新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民法院   民 事 判 决 书   （2019）新0105民初4835号   原告：新疆朗月电器开关有限公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区九道湾1715号。   法定代表人：周保贤，该公司经理。   委托诉讼代理人：杨军，新疆智瑞律师事务所律师。   被告：新疆太领房地产开发有限公司，住所地新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市新区水里林业综合办公楼一楼。   法定代表人：王晓，该公司执行董事。   委托诉讼代理人：夏良杰，男，该公司副总经理。   委托诉讼代理人：陈文格，男，该公司员工。   原告新疆朗月电器开关有限公司（以下简称朗月公司）与新疆太领房地产开发有限公司（以下简称太领公司）承揽合同纠纷一案，本院于2019年11月4日立案后，依法适用普通程序，于2020年6月29日公开开庭进行了审理。原告朗月公司的委托诉讼代理人杨军、被告太领公司的委托诉讼代理人夏良杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   原告朗月公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付货款1,100,000元；2.判令被告支付违约金55,000元。事实和理由：2016年4月25日原、被告签订供电工程施工合同，由原告为被告开发太白·天领商业广场提供配电箱，配电柜及安装，合同总价1,100,000元。被告一直未付款，为维护原告的合法权益，故提起诉讼。   被告太领公司辩称，认可与原告的施工合同关系，合同中对竣工验收有明确约定，但是该合同并未履行完毕，因为合同没有履行完毕，虽然原告已经完成了物业部分的施工，但是从2016年6月开始因为原告没有组织竣工验收，没有完整的技术资料备案，没有办法将完整的资料交到电业局，因此5栋楼的业主无法分户用电，至今业主的所有用电都由我公司垫付承担，共计垫付了70余万元。原告在合同中自愿将该项目款项全部用于抵顶我方的房屋，因此即使原告完成了合同，我方也不是用资金付款而是用房屋来抵偿，针对该问题我方与原告协商过多次，我方因为一直在垫付电费问题非常着急，一直找原告协商此事，但是原告一直不予回应，因此对原告提出要求我方支付工程款1,100,000元我方不予认可，对原告主张的违约金也不认可。   当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。本院认定如下：   原告朗月公司向本院提交了以下证据：1.2016年4月25日《供电工程施工合同》一份，证明双方签订的合同价款为1,100,000元，合同第7条约定了合同价款，第12条约定了违约责任，虽然该条款未约定逾期付款的违约责任，但是我方认为被告应当按照公平合理的原则按照合同价款5%支付违约金。2.供货单2张，证明原告按照合同约定将配电箱送至被告处，已完成供货义务。   被告太领公司对原告朗月公司提交证据被告：对证据1、2的真实性、合法性、关联性均认可，对送货单上我方购买的货物的品类我方认可，品类已完全供应完毕，也已安装完毕，但是没有技术资料，也没有完成验收。   本院对原告朗月公司提交证据1、2的真实性、合法性、关联性予以确认。   被告太领公司向本院提交以下证据：督办函一张，证明因为原告一直不协助被告向电业局交技术资料并进行工程竣工验收，双方一直协商无果，因此被告请求乌苏市打黑办协调此事。   原告朗月公司对被告太领公司提交督办函的真实性、合法性认可，关联性不认可，认为该证据上只写了双方之间有矛盾但是没有写到具体的问题是什么，也没有涉及工程是否验收的问题，不能证明没有验收。   本院对被告太领公司提交督办函的真实性、合法性、关联性予以确认。   本院经审理认定事实如下：   2016年，原告（承包人）与被告（发包人）签订《供电工程施工合同》，合同第一条约定工程承包范围为安装11面高压柜，8面低压柜，2台变压器，密集型母线及高压出线柜与变压器间的高压电缆(不包含配电室的建筑)，含高低压配电柜的所有材料检测费，包含消防强切所需的分励脱扣器。第二条约定承包方式为根据电力部门的相关要求承包本合同约定的电力建设工程，即采用包施工、包工期、保质量、包验收、保安全的承包形式。第三条约定合同工期为2016年4月25日（开工日期）至2016年6月5日（竣工日期）。合同第五条第1项约定，承包方须在2016年5月15日前提供所有设备到现场工地。非承包方自身原因造成的工期延误，发包方确认后工期顺延；由于承包方自身原因造成的工期延误，一切责任由承包方承担。合同第五条第2约定，项交货地点为乌苏施工现场。合同第五条第3项约定，产品发运前须通知发包方，由相关工程师到生产厂家进行初步验收如发现问题承包方需及时无条件更改；产品到工地后，发包方、承包方会同监理及安装单位照清单及有关行业或国家标准验收，若有缺少或损坏，承包方应及时补足或更新全新同样规格产品，验收合格后进行安装；工程质量达不到验收标准的部分，承包方应按发包方要求的时间内予以修复，如在发包方要求的时间内承包方仍未修复，发包方有权请第三方修复并有权单方解除合同，其费用与工期拖延的损失承包乙方承担。合同第七条约定，本工程合同价款采用包干含税价1,100,000元，此价格为工程最终包干价，不再作何调整，以上价格包含工程图纸设计费壹万元整、人工费、运输费税费、各项检测费、工具、施工配合费及竣工验收费等所有费用；标的物所有权自合同履行完时起转移，但发包方未履行付价款义务的，标的物属于承包方所有。合同第八条约定，工程付款方式约定为承包方自愿购买发包方开发的位于乌苏市太百·天领商业广场总价值约1,067,000元的商铺或高层住宅商品房，发包方同意承包方以相应的工程价款全额顶付其购买的商铺或高层住宅的房款和相关费用，有关购买商铺或高层住宅的合同双方另行签订；发包方保留合同价款的3%计33,000元为工程质量保修金，质保期满2年后三日内发包方向承包方一次付清；承包方工程竣工验收合格、满足供电要求并交付发包方使用前5日内须向发包方提供全额增值税发票。合同第九条约定，工程验收由承包方负责，验收合格后交发包方使用；工程具备竣工验收条件，由承包方通知电力质检部门组织相关人员验收，工程验收合格、发包人办理完相关手续、具备供电条件后挂表送电。工程未经竣工验收或竣工验收未合格的，发包人不得使用；发包人强行使用时，由此发生的任何问题，由发包人承担一切责任和损失。合同第十一条约定，本工程质量保修期为二个年，自工程竣工合格之日起计算。合同第十二条约定违约责任：1.承包方所提供的设备品种、型号、规格不符合合同规定的，发包方有权拒收设备，承包方赔付货款总值5%的违约金，同时发包方有权选择承包方继续履行合同或者单方解除本合同；2.承包方不能交付设备的，向发包方赔付货款总值5%的违约金，并且发包方有权单方解除本各同，承包方逾期交付设备的，向发包方方解除本合同，赔付逾期交货部分货款总额的5%，逾期交付超过十天，发包方有权单方解除本合同；3.发包方所购设备出现故障，因承包方未备备件或备用设备，使承包方不能兑现本合同中的保修承诺的，承包方应承担发包方相应经济损失，并应当向发包方承担货款总价值5%的违约金；4.发包方如有变更应及时通知承包方，对已生产的产品如有变更，双方协商解决；5承包方施工人员在施工过程中应遵守施工现场及文明生产规定，文明安全施工，承包方负责施工人员安全责任，如因承包方施工原因出现安全事故(包括第三方安全事故)，由承包方全部承担，如因此给发包方造成损失的，发包方有权向承包方追偿，并可直接在本合同价款中子以扣减。合同还约定了其他内容。合同签订后原告完成施工。   庭审中，被告对原告已完成施工、合同价款为1,100,000元无异议，并陈述因原告未提交验收所需相关技术资料，被告无法向电业局提供技术资料，5栋楼的业主无法分户用电，被告于2016年6月起开始为用户垫付电费。原告陈述被告已实际使用供电设施，原告未向被告交付技术资料。   本院认为，双方签订的《供电工程施工合同》第八条虽然从形式上看约定了付款方式为承包方自愿购买发包方开发的位于乌苏市太百·天领商业广场总价值约1,067,000元的商铺或高层住宅商品房，但合同又约定有关购买商铺或高层住宅的合同双方另行签订。双方至今无法对购房达成合意进而另行签订合同，实质上该付款方式的约定无法履行，双方关于付款方式并无现实可行的约定，属于付款方式约定不明。根据《中华人民和共和国合同》第六十二条第五项之规定，履行方式不明确的，按有利于实现合同目的的方式履行。原告与被告签订《供电工程施工合同》的目的是为了获得报酬，在双方不能达成购房合意以支付报酬的情况下，被告应当直接支付原告合同价款1,100,000元。《中华人民和共和国合同》第二百六十一条规定：“承揽人完成工作的，应当向定作人交付工作成果，并提交必要的技术资料和有关质量证明。定作人应当验收该工作成果。”第二百六十三条规定：“定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。”根据上述规定，支付报酬的前提是交付工作成果，提交必要的技术资料和有关质量证明仅是合同附随义务，而非付款的前提条件，因此被告关于原告未提交技术资料因此不付款的抗辩不能成立，本院不予采信。虽然案涉工程未进行验收，但根据被告陈述其已于2016年6月起开始为用户垫付电费，可以证实此时被告已开始使用原告提供的工作成果，质保期应当从此时计算，至今合同约定的两年质保期已满，被告应当全额支付合同价款。   因双方迟迟无法另行签订购买商铺或高层住宅的合同，无法通过《供电工程施工合同》约定的付款方式付款，对付款方式约定不明双方均有过错，且原告亦存在未提交必要的技术资料的情形，因此对原告要求被告支付违约金的诉讼请求，本院不予支持。   依照《中华人民和共和国合同》第六十二条第五项、第二百六十一条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、判决如下：   一、被告新疆太领房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告新疆朗月电器开关有限公司工程款1,100,000元；   二、驳回原告新疆朗月电器开关有限公司要求被告新疆太领房地产开发有限公司支付违约金55,000元的诉讼请求。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   本案诉讼标的额1,155,000元，实际给付额1,100,000元，占诉讼标的额的95.24%。案件受理费15,195元（原告已预交），由被告负担14,472元，原告负担723元。   如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。   审  判  长   马 彦 玲   人民 陪 审员   姜 红 文   人民 陪 审员   李   海   二 〇 二 〇 年 九 月 二 十 一 日   书  记  员   美合日古丽