云南省南华县人民法院民 事 判 决 书（2020）云2324民初1041号原告：王加成，男，1994年2月2日生，汉族，初中文化，农民，住南华县沙桥镇索厂村委会。被告：刘中前，男，1975年5月25日生，汉族，小学文化，农民，原籍四川省岳池县中和镇龙泉寺村。被告：唐晓梅，女，1980年3月6日生，汉族，初中文化，农民，住南华县龙川镇平山村委会。委托诉讼代理人：杜志龙（系唐晓梅之父），男，1956年12月24日生，小学文化，农民，住南华县龙川镇平山村委会河西屯村民小组。原告王加成与被告刘中前、唐晓梅农村建房施工合同纠纷一案，本院于2020年8月3日立案后，依法适用简易程序，于2020年9月9日公开开庭进行了审理。原告王加成、被告刘中前、被告唐晓梅及其委托诉讼代理人杜志龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告王加成向本院提出诉讼请求：1、请求法院依法判令被告履行合同，向原告支付劳务费5万元；2、判令诉讼费用由被告承担。在开庭审理过程中，原告王加成将第1项诉讼请求变更为请求法院依法判令解除原告与被告刘中前签订的《私房建筑合同》，由二被告向原告支付所欠劳务费3万元。事实和理由：2019年被告刘中前承建被告唐晓梅家的私人住宅建设，将砌砖、粉墙项目劳务部分交由原告施工，双方签订了《私房建筑施工合同》。合同约定：单价为每平方米100元，付款方式为做砖每层付款15000元，粉墙每粉好一层（包括内墙及外墙）付款15000元，工程结束交房后尾款一个月内付清。原告严格按照被告的要求施工，施工过程中，经两被告与原告三方协商，达成口头协议：“由被告唐晓梅按照工程进度直接按照《私房建筑施工合同》的约定向原告支付进度款。”但是实际施工后，被告唐晓梅未按照约定向原告支付进度款。经原告多次催讨，被告以各种借口拒不履行义务，至今不向原告付款。为维护原告的合法权益，特向人民法院提起诉讼，请求人民法院依法支持原告的诉讼请求。被告刘中前辩称：原告王加成所做的工程还有少部分没有做完，因此我与原告还没有进行结算，我估算原告的劳务费大约10万元左右，我已经给付原告3万元，被告唐晓梅已经给付原告3万元，合计给付原告6万元。另外，我承包被告唐晓梅家的私房建设，是采用包工不包料的方式，到目前为止，我与被告唐晓梅还没有进行工程结算。被告唐晓梅辩称：请求人民法院依法驳回原告的诉讼请求。其理由是：第一、被答辩人在诉状中所陈述的“经两被告与原告三方协商，达成口头协议”没有事实依据。答辩人与被答辩人既没有书面合同，也没有达成过任何所谓的“口头协议”，因此，也就不存在由答辩人按照工程进度直接按照《私房建筑承包合同》的约定向原告支付进度款，答辩人根本没有向被答辩人支付进度款的义务，同时被答辩人也未能提供三方有“口头协议”的任何证据。第二、由于答辩人与被答辩人既没有书面合同，也没有达成过任何所谓的“口头协议”，因此，双方不具有农村建房施工的合同关系，被答辩人不具有原告提起诉讼的主体资格。第三、被答辩人诉称的答辩人违反了合同的约定。根据答辩人与另一被告刘中前签订的《私人建房合同》中条五条关于付款方式的约定：“按工程进度拨款75%，留20%验收后二个月结清，留5％作为质保金，一年后结清”的规定。答辩人也全部履行了合同的义务，截至2020年3月6日止，答辩人已经先后支付给刘中前工程款合计304190元。由于在施工过程中，刘中前未能组织到施工人员，未能按时推进工程进度，造成工程停工至今仍未完全竣工。在此期间，双方未进行实际工程结算，导致答辩人不得不重新雇请另外的施工人员施工，剩余工程量价款初步核算为170800元，答辩人己超出支付给刘中前54990元，因此，答辩人并未拖欠任何工程款。综上所述，被答辩人的诉讼请求，既无事实，也无理由。请求人民法院查明事实之后，依据《民事诉讼法》及《合同法》的相关规定，驳回原告的诉讼请求。原告王加成针其诉讼主张，向本院提交了以下证据：一、原告的身份证复印件，证实原告的身份信息及诉讼主体资格；二、私房建筑施工合同，证明被告刘中前与原告于2019年5月30日签订了《私房建筑施工合同》，被告刘中前将被告唐晓梅家的私房建设中的做砖、粉墙等劳务工程分包给原告施工，现原告已按合同约定将做砖、粉墙工程已完成。经质证，被告刘中前上述证据的真实性、合法性、关联性无异议，被告唐晓梅对上述证据的真实性、合法性无异议，但认为与其无关，本院认为原告的证据能证明待证事实，本院予以确认。被告刘中前没有向本院提交证据。被告唐晓梅针对其答辩，向本院提交了以下证据：一、被告唐晓梅的身份证复印件，证实被告唐晓梅的身份信息；二、私房建设合同复印件，证明被告唐晓梅是将自家的私房建设承包给被告刘中前施工，与原告王加成之间并不存在合同关系；三、被告刘中前出具的收条复印件二份，证明被告唐晓梅已给付被告刘中前的工程款304190元的事实；四、房屋现状照片，证明被告唐晓梅家建设的房屋还没有完工，被告刘中前未按合同约定履行完合同义务；五、被告唐晓梅出具的预算单，证明被告唐晓梅建设房屋的人工费总价为420000元，扣出已支付被告刘中前的人工费304190元，再扣减未完成工程的人工费170800元后，被告唐晓梅已多付被告刘中前54990元。因此，被告唐晓梅不存在还差欠被告刘中前工程款的事实。经质证，原告对被告唐晓梅提交的上述证据无异议，但认为与原告无关联；被告刘中前对上述证据无异议。本院认证认为，除预算单因系单方出具的证据且没有其他证据与之相印证而不予确认外，对其证据予以确认。根据原、被告的陈述和本院确认的证据，本院认定本案法律事实如下：2019年3月27日，被告唐晓梅与被告刘中前签订《私人建房合同》。合同约定：发包方（建设方）唐晓梅将位于南华县龙川镇平山村委会河西村自建住房工程（框架结构五格三层楼房，建筑面积1000平方米）发包给被告刘中前承建施工，工程采用包工不包料的方式（即发包方负责材料，承包方负责施工），工程单价为每平方米420元。合同还对其他事项进行了约定。合同签订后，被告刘中前组织人员进场施工，截止到开庭时，被告刘中前承包施工的工程还没有竣工，被告刘中前与被告唐晓梅之间还没有进行结算。在施工过程中，被告唐晓梅已给付被告刘中前的工程款304190元。被告刘中前停工后，被告唐晓梅已将后续工程另行发包他人施工。2019年5月30日，被告刘中前与原告王加成签订《私房建筑施工合同》，合同约定：被告刘中前将承建被告唐晓梅家私宅建设中的砌砖、粉墙项目劳务部分交分包给原告施工，地面平方承包单价为每平方米100元，付款方式为做砖每层付款15000元，粉墙每粉好一层（包括内墙及外墙）付款15000元，工程结束交房后尾款一个月内付清。合同签订后，原告王加成进场施工，截止到开庭时，原告王加成已完成了被告唐晓梅家私宅建设中共三层楼房的砌砖、粉墙工作，只有施工洞口等少量工作还没有完成，至判决时，原告与被告刘中前还没有进行结算。原告在施工过程中，被告刘中前给付了原告的工程劳务费3万元，被告唐晓梅按照被告刘中前的委托付款指示，代被告刘中前给付了原告的工程劳务费3万元，原告合计收到工程劳务费6万元。本院认为：《中华人民共和国合同法》第八条规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。”本案中，被告刘中前与原告王加成签订的《私房建筑施工合同》，是双方当事人的真实意思表示，且并不违反法律、行政法规的效力性强制性规定，是合法有效的合同，受法律保护，合同当事人应当全面履行合同义务。合同签订后，原告王加成按照合同约定进行场施工，截止到开庭时，原告王加成已完成三层楼房的砌砖、粉墙工作，按照合同约定，被告刘中前应当给付原告工程进度款9万元【即做砖款45000元（15000元/层×3层），粉墙款45000元（15000元/层×3层）】，扣除已经给付的6万元后，还应当给付3万元，被告刘中前未付款的行为，已构成违约，依法应承担继续给付责任，原告王加成依据合同的相对性要求被告刘中前给付工程程进度款的诉讼请求，本院予以支持。鉴于被告刘中前停工后，被告唐晓梅已将后续工程另行发包他人施工，故被告刘中前与原告王加成签订的《私房建筑施工合同》已无法继续履行，该合同应予解除。对于原告王加成以被告唐晓梅作为私房建设的房主为由，要求承担给付工程进度款的诉讼请求。本院认为，根据合同的相对性原理，原告王加成与被告唐晓梅之间并没有合同关系，因此在一般情况下，原告只能依据合同向合同相对人主张权利，而不能向合同之外的第三人主张权利；同时，在建设工程施工合同中，发包人只有在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。本案中，在被告刘中前与被告唐晓梅之间还没有进行结算以及发包人唐晓梅主张已超付工程款的情况下，原告应当对发包人唐晓梅有拖欠承包人工程款的事实承担举证责任，在原告没有完成该举证责任的情况下，原告王加成要求被告唐晓梅承担给付被告刘中前欠付原告工程款的诉讼请求，不能成立，本院不予支持。被告唐晓梅的答辩理由成立，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十六条、《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条第一款第四项、第九十七条、第一百零七条、第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十四条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、解除原告王加成与被告刘中前于2019年5月30日签订的《私房建筑施工合同》；二、由被告刘中前于本判决生效后十日内向原告王加成给付工程欠款30000元；三、被告唐晓梅在本案中不承担民事责任；四、驳回原告王加成的其他诉讼请求。案件受理费1050元，适用简易程序审理减半收取525元，由被告刘中前负担（原告已预交）。如果负有履行义务的当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于楚雄彝族自治州中级人民法院。双方当事人均服判的，本判决即发生法律效力。若负有义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可在判决规定的履行期限届满后法律规定的申请期限内向本院申请强制执行，申请执行的期限为二年。审判员  吕光虎二〇二〇年九月二十七日书记员  钟云静