广西壮族自治区扶绥县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂1421民初2203号 原告：广西吉喆建筑装饰设计工程有限公司，住所地南宁市青秀区民族大道155号荣和山水美地二组团13号楼D座，统一社会信用代码：91450103MA5NLHLNX6。 法定代表人：陈志斌，总经理、执行董事。 委托诉讼代理人：杨阳，广西伟宁律师事务所执业律师。 委托诉讼代理人：张圆媛，广西伟宁律师事务所执业律师。 被告：扶绥县远古网咖，住所地扶绥县，统一社会信用代码：91451421MA5N6QA203。 投资人：班智名。 委托诉讼代理人：奚晓芸，广西谦行律师事务所执业律师。 被告：班智名，男，1992年8月7日出生，汉族，住南宁市青秀区。 委托诉讼代理人：奚晓芸，广西谦行律师事务所执业律师。 原告广西吉喆建筑装饰设计工程有限公司（吉喆公司）诉被告扶绥县远古网咖（以下简称远古网咖）、班智名装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年8月25日立案受理后，依法适用简易程序进行审理。2020年9月17日公开开庭进行了审理 。原告吉喆公司的法定代表人陈志斌、委托诉讼代理人杨阳、张圆媛，被告吉喆公司的投资人班智名、委托诉讼代理人奚晓芸到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 吉喆公司向本院提出诉讼请求：1、判令远古网咖支付装修工程款60790元，并支付资金占用损失2340元，共计63130元，（资金占用损失计算方式：以尚欠工程款60790元为本金，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，从工程竣工次日2019年12月4日暂计至2020年7月15日共231天，此后计至实际清偿之日）；2、判令远古网咖支付停工、窝工及未结清工程款所造成的违约金141100元（计算方式：按1700元/天的违约金标准，从2019年9月11日计至2019年12月3日，共83天），以上暂计204230元；3、判令班智名以其个人财产对远古网咖资产不足以清偿部分承担连带清偿责任；4、本案诉讼费用由远古网咖、班智名承担。事实与理由：2019年7月20日，远古网咖将该网咖三楼室内装饰装修工程发包给吉喆公司，双方签订了《远古网咖三楼室内装饰装修工程施工合同》（以下简称《施工合同》）。合同签订后，吉喆公司如约进场施工，且全部按照合同约定时间完成约定的工程量。但远古网咖多次不按照合同约定支付相应的工程进度款，导致工程被迫停工。吉喆公司为了能使装修工程项目能尽快完工并且得到保障，遂与投资人班智名于2019年8月28日签订了《远古网咖三楼室内装饰装修工程施工合同补充协议》（以下简称：《补充协议》），对工程完工时间和违约责任进行补充约定：1、双方约定于2019年9月20日完成承包工程施工任务内的项目，同时双方对工程进度及进度款支付的时间进行了确认；2、双方约定，如因发包方原因（包括未按时支付工程进度款及尾款所造成的停工及损失 ）致使工程停工的，发包方应按1700元/天补偿吉喆公司因停工、窝工及结清工程尾款所造成的损失，工期无条件顺延。《补充协议》签订后，远古网咖结清了拖欠的第一和第二期工程款，工程恢复施工，直至2019年9月10日，远古网咖本应按约定结算第三期进度款及第一、二期增项款，但一直拖欠不按时支付，致使停工窝工，工期被迫多次顺延，直至2019年12月3日工程才竣工。竣工后，远古网咖在未配合吉喆公司进行工程竣工验收的情况下，擅自使用工程开张营业，之后也一直拒绝进行装修工程款结算，时至今日，尚欠工程款共计60790元（包括合同增项部分工程款43857元和合同尾款16933元）。经多次催讨工程款都拒绝支付。吉喆公司认为，远古网咖的行为已严重损害了其合法权益。为此，诉至法院。 远古网咖辩称：1、工程款总款338648.23元存在计算错误，仅应支付278939.48元工程款；其次，吉喆公司要求支付尚欠工程款60790元没有事实依据，属于计算错误；2、施工过程中，双方协商对工程进行增项施工，吉喆公司提供的决算表附表中，对于增项清单费用的计算存在严重的错误，应予以调整。应付的工程款为125161.99元而不是140784.16元；3、远古网咖已经累计支付404607元工程款，已支付金额超过应付工程款390066.3元，远古网咖并未拖欠吉喆公司任何工程款尾款，吉喆公司诉请的资金占用没有事实依据和法律依据；4、双方签订合同之后施工有变更，约定的条件发生变化。在吉喆公司未履行合同之前，有暂时中止履行合同的权利，故未按照预计时间支付第三期进度款；5、吉喆公司计算违约金的起算时间、违约时长均无法界定，远古网 咖不应支付违约金；6、对方要求支付的违约金并未实际产生损失，不应当支持。 经审理查明，2019年7月20日，远古网咖与吉喆公司签订《远古网咖三楼室内装饰装修工程施工合同》，约定：承包方式为包工包料（工程项目预算书中所列出的项目）；合同价款为338648.23元；第一期款在签订合同当日支付总工程款20%即67729.6元；第二期款在泥工进场之前支付总工程款45%即152391.6元；第三期款（包括增减项目款）在木工完成90%时支付总工程款30%即101594.4元；第四期款在验收及交付使用后7天内支付总工程款5%即16932.4元。施工工期从2019年7月25日至2019年10月25日；计变更和项目增减，甲方必须办理签字确认手续；甲方设计变更，造成乙方返工需要的全部追加合同价款和相应损失均由甲方承担，并相应顺延工期。双方商定本合同价款采用实际工程量核算的形式结算，乙方按照施工过程中的实际工程量向甲方结算工程；同双方当事人中的任一方因未履行本合同约定内容而给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失；程竣工后，甲方未经验收擅自使用，视为甲方验收合格。合同附有“广西吉喆建筑装饰设计工程有限公司分部分项工程量和计价统计表”。其中，对管理费、垃圾搬运等费用计算标准和费用进行了标明。合同签订后，吉喆公司进场施工。在施工过程中，工程进行增项、变更等都进行工程现场签证。由于远古网咖没有按照约定及时向吉喆公司支付第一期、第二期的工程进款，致使吉喆公司停工建设。为了使工程得到继续进行，保证工程施工按计划进行，以及工程进度款得到支付，2019年8月28日，双方又签订了《远古网咖三楼室内装饰装修工程施工合同补充协议》。补充约定：于2019年9月20日完成承包工程施工任务内的项目；如因发包方原因致使工程停工（包括未按时支付工程进度款及尾款所造成的停工及 损失）发包方应按1700元/天补偿对方因停工、窝工及结清工程尾款所造成的损失，工期无条件顺延。合同附有“远古网咖三楼室内装饰装修工程施工进度计划表及进度款支付时间表”。进度款支付时间表标明：2019年8月27日支付第一期和第二期工程进度款；2019年9月10日支付第三期工程进度款和增项工程款。补充协议签订后，远古网咖结清了拖欠的第一和第二期工程款，吉喆公司继续恢复施工。2019年9月9日，吉喆公司向远古网咖发出第三次工程进度款《请款告知函》。告知函载明“按照协议商定定于2019年9月10日为第三次工程进度款及工程增加、减少等款项结算日。现我方以书面形式告知甲方按日期给予我方结算一下款项。1、第三次工程进度款为：101594.4元；2、增加项目款项合计：89805.07元；3、减少项目款项为：6912元。为了能尽快的按照协议履行双方的义务，及不影响施工进度，请你方按照协议规定日给我方及时结算以上款项”。远古网咖仍没有向吉喆公司支付工程款。吉喆公司又停止施工。过后远古网咖陆续支付工程款，前后停工双方确认为30天。工程于2019年12月3日竣工。竣工后，远古网咖已开张营业，之后双方未进行装修工程款结算。庭审中，远古网咖确认按照分部分项工程量和计价统计表计算，尚有工程款共计35144元未支付。但认为包括工程管理费17717.12元、完工保洁费2800元、基础项目搬运费5799.12元、主材项目垃圾清运费2223.75元，共28539.99元是没有约定和不合理的收费。不应该支付。 另查明，班智名为远古网咖投资人。 上述事实有《施工合同》、《工程项目预算附表》、《补充协议》、《工程现场签证单》、《请款告知函》、《吉喆公司分部工程竣工决算表》及附表一、附表二、转账凭证等在卷佐证。 本院认为，吉喆公司与远古网咖签订的《施工合同》、《补充协议》，是双方真实意思表示，且未违背法律、行政法规强制性规定，合法有效，对双方均有约束力。 关于远古网咖尚有多少工程款向吉喆公司支付问题。双方在休庭后对装修工程款重新核算，庭审中均认可竣工结算的工程款总费用为439751.44元，目前远古网咖已支付工程款404607元，尚欠工程款为35144.44元。但远古网咖认为尚欠工程款中包含的工程管理费，因合同约定承包方式为包工包料，不应产生管理费，不同意支出。其中完工保洁费、基础项目搬运费、主材项目垃圾清运费，计算标准均超出合同约定，不同意支出。对于这些费用，《施工合同》之工程预算书中均明确约定上述四种费用的收取和计算标准，吉喆公司按照基础项目预算附表一其他项目中“材料及工艺做法说明”的标准进行计算，符合合同约定。据此，吉喆公司要求远古网咖支付装修工程款35144.44元的诉请，证据充分，理由成立，本院予以支持。 关于远古网咖主张支付停工、窝工及未结清工程款所造成的违约金141100元是否有事实和法律依据的问题。由于远古网咖拖欠第一、二期工程进度款，已经属于违约行为。为了解决问题，限制双方在下一步工程施工中严格依约履行合同，保证如期支付工程款和工程的如期完成。但在双方签订《补充协议》后。特别是吉喆公司发出的请款告知函后，远古网咖没有及时结清工程款，至2019年12月3日才结清第三次工程进度款，期间停工30天，远古网咖应当承担过错责任。远古网咖答辩称，因对告知函进度款中的总额有异议，认为吉喆公司无法在约定的时间内完成工程总量，故行使不安抗辩权，并认为吉喆公司在第三期中没有完成木工90%，存在违约情形。可吉喆公司未能提交相应证据予以证实上述答辩意见，也未提出反诉，故 对此答辩意见不予采信。远古网咖在履行合同中的违约行为，导致了吉喆公司因停工、窝工，以及没有及时得到工程款而造成了实际损失，吉喆公司要求支付违约金的诉请符合合同的约定，符合法律规定，理由充分，本院予以支持。但计算违约金的天数应为30天，远古网咖应支付的违约金应为30天×1700元/天＝51000元。 关于资金占用应否支持的问题，《补充协议》中已经约定了有关违约金的条款，违约金具有补充性和惩罚性，已包含对占用资金的赔偿，吉喆公司的诉请属于重复计算。故对吉喆公司主张资金占用的诉请，本院不予支持。 关于班智名是否应以其个人财产对远古网咖资产不足以清偿部分承担连带清偿责任的问题。根据《民法通则》第二十九条规定，个体工商户的债务，个人经营的，以个人财产承担。因此，班智名作为远古网咖投资人，应当以其个人财产承担清偿责任，吉喆公司对此诉请符合法律规定，本院予以支持。 依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条，《民法通则》第二十九条规定《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 一、扶绥县远古网咖自本判决生效之日起十日内向广西吉喆建筑装饰设计工程有限公司支付装修工程款35144.44元； 二、扶绥县远古网咖自本判决生效之日起十日内向广西吉喆建筑装饰设计工程有限公司支付违约金51000元； 三、班智名对扶绥县远古网咖履行上述债务不足部分承担连带清偿责任； 四、驳回广西吉喆建筑装饰设计工程有限公司其他诉讼请求。 案件受理费4364元，因适用简易程序减半收取2182元，由扶绥县远古网咖负担。 如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于崇左市中级人民法院。 审 判 员 谢永能 二〇二〇年九月三十日 法官助理 覃胜培 书 记 员 黄雅凤 附相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条【金钱债务的违约责任】当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 第一百一十四条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 《民法通则》 第二十九条个体工商户，农村承包经营户的债务，个人经营的，以个人财产承担；家庭经营的，以家庭财产承担。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。