江苏省常州市新北区人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0411民初3102号原告：上海刚瑞建筑装饰设计工程有限公司，统一社会信用代码91310120585283025J，住所地上海市奉贤区青村镇南奉公路385号3幢184室。法定代表人：范迎春，该公司总经理。委托诉讼代理人：汤如良，江苏新联律师事务所律师。被告：沪鑫（上海）建设发展有限公司，统一社会信用代码91310120630315234Q，住所地上海市宝山区德都路266号C-66室。法定代表人：汪发祥，该公司总经理。委托诉讼代理人：张小忠，该公司员工。原告上海刚瑞建筑装饰设计工程有限公司（以下简称“刚瑞公司”）与被告沪鑫（上海）建设发展有限公司（以下简称“沪鑫公司”）建设工程分包合同纠纷一案，本院于2020年6月10日立案受理。后因案情复杂，依法组成合议庭，于2020年9月15日公开开庭进行了审理。原告刚瑞公司的委托诉讼代理人汤如良、被告沪鑫公司的委托诉讼代理人张小忠均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告刚瑞公司向本院提出诉讼请求：1、请求依法判令被告立即支付原告工程承包款95039元；2、请求依法判令被告支付原告违约金50000元；3、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：原、被告在2019年5月签订《承包合同》一份，合同就被告承建的常州阿奇夏米尔机床有限公司办公楼工程项下的吊顶，隔墙等工程转包给原告施工事宜达成协议。该合同就承包范围，承包形式，施工用料，工程质量，施工期限，承包款计算方式和支付期间及违约责任等均作为明确约定，原告按约组织进场施工，因被告部分更改设计和增加施工项目，原告于2019年8月底按质按量完成工程，交付被告接受。根据合同约定，被告在按约支付首期5%合同定金和二期30%工程进度款后，三期30%工程进度款本应于2019年8月原告完成石膏板进场施工完毕后支付，然而被告失信，在原告催要下，被告承诺付款，故原告按约提前三天向被告开具发票，但在原告从2019年9、10、11、12、2020年1月向被告开出发票，但被告均借故拒付。原告在2019年8月完工退场后，对工程进行决算，就全部工程项目款项及被告现场调用原告材料款立表送交被告，而被告迟迟不予理会，在原告反复催促下，2020年1月7日被告工程负责人员从原告处取走了相关单证进行核算，但被告在原告多次催要的情况下，被告仍然既不与原告结算，又借故拒付余款，为维护原告的合法权益，特具状向贵院起诉，请求依法判处！庭审中，原告撤回第一项诉讼请求并将第二项诉讼请求调整为主张违约金42284元，本院口头裁定予以准许。被告沪鑫公司辩称，一、被告认为原告以上诉讼请求：违背分包合同约定条款，与事实严重不符，时至今日未按建筑工程规范提交：1、该工程监理公司、业主签署的：吊顶龙骨隐蔽工程验收合格单，2、吊顶面层验收合格单，3、单项工程验收合格单，4、单项工程竣工验收交接单，5、单项工程质量保修卡，6、吊顶安全使用承诺书。没有尽到建筑装饰设计工程有限公司的资质职责和该承担的义务，违反工程施工、安全规范、违背协议精神，有损我公司荣誉。二、答辩事实与理由：2.1：原告工程承包款（含增项款、材料款、税款等与2020年09月08日全部结清）共计为：79373元，原告已经书面确认不再有任何争议。2.2：关于原告提出违约问题，事实是原告违约造成。分包合同一：承揽期限约定：2019.06月01日至07月15日，时间期限：45天。而原告没有按时施工作业完成，原因：原告缺少工人施工，经被告多次催告无果，见证据编号05。2.3：原告没有按分包合同二：施工单位应该按楼层完成面验收：分为：龙骨施工完成验收、板面施工完成验收共计：2次。正因为原告没有按规范施工也没有按合同要求：取得该工程专属主管监理单位分部分项验收，导致原告施工吊顶等项目质量出现严重问题，见证据编号：06。造成原告多次派人修复，导致甲方至今还欠被告贰佰多万元工程款尚未结清。原告的行为造成被告严重经济损失。2.4：原告至今尚欠被告增值税发票10937元金额。被告多支付原告工程承包总价：484373的5%的工程质量保证金。共计：24218.65元。2.5：原告枉顾事实，行为错乱，故意找茬，应该承担本案的诉讼费用。退回工程质量保证金。共计：24218.65元。完成工程质量保修期后由原告支付。（时间自法院受理之日起365天后支付）综上所述，请贵院在准确认定事实的基础上依法判决，切实维护我公司的合法权益。同时我司不排除进行反诉的权利。追究原告的法律责任和因原告责任造成我公司损失的赔偿。本院经审理认定事实如下：2019年6月，沪鑫公司与刚瑞公司签订《承包合同》一份，约定内容如下：“工程名称：常州阿奇夏米尔机床有限公司；承包范围：办公楼一至二层轻钢龙骨石膏板吊顶、矿棉板吊顶、轻钢龙骨石膏板隔墙。承包形式：包工包料……一、承揽期限：2019.6月1日至7月15日时间45天……三、付款方式：本合同订立后，甲方支付乙方本合同暂定总造价的15%合同定金双方如有任何一方违约，违约方向守约方每日5%损失费和违约金。轻钢龙骨材料需按甲方要求填写材料确认单，轻钢龙骨进场施工安装完毕验收合格甲方支付本工程量的30%;石膏板进场施工完毕甲方支付工程量30%;工程竣工完毕验收合格，检验批资料符合备案要求工程量的20%，合同最终结算总工程量5%作为质量保修金，质量保修期为壹年。每次付款前乙方需提前三天向甲方提交同额度的13%增值税轻钢龙骨及石膏板各一半发票……六、违约责任：合同签订是经双方公平公正协商一致的结果，签订后如有任何一方违约需赔偿另一方合同总价的10%违约金。”2020年9月8日，沪鑫公司与刚瑞公司签订《工程款结算确认书》，一致确认：“1、石膏板、矿棉板吊顶、石膏板隔墙、窗帘箱制作包工包料项目，决算：422840元，大写：肆拾贰万贰仟捌佰肆拾元整。2、所购2019年6月22日至2019年11月11日所有材料货款金额：48450元。大写：肆万捌仟肆佰伍拾元整。3、确认增项款：人工费：9600元，大写：玖仟陆佰元整。4、增加税点：小写：3483元，大写：叁仟肆佰捌拾叁元整（增加材料货款48450元+确认增项款人工费9600元=58050元*6%=3483元）。5、己付款：405000元，大写：肆拾万伍仟元整。6、余款：79373元，大写：柒万玖仟叁佰柒拾叁元整。已全部结清（具体见2020年09月09日企业银行汇款回执）。我方确认不再有任何争议。”另查明：被告沪鑫公司分别于2019年6月3日、8月6日、2020年1月4日、1月21日、1月23日共计支付被告刚瑞公司工程款405000元，于2020年9月8日支付工程款79373元。案涉工程中轻钢龙骨、石膏板工程尚未进行竣工验收。以上事实，有承包合同、结算确认书、付款凭证等证据材料及到庭当事人陈述在卷佐证，本院依法予以确认。本院认为，原、被告双方签订合同后，理应根据合同约定履行各自的义务。根据本院查明的事实，原、被告在合同履行过程中，原告存在拖延工期、未进行竣工验收、被告存在迟延支付工程款等情形，故双方均存在违约行为，原告根据合同约定要求被告承担合同结算总价款10%的违约金，其数额过高，本院结合双方过错程度调整为15000元。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决如下：一、被告沪鑫（上海）建设发展有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告上海刚瑞建筑装饰设计工程有限公司违约金15000元。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。二、驳回原告上海刚瑞建筑装饰设计工程有限公司的其他诉讼请求。案件受理费858元，由被告沪鑫（上海）建设发展有限公司负担304元，由原告上海刚瑞建筑装饰设计工程有限公司负担554元。（该款原告已预交，被告应承担部分由被告于本判决生效之日起十日内直接给付原告，本院不再退还）如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于江苏省常州市中级人民法院，同时向该院预交上诉案件受理费。审 判 长  张 振人民陪审员  李耀祥人民陪审员  吴叶萍二〇二〇年九月二十五日书 记 员  倪 静