安徽省阜阳市颍东区人民法院民 事 判 决 书（2020）皖1203民初3794号原告：姬广娟，女，1981年10月26日出生，汉族，住安徽省利辛县。委托诉讼代理人：张宇，安徽淮都（颍东）律师事务所律师。被告：阜阳市丰恒置业有限公司，住所地安徽省阜阳市颍东区北京东路南侧中铁一局综合楼501室，统一社会信用代码91341200MA2MRKHR1W。法定代表人：康华秀，该公司经理。原告姬广娟与被告阜阳市丰恒置业有限公司（以下简称阜阳丰恒公司）房屋买卖合同纠纷一案，本院于2020年9月4日立案后，本院依法适用简易程序，于2020年9月17日公开开庭进行了审理，原告姬广娟及其诉讼代理人张宇到庭参加了诉讼，被告阜阳丰恒公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。姬广娟向本院提出诉讼请求：1．依法判令被告支付原告逾期交房违约金20012元（按已付房款的日万分之三，从2019年1月1日起暂计算至2019年4月30日，实际计算至合约合法交房之日止）；2．本案的诉讼费由被告承担。原告明确第一项诉讼请求中逾期交房违约金为自2019年1月1日起计算至实际交房之日即2019年9月11日。事实与理由：2016年10月27日，原告与阜阳恒业投资有限公司签订《商品房买卖合同》。合同约定，原告购买阜阳恒业公司开发的位于阜阳市颍东区颍河东路609号的“恒业华府”住宅小区项目6＃住宅楼1403室，总房价为555902元，阜阳恒业公司于2018年12月31日前交房，如逾期按已付房款的日万分之三支付违约金。合同签订后，原告履行了全部付款义务，阜阳恒业公司却以种种理由推脱至今未向原告交付房屋。原告遂诉至本院。阜阳丰恒公司提交书面答辩状称，1.阜阳恒业公司不存在违约行为。原、被告签订的《阜阳市商品房买卖合同》（以下简称《合同》）第八条（交付期限与交付条件）第二款第二项明确约定，因有关政策、法规的变动导致出卖人逾期交房，出卖人可据实予以延期交房。阜阳丰恒公司在施工过程中，恒业华府小区住宅楼单体工程在2018年9月初完工，施工现场临时实施开始陆续拆除，准备9月底前完成地下室顶板覆土回填，开始小区绿化景观和配套设施综合管线施工，原计划两个半月完成所有工作达到交房条件，完全能够在合同约定期限内完成，但因下列两项政策变动及不可抗力的原因导致答辩人无法按期交房：（1）阜阳市交警支队和颍东区住建局联合发出公告，从2018年9月20日至2019年12月31日，对颍河东路（济河路－向阳路段）机动车和非机动车道实行全封闭交通管制施工，恒业华府小区处于该封闭路段内，所有施工车辆无法进出造成工期延误（附有公告和封路现场照片）。（2）颍河东路上跨铁路桥墩基础打桩施工过程中，要求将原颍河东路地下污水管道网破坏损毁后重建，然后该路段新排水管网截至目前尚未施工，造成小区内雨污管道不能及时与市政排水管网接通，影响工程进度。同时导致无法进行综合验收、无法进行环保验收备案。对此情况，被告不仅多次口头向颍东区住建局反映情况，而且也书面进行反映，要求解决问题，但颍东区住建局虽然知道实际情况但就是没有落实解决。目前被告克服困难，未尽快交房而临时接通管线，待城市管网建成后再重新并入市政大管网。所以说，本案存在合同约定的被告可据实予以延期交房的情况，被告不存在违约行为。2.退一步说，即使本案不存在《合同》第八条第二款第二项约定的情形，那么也应认定被告逾期交房因不可抗力所导致。原告与被告之间形成的《阜阳市商品房买卖合同》第八条（交付期限与交付条件）第二款第一项明确约定：遭不可抗力，且出卖人在发生之日60日内告知买受人的，可据实予以延期。《民法总则》第一百八十条规定，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能避免且不能克服的客观情况。被告没有逾期交房的故意，上述情况的发生属于被告不可控制的因素，直接导致了被告无法在约定时间内交付房屋，即使本案不存在《合同》第八条第二款第二项约定的情形，那么也应认定被告逾期交房因不可抗力所导致。被告不存在逾期交房的故意和过错，原告要求被告赔偿违约金无事实依据和法律依据。3.被告已经于2019年9月9日向原告邮寄入住通知书（即交房通知）申请交房，原告已经于2019年9月11日签收，其逾期办理交房手续，责任应由其自行承担。4.原告主张日万分之三的违约金过高，应当予以调低。本院经审理认定事实如下：阜阳恒业投资有限公司（以下简称阜阳恒业公司）系颍东区颍河东路609号恒业华府小区商品房项目的开发商。2016年10月27日，姬广娟与阜阳恒业公司签订了合同编号为FY2016108797《阜阳市商品房买卖合同》，合同约定姬广娟购买位于阜阳市颍东区颍河东路609号恒业华府6＃住宅楼1403室商品房，建筑面积为102.59平方米，单价每平方米5418.68元，总房款为555902元。合同第六条约定付款方式及期限为银行按揭，买受人应于2016年10月10日支付首期款155902元，余款400000元办理银行按揭贷款。第八条约定，出卖人应当在2018年12月31日前，将经验收合格的商品房交付买受人使用；如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1．遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起60日内告知买受人的；2．因有关政策，法规的变动导致出卖人逾期交房，但出卖人应出具相应证明文件。第九条约定，出卖人未按合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列方式处理：1．逾期不超过30日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之1.5的违约金，合同继续履行；2．逾期超过30日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30日内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的3%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之3（该比率应不小于第1项中的比率）的违约金。第十一条约定，商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。后姬广娟向阜阳恒业公司支付购房款555902元。另查明：2020年5月21日，阜阳恒业投资有限公司更名为阜阳市丰恒置业有限公司，法定代表人由李涛变更为康华秀。阜阳恒业公司三次通知恒业华府业主延期交房（在小区公告栏张贴公告），其中第一次通知是2018年9月28日，内容为因颍河东路（济河路－向阳路）封闭施工，导致恒业华府小区工程不能及时顺利开展，造成小区不能按时交房；第二次通知是2018年12月2日，内容为阜阳市政府办公室下发《阜阳市重污染天气应急预案》，恒业华府小区为配合阜阳市环保工作，多次停工配合环境整治。颍河东路封闭施工，导致恒业华府小区工程地下室顶板覆土因通道受阻和禁止土方作业而停止，后续配套工程施工相应延后。上述行政管控行为不可归责于出卖人所能控制的原因，承诺克服不利因素，加快施工节奏，争取2019年3月26日交房；第三次通知是2019年3月25日，内容为因颍河东路道路和桥梁施工，导致小区自来水供水、强电工程等工程不能顺利开展，造成小区不能顺利交房，承诺克服不利因素，加快施工节奏，力保延期情况不会再次发生，入住手续延期至2019年6月30日，具体交房时间以书面通知为准。2019年9月10日，阜阳恒业公司通过EMS向姬广娟邮寄《入住通知书》，通知交房时间为2019年9月11日，2019年9月11日姬广娟签收该邮件。2019年10月26日，姬广娟领取了涉案的房屋。另查明，阜阳恒业华府小区在施工过程中，2018年9月10日阜阳市颍东区住房和城乡建设局、阜阳市公安局交通警察支队联合发布《关于颍河东路（济河路－向阳路段）封闭的公告》，阜阳市颍东区颍河东路上跨铁路桥梁施工，对颍河东路（济河路－向阳路段）道路机动、非机动车道实行全封闭交通管制，过往车辆和行人请绕行通过，封闭时间为2018年9月20日至2019年12月31日。又查明，2019年3月5日阜阳恒业华府6#楼经建设单位、监理单位、施工单位、设计单位竣工验收合格，2019年4月3日阜阳市自然资源和规划局出具《建设工程规划核实合格证》，该建设工程符合规划条件，2019年6月28日阜阳市城乡建设局出具《建设工程消防验收意见书》，该建设工程消防验收合格，2019年7月11日环保验收合格，2019年9月4日阜阳市城乡建设档案馆出具《建设工程档案预验收认可意见书》，该建设工程档案符合规定，2019年9月9日阜阳市建设工程质量监督局出具《建设工程质量监督报告》，该建设工程质量具备竣工验收备案条件，2019年9月9日取得了《商品房住宅质量保证书》和《商品房住宅使用说明书》。对当事人有争议的事实，分析认定如下：一、关于是否存在据实延期交房情形的问题阜阳丰恒公司认为因为交通管制导致运输车辆无法进出工地和地下雨污管网损毁重建以及环保原因，造成延期交房，且符合合同第八条约定的“特殊原因”，遭遇不可抗力或因有关政策，法规的变动导致出卖人逾期交房的可据实予以延期交房的情形，不应当承担逾期交房的违约责任。本院认为，1.关于政府交通管制的行为。经审查，姬广娟与阜阳丰恒公司于2016年10月27日签订《商品房买卖合同》，约定2018年12月31日前交房。施工过程中，2018年9月10日，阜阳市颍东区住房和城乡建设局、阜阳市公安局交通警察支队联合发布《关于颍河东路（济河路－向阳路段）封闭的公告》，颍河东路（济河路－向阳路段）于2018年9月20日至2019年12月31日实行全封闭交通管制。交通管制发生在双方签订合同之后，且涉案的工程在交通管制范围内，交通管制事件，客观上确实会给阜阳丰恒公司的施工造成一定的影响，可延期交房的情形客观存在，故对阜阳丰恒公司的延期交房予以酌情考虑。2.关于天气原因。经审查，阜阳市重污染天气应急工作领导小组办公室下发的文件仅要求建筑工地停止作业，但是阜阳丰恒公司未能举证证明其按照文件要求停止作业的事实及具体天数，且阜阳丰恒公司作为制式合同的提供者，在订立合同时应当充分考虑可能阻碍按时交房的因素，确定较为合理的交付期限。故阜阳丰恒公司因天气原因，要求延期交房，本院不予采信。综上所述，涉案楼房受交通管制的影响而延期交房，综合交通管制的事件、双方签约时间和约定交房时间，本院酌定阜阳丰恒公司承担65%逾期交房违约责任，并免除阜阳丰恒公司35%逾期交房违约责任。二、关于双方约定的违约金是否过高，是否应当予以调整的问题阜阳丰恒公司辩称，姬广娟主张的逾期交房违约金标准过高，应予以调整。本院认为，首先《商品房买卖合同》是姬广娟与阜阳丰恒公司在自愿协商的基础上签订的，违约金条款的约定对双方当事人均具有约束力。合同约定的姬广娟逾期付款违约金和阜阳丰恒公司逾期交房违约金的计算方法亦相同，双方当事人违约责任对等；其次逾期交房违约金约定是签订合同时因预见到如果一方违约可能给对方造成损失，而作出的带有弥补损失的约定；再次合同约定违约金按日万分之三计算，属于商品房买卖合同中常见的约定，并未明显过高。另外，阜阳丰恒公司未能提供证据证明合同所约定的违约金过分高于其逾期交房给姬广娟造成的损失。故阜阳丰恒公司要求调整逾期交房违约金没有事实和法律依据，本院不予采信。三、关于讼争房屋在阜阳丰恒公司通知姬广娟交房时是否已经符合交付条件的问题姬广娟认为，阜阳丰恒公司通知交房时未取得《建设工程竣工验收备案表》，不符合交房条件。本院认为，讼争合同约定，讼争房屋经验收合格，出卖人书面通知买受人办理交付手续，双方验收交接时，出卖人应当出示证明文件，出卖人还需取得《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。阜阳丰恒公司书面通知姬广娟于2019年9月11日办理讼争房屋交付手续，讼争房屋在该通知交房之日已通过竣工验收合格，公安消防、环保、规划、城建档案等部门出具认可性意见，并取得了《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》，符合双方约定的交房条件，根据双方合同约定，可认定讼争房屋于2019年9月11日符合了交付条件。根据《城市房地产开发经营管理条例》第十七条第一款规定：“建筑工程竣工经验收不合格的，不得交付使用”。开发商向购房者交付的商品房的强制性条件必须是“经验收合格”的商品房，备案行为是行政管理机关为了行政管理方便设定的，即便没有备案，但若能被确认交付房屋已验收合格的，且双方当事人没有明确约定《建设工程竣工验收备案表》是交付房屋的前提条件。故对姬广娟的该项主张，本院不予支持。综上，本院认为，姬广娟与阜阳丰恒公司签订的《阜阳市商品房买卖合同》系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方应严格履行。如前分析，讼争房屋在2019年9月11日通知交房时已经符合交房条件，依照讼争合同约定，阜阳丰恒公司逾期交房自2019年1月1日起至2019年9月11日止，共计253天，阜阳丰恒公司依约向姬广娟支付已付购房款日万之三的逾期交房违约金的65%，即555902元×0.03%×253天×65%＝27425.43元。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告阜阳市丰恒置业有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告姬广娟逾期交房违约金27425.43元；二、驳回原告姬广娟的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费854元，减半收取427元，由被告阜阳市丰恒置业有限公司负担243元，原告姬广娟负担184元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。审判员  张莉娜二〇二〇年九月十八日法官助理张静书记员齐福强附一：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第四十条格式条款具有本法第五十二条和第五十三条规定情形的，或者提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。附二：阜阳市颍东区人民法院标的款账号开户银行：徽商银行股份有限公司阜阳颍东支行开户名称：阜阳市颍东区人民法院开户账号：2082501021000014325006420