襄阳市樊城区人民法院民 事 判 决 书（2020）鄂0606民初4912号原告：杨成志，男，1973年11月10日出生，汉族，住襄阳市樊城区。委托诉讼代理人：徐家军，湖北联帮律师事务所律师，特别授权代理。被告：襄阳市亿弘装饰工程有限公司，住所地：襄阳市高新区长虹路长虹首府1幢2楼201右。法定代表人：孙清平，襄阳市亿弘装饰工程有限公司负责人。委托诉讼代理人：宋星杰，湖北思扬律师事务所律师，一般授权代理。原告杨成志与被告襄阳市亿弘装饰工程有限公司（以下简称亿弘装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年7月30日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告杨成志及其委托诉讼代理人徐家军，被告亿弘装饰公司的委托诉讼代理人宋星杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告杨成志向本院提出诉讼请求：1、判令被告偿付违约金21645元；2、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2019年7月17日，原、被告双方签订《装饰装修工程施工合同》，合同约定：开工时间为2019年7月17日，工期为120天。因乙方（被告）原因导致工程延误，每延误一天支付合同金额0.1%的违约金。在合同履行过程中，被告以各种理由拖延工期，导致实际交房为2020年5月23日，延迟交房136天。原告就违约金多次与被告协商无果，为维护其合法权益，现依法提起诉讼，望法院依法判如所请。被告亿弘装饰公司辩称，2019年7月17日至2020年5月23日，共计223个工作日，扣除原告自购主材安装期限120个工作日，付款延误4个工作日，项目实际施工99个工作日，被告并不存在违约情形，不应当承担违约责任，请求人民法院驳回原告的诉讼请求。本院经审理认定事实如下：2019年7月15日，杨成志作为发包方（甲方）与亿弘装饰公司作为承包方（乙方）签订《装饰装修工程施工合同》，合同主要内容为：第一条工程概况。工程地点：融侨城2-1-903；内容及做法：详见《工程报价明细表》及图纸；方式：乙方包工并包全部材料，见附表乙方提供《乙供才配套明细表》；工程期限为120天（工作日），开工日期2019年7月17日；合同价款：本合同工程造价人民币56700元。第五条材料供应。按合同约定由甲方提供的材料、设备，甲方应在材料到现场前通知乙方，双方共同办理交接手续。甲方自行购买价格差异较大的材料如洁具、灯具、电料、塑钢门窗、地板、五金件、石材等，如甲方要求乙方代购，需向乙方交纳所购费用的10%的代购费。第六条工期延误。对以下原因造成竣工日期延误，工期相应顺延。（1）工程量变化或设计变更；（2）停水、停电或不可抗力；（4）有地暖、中央空调、甲方自行施工项目（如现浇、钢构等，自购主材等项目）的施工时间和小区物业特殊要求不允许施工等情况下的时间不计入在所签合同工期内。因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的返工费用由甲方承担，工期顺延。甲方未按期交付一、二期工程款，合同工期相应顺延。第九条工程款支付。第一次合同签订时支付39700元；第二次木工基本完工，油漆工进场之前支付15300元；第三次施工基本完成，送保洁前支付1700元。甲方如拖付中期款及增项款项，乙方有权停工且由甲方承担后果。第十条违约责任。甲方未按期支付水电改造工程款及第二、三次工程款或因甲方其他原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金合同额的1‰；由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金合同额的1‰。当日，亿弘装饰公司针对杨成志融侨城2-1-903房屋制作家装预算书，该预算书载明：备注，1、实木或复合地板、套装门、橱卫门、防盗门、衣柜门、移门、集成吊顶及所需电器、防盗网、橱柜、灯具、洁具、灶具、太阳能、热水器、采暖设备、玻璃、墙纸、石材、楼梯及扶手均由甲方自行购买和安装；2、本工程所用瓷砖、开关、插座及底盒，由甲方自行购买，乙方安装或施工。以上注意事项，由杨成志在客户签名栏签名。该预算书还对各项工程项目、数量、基价、计价等列出了明细表，合计工程款为73614元。并约定水电据实结算，完工后根据实际发生结算水电人工材料费。上述合同、家装预算书签订后，杨成志向亿弘装饰公司支付定金3000元，并先后于2019年7月14日、6月2日向亿弘装饰公司支付第一次（期）款项19700元、20000元，计39700元。亿弘装饰公司随即组织施工，并给杨成志办理公司弘福卡，用于亿弘装饰公司帮杨成志代购主材支付货款。2019年9月18日，杨成志向亿弘装饰公司支付水电款14550元。同年9月28日，木工、泥工完成验收。同年10月8日，杨成志向亿弘装饰公司支付第二次（期）款项15300元，并支付增项费用2720元。同年11月23日，亿弘装饰公司主材部询问杨成志主材有哪些品牌，要求尽快选好，漆刷完就要装地板、衣柜了。同年12月5日，墙漆工完工。2019年7月14日至2020年4月29日期间，杨成志分四次向亿弘装饰公司弘福卡上支付主材款50000元、30000元、1000元、6075元，共计87075元。2019年12月9日，卧室地板安装完毕，但衣柜一直未到货，直到同年12月25日衣柜到货安装完毕。2020年1月5日，因主材柜门颜色有误、卫浴一个柜子尺寸做错，杨成志要求更换，由于临近春节及疫情原因，直到2020年5月2日才更换了柜门，同年5月20日才处理完卫浴柜子售后问题。2020年5月23日，整个装修工程全面验收完成，当日，杨成志向亿弘装饰公司支付尾款1700元（含弘福卡中余额500元）。以上，双方签订的施工合同约定的工程期限为120天（工作日），即应从2019年7月17日始至2020年1月10日止。由于杨成志第二次（期）付款时间有所延迟，加之其购买的主材质量问题需销售方提供售后服务以及疫情因素的影响，造成延迟交货、安装，直至2020年5月23日，原、被告双方才对已完成的装饰工程整体项目进行全面验收。上述事实，有原、被告陈述，原告提交的《装饰装修合同》1份、交款收据9份、订货合同1份及收据2份；被告提交的营业执照、企业资质证书复印件各1份、《装饰装修合同》、《家装预算书（工程报价明细）》、《装修施工手册》各1份、验收回执单3份、微信聊天记录、主材订货合同、说明2份等证据，在卷证实。本院认为，公民、法人合法的民事权益受法律保护。本案原告杨成志将其所有的一套房屋交由被告亿弘装饰公司装修完成，二者并签订《装饰装修工程施工合同》，双方之间装饰装修合同关系成立并生效，原、被告均应按合同约定享有权利，履行义务。原、被告双方在合同中约定了开工日期为2019年7月17日及工程期限为120天（工作日），被告亿弘装饰公司亦按合同约定于2019年7月17日进行施工，直到2020年5月23日双方才将装修的整体项目进行全面验收完成，共计用工期223个工作日，超出合同约定工期103个工作日。超工期的主要原因系原告购买的主材出现质量问题，需要销售方提供售后服务，加之疫情的影响，致使延迟交货、安装；同时，由于原告在支付第二次（期）工程款时有所迟延，共导致被告工期延长103天（工作日），根据《装饰装修合同》第六条第2款约定“因甲方（杨成志）提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的返工费用由甲方承担，工期顺延”及第九条第2款“甲方（杨成志）如拖付中期款，乙方（亿弘装饰公司）有权停工且由甲方承担后果”的规定，本案被告的工期应顺延103天（工作日），由此，被告并不存在工程期限延误的违约行为，原告诉请被告承担延迟工期136天的违约责任，无事实与法律规定，本院不予支持。依照《中华人民共和国民法通则》第五条、《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：驳回原告杨成志的诉讼请求。案件受理费依法收取171元，由原告杨成志负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省襄阳市中级人民法院。审判员  陈明军二〇二〇年九月二十五日书记员  马 楠