求被告偿付逾期交房违约金既不符合公平原则，也无事实和法律依据；2、从柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局调取的柳州恒大金碧置业有限公司开发的翡翠龙庭项目1#、2#楼及地下室《建设工程质量竣工验收意见书》载明的竣工验收时间2019年6月14日，不是真正的五方验收时间，只是被告为了配合办理竣工验收备案申请而提供的，真正的五方验收合格时间应该是2018年8月15日，因为一般从验收合格到取得备案证明会有两三个月甚至更长的时间，因此涉案楼栋取得五方验收合格时间为2018年8月15日；3、本案涉案房屋只是涉及延迟办理竣工验收备案，并非交付使用，对原告居住使用并未造成任何实质影响，原告也未因此受到任何损失。如前所述，涉案房屋已于201 -3- 8年8月31日按照合同约定交付给原告居住使用，且不存在质量问题。逾期办理竣工验收备案，并未阻却购房者对合同标的使用价值的实现。因此，本案情形与逾期交付房屋有本质区别，不应当适用逾期交房的合同条款；4、根据《合同法》第114条：“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”以及《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》的29条：“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。”因此，违约金是以补偿性为主，惩罚性为辅。如前所述，被告迟延办理竣工验收备案并未对原告造成损失。如果按照《商品房买卖合同》附件四补充协议第五条的约定承担违约金，则属于违约金过分高于实际损失，应当予以适当减少。综上，原告的诉讼请求没有事实和法律依据，请求法院依法予以驳回。 本院认为，原、被告在平等、自愿的基础上签订《商品房买卖合同》，该合同对双方具有约束力。根据《中华人民共和国建筑法》第六十一条第二款的规定：“建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。”《建设工程质量管理条例》第十六条的规定：“建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件：……（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；……建设工程经验收合格的，方可交付使用。”被告建设开发的翡翠龙庭小区1#、2#楼在2018年8月15日进行过竣工验收，但根据《建设工程质量竣工验收意见书》显示，2019年6月14日才完成施工、勘察、设计、监理、建设五方验收。涉案房屋在通过竣工验收合格后符合法定交房条件，被告在该日期后方可向业主交房。被告在2018年8月31日前向原告发出收楼通知书，并于2018年9月8日向原告交付涉案房屋钥匙，提前将不符合合同约定和法律规定的房屋交付原告，不能视为完成交付，故逾期交房时间应当计算至2019年6月14日，已超过180日。根据《商品房买卖合同》附件四合同补充协议第五条的约定，被 -4- 告应当按照总房款的2%向原告支付逾期交房违约金18528.76元（926438元×2%）。 此外，被告柳州恒大金碧置业有限公司经本院依法传票传唤，未到庭参加诉讼，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，本院可缺席判决。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款的规定，判决如下： 被告柳州恒大金碧置业有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告袁成、江焕连支付逾期交房违约金18528.76元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院申请执行。 案件受理费263元（原告袁成、江焕连已向本院预交），减半收取131.5元，由被告柳州恒大金碧置业有限公司负担。 本判决为终审判决。 审判员  伍艳丽 二〇二〇年九月十五日 -5- 书记员  杨 柳 附相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条 -6- 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百六十二条基层人民法院和它派出的法庭审理符合本法第一百五十七条第一款规定的简单的民事案件，标的额为各省、自治区、直辖市上年度就业人员年平均工资百分之三十以下的，实行一审终审。