河南省许昌市中级人民法院民 事 判 决 书河南省许昌市中级人民法院民事判决书（2020）豫10民终1580号上诉人（原审原告）：河南龙腾建筑劳务有限公司，住所地：河南省郑州高新区翠竹街1号30幢1单元6层01号。法定代表人：代修娥，该公司总经理。委托诉讼代理人：刘继达，河南金合力律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：中州万基城市建设有限公司，住所地：河南省许昌市许继大道原商校院内东楼。法定代表人：杨俊锋，该公司总经理。被上诉人（原审被告）：张玉杰，男，1972年10月13日出生，汉族，住河南省许昌市魏都区。上述被上诉人共同委托诉讼代理人：刘阳，河南天苑律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：河南三睿置业有限公司，住所地：河南省许昌市文峰北路554号。法定代表人：宋清山，该公司总经理。上诉人河南龙腾建筑劳务有限公司（以下简称河南龙腾公司）因与被上诉人中州万基城市建设有限公司（以下简称中州万基公司）、张玉杰、河南三睿置业有限公司（以下简称河南三睿公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服河南省许昌市魏都区人民法院（2019）豫1002民初9200号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年7月16日立案后，依法组成合议庭，进行了审理。上诉人河南龙腾公司的委托诉讼代理人刘继达、被上诉人中州万基公司、张玉杰的共同委托诉讼代理人刘阳到庭参加诉讼，被上诉人河南三睿公司未到庭。本案现已审理终结。河南龙腾公司上诉请求：1．请求撤销河南省许昌市魏都区人民法院（2019）豫1002民初9200号民事判决书；2．判令被上诉人立即支付尾款200000元及利息（利息以200000元为基数，利率按照中国人民银行公布的对应期限贷款基准利率，自2017年7月25日起计算至实际实际给付之日止）；3．依法判令河南三睿公司在欠付中州万基公司工程价款范围内对河南龙腾公司承担责任；4．本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。事实和理由：1．河南龙腾公司于2017年已将案涉工程干完，一审法院以工程未完工验收，且未交付使用，认定河南龙腾公司未按照合同履行义务明显不当；2．依据工程协议，河南龙腾公司施工完毕经甲方验收后就应当支付工程款，不能因地下车库交付使用与否就否定河南龙腾公司的劳动成果，不支付工程款；3．地下车库现已被业主实际使用，中州万基公司应当支付工程款。综上，请求支持河南龙腾公司的上诉请求。中州万基公司辩称，在2018年河南龙腾公司已就本案提起过诉讼，该案中已查明中州万基公司不拖欠工程款。2017年工程付款协议签订背景是案涉工程被列为问题楼盘，且因黄真生个人原因出现信访，该协议的签订是中州万基公司本着配合维稳的态度所签，该协议签订时中州万基公司已将应付的工程款付清，协议第一条的30万元支付后，尚未完工的地下车库的工程款也已提前超额支付，河南龙腾公司主张的本案20万元在协议第三条约定支付前提是20天内将地下室工程全部干完，该20万元不属于工程款的支付，实质上是对20天内完工的一种制约和奖励，该协议由南关办事处当时负责人姚红安签字。一审中，中州万基公司出示工程保全公证书显示地下车库至今多处钢筋裸露，墙体坑洼不平、巨大积水点等诸多问题，地下停车场多处张贴车库未完工的警示标语，且有该问题楼盘处理部门南关办事处及物业公司出具的证明，足以证明地下停车场至今未完工，早已超出20天的支付前提。河南龙腾公司所主张的地下停车场有车辆停放的问题，因地下车库至今未完工，为了维护业主的稳定，物业无法采取强制措施，但已充分进行警示。综上，河南龙腾公司的上诉请求应不予支持。张玉杰辩称，张玉杰是现场项目负责人，签字是职务行为，不应承担任何责任。河南龙腾公司向一审法院起诉请求：1．判令被告中州万基公司与张玉杰共同支付原告河南龙腾公司尾款200,000元及利息（利息以200,000元为基数，利率按照中国人民银行公布的对应期限贷款基准利率自起诉之日起计算至实际给付之日止）；2．判令被告河南三睿公司在上述工程价款范围内对原告河南龙腾公司承担责任；3．本案诉讼费用由被告承担。一审法院认定事实：2012年10月16日，河南龙腾公司作为承包方与许昌市万基城市建设有限公司作为发包方（以下简称许昌市万基公司）签订《建设工程施工劳务分包合同》，合同内容为：“工程名称许昌市华星嘉园；工程地点许昌市兴华路中段；建筑面积四栋约30000㎡（以实际面积为准）；承包方式为包施工机械，包周转材料，包人工工费，包质量，包工期，包文明施工，配合施工技术管理，配合材料试验；承包范围为除防水、门窗、外墙保温、楼梯栏杆、扶手、阳台栏杆、空调格栅、铁艺、楼梯电梯间二次装修、涂料、内外墙体石材干挂及粘贴、轻质隔墙安装、安装工程（水、电、暖通、消防电梯等）以外的所有土建工程施工的劳务；承包单价为345元/㎡；付款时间及付款方式为主体结构按建筑面积总价的50%结算，分两次工程款拨付到位。二次结构，砌体完成按建筑面积总价的20%拨付工程款，内粉、外粉按总价的15%拨付工程款，工程全部结束验收合格一个月内支付总价款的97%，3%作为保修金，一年内支付”。2016年8月16日，河南龙腾公司与中州万基公司就华星嘉园2#、3#、5#、6#楼面积进行确认，经共同确认，主楼面积合计为30683.19㎡，车库总面积为8337㎡，双方确认最终结算以此面积为准。截至2017年3月24日，中州万基公司向河南龙腾公司付款共计13,830,000元。2017年7月4日，河南龙腾公司与中州万基公司签订《工程付款协议》，双方就华星嘉园2#、3#、5#、6#楼主体剩余工程及地下室地坪工程施工及付款达成协议，协议约定在地下室车库浇筑前中州万基公司必须支付给河南龙腾公司300,000元。河南龙腾公司在收到款项后，必须保质保量完成地下室地坪及墙体的粉刷工程。河南龙腾公司保证在二十天内把上述四栋楼的主体工程及地下室工程全部干完，经中州万基公司验收后一次性付清余款200,000元。2017年8月25日，中州万基公司依约向河南龙腾公司付款300,000元。后因涉案工程地下车库至今未完工验收，亦未交付使用，中州万基公司与河南龙腾公司就200,000元的支付问题发生争议，河南龙腾公司于2019年12月5日诉至一审法院。另查明，2014年4月2日，许昌市万基公司将公司名称变更为中州万基公司。一审法院认为，河南龙腾公司与中州万基公司签订的《工程付款协议》系双方的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，该协议合法有效，各方当事人均应当按照约定履行自己的义务。该协议中约定，河南龙腾公司保证在二十天内把上述四栋楼的主体工程及地下室工程全部干完，经中州万基公司验收后一次性付清余款200,000元。现涉案工程地下车库至今未完工验收，亦未交付使用，因河南龙腾公司未按照该协议的约定履行自己的义务，故对河南龙腾公司主张支付200,000元尾款的诉讼请求，不予支持。判决如下：驳回原告河南龙腾建筑劳务有限公司的诉讼请求。二审中，当事人未提交新的证据。二审查明事实与一审查明事实相一致。本院认为，河南龙腾公司与中州万基公司于2017年7月4日签订的《工程付款协议》约定的案涉20万元工程款支付条件为：河南龙腾公司保证在二十天内把华星嘉园2#、3#、5#、6#楼的主体工程及地下室工程全部干完，经中州万基公司验收后一次性付清余款200,000元。河南龙腾公司未按照合同约定将地下室工程完工，中州万基公司亦未进行验收，故河南龙腾公司要求支付工程款20万元未达到合同约定的支付工程款的条件。关于河南龙腾公司主张地下室已被业主实际使用的上诉理由，因河南龙腾公司未提供证据证明业主使用地下室系经中州万基公司同意，故河南龙腾公司的该上诉理由不能成立，本院不予支持。综上所述，河南龙腾公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费4300元，由上诉人河南龙腾建筑劳务有限公司负担。本判决为终审判决。审判长 颜 森审判员 马 龙审判员 郭林山二〇二〇年九月十四日法官助理李仕元书记员杨阳执行催告通知书履行义务人：根据2016年9月25日中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的意见》，你方应在生效判决指定的期限内主动履行判决确定的义务。如果有财产拒不履行，你将承担如下法律责任：1、增加执行成本。未在指定期间履行的，支付迟延履行金或加倍支付迟延履行期间的债务利息，承担执行费用。如实报告财产，否则罚款，拘留。2、消费行为限制。限制乘坐一等以上动车、高铁、飞机、入住星级宾馆、酒店、旅游度假、上夜总会、高尔夫球场、新建、扩建、装修房屋、出境。3、经商立项限制。限制设立金融类公司、社会组织、发行债券、股票、终止股权行权、从事不动产、国有资产交易、使用国有自然资源、获得政府补贴、政策支持、海关认证、从事药品、食品等行业及房地产、建筑企业资质、授信。4、就业就学限制。限制招录（聘）为公务员或事业单位工作人员、担任国企高管、金融机构高管、事业单位法定代表人、社会组织负责人、党代表、人大代表、政协委员、子女就读高收费私立学校。5、评先受奖限制。不得评为道德模范、获得慈善类奖项，已获得的予以撤销。单位或其领导成员成为失信被执行人的，不得参评文明单位，已取得文明单位的撤销。6、控制资金财产。查封、扣押、冻结、划拨、变价、扣留、提取、拍卖、变卖可供执行的存款、债券、股票、基金、收入及财产。7、追回债权抵债。对你享有到期债权的第三人发履行到期债务通知，追讨你担保、与他人共有、第三人占有的财产。8、拘传拘留罚款。对无正当理由拒不到场的拘传，拒不履行的处十五日以下拘留，个人罚款十万以下，单位罚款五万以上一百万以下。9、刑事自诉追究。申请执行人对拒不执行判决、裁定的被执行人，在公安、检察机关不予追究刑事责任的情况下，可以提起刑事自诉。10、刑事责任承担。有能力而拒不执行法院判决、裁定，情节特别严重的，处三年以上，七年以下有期徒刑，并处罚金。邮编：461000地址：许昌市魏都区前进路与魏文路交叉口