江西省永丰县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）赣0825民初1788号 原告：永丰县第二建筑公司，住所地：永丰县恩江镇傅家坝170号，统一社会信用代码913608251622301598。 法定代表人：戴晓华，公司经理。 委托诉讼代理人：黄思江，男，住永丰县，系原告公司项目经理。 委托诉讼代理人：刘桂英，江西阳丰律师事务所律师。 被告：实实在在集团（江西）药业有限公司，住所地：永丰县工业园南区医药产业园26栋，统一社会信用代码91360825MA363C3X6M。 法定代表人：李传炳，公司总经理。 原告永丰县第二建筑公司与被告实实在在集团（江西）药业有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年8月17日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人到庭参加诉讼，被告经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告永丰县第二建筑公司向本院提出诉讼请求，要求：1、被告立即支付原告签证单工程款1853439.07元及逾期付款利息（庭后书面申请变更金额为1699083.79元，利息从2020年1月1日起计算至付清款之日止，按月息2%计算）；2、诉讼费由被告承担。事实与理由：原告以包工包料形式承建了被告公司中药饮片、中药提取及保健食品生产大健康产业项目，双方于2018年12月26日签订了《建设工程承包合同》，合同对工程概况、承包范围及内容、工期、价款、工程款支付办法及时限等事项进行了约定，合同专用条款第9条约定“工程进度款支付时限：在达到工程进度款支付条件后，承包人提出工程款申请并经监理工程师和经发包方现场工程师确认后7天内发包人应向承包人支付工程进度款。如未按时足额支付，逾期工程款除按月息2%支付利息外，承包方有权停工。由此造成的损失由发包方承担”。合同签订后，原告按照合同约定对工程项目进行施工，截至2019年4月16日，原告完成了1、3、4、9号车间部分土建工程项目，并向被告提出了按合同约定支付工程进度款的申请函及报批表，但被告却因资金紧张等原因未按合同约定向原告支付工程款。2019年6月原告因被告未付工程款而停工。为此原告除完成1、3、4、9号车间部分土建工程施工外，同时因施工需要增加的工程量签证单工程款有1853439.07元，上述费用已由原、被告及监理单位三方签字盖章认可，原告多次要求被告支付未果，遂提起诉讼。 被告实实在在集团（江西）药业有限公司未答辩，也未提交任何证据。 原告围绕其诉讼请求依法提交了建设工程承包合同、工程签证单及工程预算书、工程停工通知书等证据，因被告未到庭质证视为放弃质权利，本院对原告提交的证据审查后依法予以确认。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2018年12月26日原告永丰县第二建筑公司与被告实实在在集团（江西）药业有限公司签订了《建设工程承包合同》，约定由原告承包建设被告中药饮片、中药提取及保健食品生产大健康项目工程，工程内容为技术研发综合大楼、专家宿舍食堂综合大楼、1号、2号、3号、4号、5号、8号、9号车间建设；合同工期304日历天，合同价款64800258元；发包方向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款；发包方就本合同所指工程向承包方签发的任何文件，包括但不限于工程签证、工期延期等，只有经发包方所委派的总工程师签字及建设单位盖章确认后方可生效。若未经发包方所委派的总工程师签字及建设单位盖章确认，则一律无效；合同通用条款工程款（进度款）支付约定在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款），发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任；合同专用条款约定发包方委派的工程师为聂万民，总监理工程师为金红卫，监理单位委派的工程师为高鹏，承包方项目经理为卢继松，项目现场总负责人为邓政；工程款支付办法约定将9幢建筑房屋分为3组，每组完成总工程量的30%后付款15%，完成总工程量的50%后再付款20%，完成总工程量的70%后再付款15%，全部完工并通过竣工初验后再付款15%，所有房屋通过土建竣工验收并完成工程决算后再付款15%，余下15%自所有房屋通过土建竣工验收之日起一年后的一个星期内付清，工程质量保修金自所有房屋通过土建竣工验收之日起二年后的一个星期内付清；在达到工程进度款支付条件后，承包人提出工程款申请并经监理工程师和发包方现场工程师确认后7天内发包人应向承包人支付工程进度款。如未按时足额支付，逾期工程款除按月息2%支付利息外，承包方有权停工。由此造成的损失由发包方承担。合同还对其他事项进行了约定。合同签订后，原告按照合同约定进行了施工建设，至2019年4月已完成1号、3号车间大部分土建工程和4号、9号车间部分土建工程项目，后因被告未按合同约定支付原告工程进度款而导致停工。2019年12月12日被告向原告发出书面停工通知，写明因被告公司资金紧张等原因工程已实际停工半年时间，经被告公司决定从2019年12月12日起正式停止建设项目施工，并要求原告拆除工地上所有脚手架、模板、支撑、塔吊等设施，做好清场工作，做好已完成工程量的清算工作，经发包方和施工方双方核对认可后作为工程价款结算的依据。原告及监理单位均在停工通知书上签字盖章确认。2019年12月27日至31日期间被告在原告提交的工程签订单（包括9号车间塔吊费用签证工程款702438.35元、9号车间图纸变更增加工程款8019元、9号车间钢筋拆除搬运工程款11633元、1号车间脚手架租金签证31006元、3号车间脚手架租金99289.37元、9号车间轮扣租金307407.76元、9号车间脚手架租金230929.62元、9号车间塔吊租金等86234.52元、脚手架租金3009.13元、水电杂费工程款219117.04元，合计1699083.6元）上加盖公章，被告公司法定代表人和委派工程师均在签证单上签名确认。后原告要求被告支付上述工程款未果，遂提起诉讼。另查明，原告已就合同约定的已施工的土建工程款另案提起了诉讼。 本院认为，原告永丰县第二建筑公司承包被告实实在在集团（江西）药业有限公司建设工程项目，双方签订了《建设工程承包合同》，该合同系双方自愿协商签订，内容不违反法律规定，合法有效，双方均应按照合同约定全面履行自己的义务。原告已按照合同约定进行了施工，被告应当按照合同约定支付工程款。根据被告于2019年12月12日向原告出具的《工程停工通知》，双方实际上已解除了《建设工程承包合同》。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条规定“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失”规定，被告应当支付原告已施工的工程款。由于原告已就合同约定的土建工程款另案起诉处理，本案中原告仅要求被告支付签证工程款，根据《建设工程承包合同》约定发包方就本合同所指工程向承包方签发的任何文件，包括但不限于工程签证、工期延期等，只有经发包方所委派的总工程师签字及建设单位盖章确认后方可生效。合同通用条款工程款（进度款）支付约定在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款），如未按时足额支付，逾期工程款除按月息2%支付利息外，承包方有权停工。原告增加的工程款经被告签字盖章确认，合法有效，被告应当支付。经被告签字盖章确认的签证工程款合计为1699083.6元本院依法予以确认。原告自愿撤回另154355.28元签证工程款的诉讼请求不违反法律规定，本院予以准许。关于逾期付款违约金，合同约定未按时足额支付应按月息2%支付利息，该约定不违反法律规定，合法有效，本院依法予以支持。根据合同支付工程款期限约定，应在确认计量结果后14天内支付，签证工程款最后确认计量结果时间为2019年12月31日，因此应从2020年1月15日起开始计算逾期付款违约金至付清款之日止。被告经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为放弃其诉讼权利，本院依法缺席判决。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十七条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条、第十七条、第十八条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下： 被告实实在在集团（江西）药业有限公司于本判决生效后十五日内支付原告永丰县第二建筑公司建设工程款1699083.6元并支付逾期付款违约金（逾期付款违约金以1699083.6元为基数，按月利率2%从2020年1月15日起计算至付清之日止）； 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费21481元（原告已预交），由被告实实在在集团（江西）药业有限公司负担20091元，原告永丰县第二建筑公司负担1390元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于江西省吉安市中级人民法院。 审 判 长  胡伍根 人民陪审员  鄢慧珍 人民陪审员  黄荣华 二〇二〇年九月二十二日 书 记 员  吴国凤 附：相关法律条文及司法解释 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第十条建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照本解释第三条规定处理。 第十七条当事人对欠付工程款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 第十八条利息从应付工程价款之日起计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明确的，下列时间视为应付时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 温馨提示：权利人申请执行的期限为二年，逾期不申请执行，视为放弃，即丧失向法院申请执行的权利。