内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院   民事判决书   （2020）内2921民初1501号   原告：王智军，男，1979年12月8日出生，汉族，个体，住宁夏回族自治区银川市。   被告：王波，男，1983年3月4日出生，回族，个体，住宁夏回族自治区银川市。   被告：石磊，女，1981年12月8日出生，汉族，银川市兴庆区妇幼保健院工作人员，住宁夏回族自治区银川市。   原告王智军诉被告王波、石磊装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年7月1日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行审理。原告王智军及被告王波到庭参加了诉讼，被告石磊经传票传唤未到庭参加诉讼，本院依法缺席进行了审理。本案现已审理终结。   原告王智军向本院提出诉讼请求：1、依法判令二被告偿还原告工程材料款20693.7元整，大写：贰万零陆佰玖拾叁元柒角，并按照合同约定支付工程总价每天0.3%违约金23948元（合同造价55053元2019年11月30日-2020年4月23日止共计145天）。损失水槽一个773元，借付工人工费520元，前置进水器一个70元，地热管道打压200元，厨房、卫生间顶灯安装200元。以上共计：44641.7元；2、本案全部诉讼费由被告承担。事实及理由:2019年10月8日,原告与被告王波签定室内装修合同,合同金额为55053元,装修地址在阿拉善左旗东方瑞景小区,合同签定后原告按约定支付被告50%工程材料款和施工工费27500元,11月10日被告以要定门橱柜为由又向原告要款,为了施工进度原告支付被告16500元总计支付44000元整,合同约定2019年11月30日前完工,被告收到工程款后只做了地砖的铺贴水电改造,电路改造过程中被告并没有按照要求施工插座电缆全部小于施工要求。2019年11月12日原告查看工程进度发现被告所做工程,工程质量极为低劣,水电没有按要求改造到位,客厅瓷砖缝隙大小不一,卫生间、卫生间墙面、地面空鼓瓷砖缝隙大小不一,为了赶进度原告同意被告只对卫生间地面墙面进行返工,但被告却一直推脱,原告发现被告定的门及橱柜迟迟不能到货，遂与门、橱柜厂家联系被告得知因被告只付了很少一部分定金,所以厂家都没有发货,致使我的装修一直被拖至合同到期也没有完成。为了顺利完成装修原告和被告约定在2020年4月20日前完成所有工作原告不予追究被告责任,如不能按期交工,合同自然终止,乙方按合同签订第三条第一款每延迟一日以工程总价款的0.3%作为违约金支付甲方,违约金按合同约定2019年11月30日起算起并赔偿由此造成的一切损失。合同签定后被告并没有按约定保质保量按时完成装修,致使卫生间更换瓷砖与原有瓷砖有很大色差,因被告没有按时支付尾款橱柜厂家将我预定的水槽出售他人给我造成了一定经济损失，双方约定补充合同协商不成向银川市兴庆区人民法院提起诉讼。经银川市兴庆区人民法院调解无果因施工地点在阿拉善左旗,为维护原告的合法权益,特向阿左旗法院提起诉讼,望予判准。   被告王波辩称，从第一次10月8日签订合同时，原告承诺给我支付27500元工程款，但是当日只给我付了2000元。过了一星期给我支付了20000元，又隔了20天给我付了500元，以上共计22500元。从原告给我支付第一笔款项开始到现在，原告一直在违约。到工程中期付款时，原告签了字，说明原告认可我干的工程，是合格的。卫生间地面确实有问题，我共计铺设了4次，但是每次返工原告都不认可。地砖颜色不符合原告要求不是我的责任，因为墙上热水器的管子是原告让我拆的，不是我自行拆除，其导致新铺设的砖和旧砖颜色不一，不是我的责任。原告2019年11月份给我付了16500元中期款，这期间间隔将近5个月。2020年4月份原告又称很多地方不合格，如房屋吊顶歪、卧室门垛不粘、不齐。我把门重新施工后，原告让我去重新定门，如果订不到门让我退场。过了10天后，原告给我打电话，我跟他说我现在在你这个工程上返工返的手里确实没钱，后续的活我确实干不了了，我们商量一下怎么办。过了两天原告妻子和我沟通了一下，我把详情和原告妻子说了一下，因为我们的原始合同在原告那里，并且上面有增项，我就把我的合同撕掉了，等原告和我对账等了一个月，收到了银川法院的传票。在中途维修时候我钱不够，向原告借支了520元，原告一共给我支付了39000元。关于我妻子，我在2020年3月，原告和原告的小舅子裴凯（我的发小）到我家里签了一个协议，让我2020年4月20日前完成案涉工程，如果到时未完工，他就不让我干了，基于对我发小裴凯的信任，我让我妻子在该单子上签了字，我妻子对案涉工程并不知情。如果我的工程确实有问题，中期款原告应当不给我签字付款，但是原告在中期款上签了字，证明他认可我的工程，故后期返工费用应由原告承担，我无法退还已完工的装修款，卫生间的一个地漏我就改了3次，原告让我做成回字格，但是回字格不好下水，我们做完后，原告到现场说不是他要求做回字格的，其要求的是T字格，所以我将卫生间重新装修。   被告石磊未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩状。   本院经审理认定事实如下：对于当事人双方没有争议的事实，本院予以确认。2019年10月8日，原告与被告王波签订一份《合同书》，合同约定原告王智军（合同甲方）将位于阿拉善左旗巴彦浩特镇东方瑞景住宅小区房屋一套部分装修工程以包工包料的形式承包于被告王波（合同乙方），装修房屋居室规格为房型一层三室二厅一厨一卫，总计施工面积为110平方米。约定工程开工日期2019年10月9日，工程竣工日期2019年11月29日，工程总天数50天。合同第二条付款方式中第1项约定，合同一经签订，甲方即应付工程材料款和施工工费的50%，即27500元。在付款方式甲方处原告王智军签字，乙方处被告王波签字。第2项约定当工期进度过半，甲方即第二次付施工工费的30#，第3项约定剩余20%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。第4项甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。第5项工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同。增减项目的价款，当场结清。合同第三条对工程工期作出约定，1、如果因乙方原因而迟延完工，每日装潢工程价款的0.3%作为违约金罚款支付给甲方。如果因甲方原因而迟延完工，每迟延一日，以装潢工程价款的0.3%作为误工费支付给乙方。2、由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。合同第八条关于违约责任，合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。该份合同中还对材料供应、质量要求、工程验收、争议解决等事项进行了约定。合同甲方业主处有原告王智军签字，乙方处有被告王波签字。甲乙双方还同时在《工程预算单》上签字。合同签订次日，被告王波向原告出具收条一张，载明收到原告王智军装修款现金人民币贰万柒仟伍佰元整（27500）。被告王波组织人员入场装修，装修时原告没有提供施工图纸，原告王智军作为业主方，向被告王波作出施工指示要求。2019年11月10日，王智军向被告王波支付装修工程款16500元，被告王波向原告王智军出具收条一张。至此，原告共向被告王波支付装修工程款44000元。之后，为使涉案工程装修工程顺利完成，2020年3月25日，原告王智军（合同甲方）与被告王波（合同乙方）又签订一份《补充合同》，合同签订地为银川市兴庆区，双方约定本补充合同书与2019年10月8日签订合同书具有同等法律效力，并载明甲方已付乙方80%的工程款，乙方必须无条件承诺工程必须在2020年4月20日前完成所有施工项目并保证工程质量。乙方如不能按期交工，合同自然终止，乙方需按合同签订第三条第一款每迟延一日以装潢工程总价款的0.3%作为违约金支付甲方，违约金按合同约定2019年11月30日起算，并赔偿由此造成的一切损失。双方同时约定如因合同履行期间发生争议，协商不成向银川市兴庆区人民法院提起诉讼。该份《补充合同》上除原告王智军与被告王波签字外，被告石磊在保证人处签字。庭审中原告认可被告王波完工的工程为过道及餐厅、客厅、主卧室、次卧及书房地面铺贴，厨房和卫生间地砖铺贴及墙砖铺贴，全屋水电改造，冷热水管打压，木工阳台、卫生间、厨房吊顶，三个卧室的门垛、封堵以及重新凿开一个门。到了补充合同约定的完工期限，因被告王波未装修完全屋，原告遂拒绝让被告王波继续施工。后双方协商未果，按《补充合同》的约定，原告将被告起诉至宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院，因装饰装修合同纠纷应由工程所在地人民法院专属管辖，涉案工程位于内蒙古自治区阿拉善左旗，兴庆区人民法院认为合同约定管辖条款无效，故对王智军的起诉，兴庆区人民法院裁定不予受理。原告遂将二被告起诉至本院。   另，庭审中被告王波陈述其与被告石磊系夫妻关系。   本院认为，2019年10月8日，原告与被告王波签订的《合同书》及2020年3月25日签订的《补充合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律禁止性规定，合法有效，应受法律保护。现本案中，被告王波未按约定的期限完成房屋装修，原告已通知被告王波不让其继续装修，且案涉房屋原告王智军已另寻他人施工完毕，故双方的合同已终止，合同终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。对于被告施工的装修项目，已完工部分的装修价款按照双方庭审中认可的部分进行确定，庭审中原告王智军将被告王波已完工项目在其提交的证据《工程预算单》中予以标注，本院确认被告王波已完工工程价款为25075.3元，故被告王波应返还原告王智军装修款18924.7元。对于原告要求被告偿还损失水槽一个价值773元，借付工人工费520元，前置净水器一个价值70元、地热管道打压费用220元，厨房、卫生间顶灯安装费用200元的诉讼请求，被告王波认可水槽最终被卖掉的事实，故被告王波向原告支付水槽损失773元。卫生间、厨房顶灯的安装被告王波认可未安装，故应向原告支付该项费用200元，对于其他损失的诉讼请求，因原告王智军并未向法庭提交相关损失的证据，对此应承担举证不利的法律后果。对于违约金的诉讼请求，原、被告双方签订的《合同书》及《补充合同》中约定了违约责任，其中《补充合同》第三条约定“乙方如不能按时交工，合同自然终止，乙方需按合同签订第三条第一款每迟延一日以装潢工程总款的0.3%作为违约金支付甲方，违约金按合同约定2019年11月30日起算起，并赔偿由此造成的一切损失”，因案涉工程被告王波未将全部装修工程完工，且原告未按约定的期限支付装修价款，也存在违约的情形，故根据合同的履行情况及公平原则和诚实信用原则，本院按合同总价款的3%支持，计1650元。关于被告石磊应否承担共同付款责任的问题。被告石磊在补充合同的保证人处签字，表明其系保证人身份，故原告要求被告石磊承担共同付款责任无事实依据，本院依法不予支持。被告石磊未到庭参加诉讼，应承担缺席审理的诉讼风险。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十八条、第一百零七条，《中华人民共和国担保法》第十九条《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：   一、被告王波于本判决发生法律效力之日起五日内向原告王智军退还装修款18924.7元、赔偿水槽费损失773元、厨房、卫生间顶灯安装费损失200元及违约金1650元，共计21547.7元；   二、驳回原告王智军其他诉讼请求。   如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延期间的债务利息。   案件受理费458元，由被告王波负担221元，由原告王智军负担237元。   如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于阿拉善盟中级人民法院。   审判员 张逸涵   二〇二〇年九月十一日   书记员 王孔梓