河北省衡水市桃城区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀1102民初3989号 原告：种广军，男，1965年8月20日出生，汉族，现住河北省衡水市桃城区。 委托诉讼代理人：赵荣，河北冀能律师事务所律师。 委托诉讼代理人：马桐，河北冀能律师事务所律师。 被告：河北家雀装饰设计有限公司（历史名称：石家庄盛腾美巢装饰设计有限公司），住所地石家庄市桥西区休门街1号二层、三层，通讯地址石家庄市桥西区休门街华锦商务大厦23楼2313号。统一社会信用代码：91130104MA07PACU91。 法定代表人：柏凤芹，公司执行董事兼经理。 被告：石家庄家天下装饰设计有限公司，住所地石家庄桥西区休门街1号滨江国际A座301，通讯地址华锦商务大厦23楼2313号，统一社会信用代码：91130104MA0EF8097R。 法定代表人：张晶，公司执行董事兼经理。 原告种广军与被告河北家雀装饰设计有限公司、石家庄家天下装饰设计有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年7月28日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告种广军及其委托诉讼代理人赵荣、马桐到庭参加诉讼，被告河北家雀装饰设计有限公司、被告石家庄家天下装饰设计有限公司经本院合法传唤无故未到庭参加诉讼。本院依法对本案进行了缺席审理，现已审理终结。 原告种广军向本院提出的诉讼请求：一、解除原、被告签订的《住宅装饰装修工程施工合同》；二、判令被告退还原告工程款44584.32元；三、判令被告按《盛腾美巢家装工厂店预订合同》的约定，履行赠送原告家具家电的义务或折价支付款项；四、判令被告按30元／日的标准向原告支付工程超期补偿（自2020年4月27日起至合同解除之日止）；五、诉讼费及其他费用由被告承担。事实与理由：2017年10月7日，原告与第一被告家雀装饰公司的前身石家庄盛腾美巢装饰设计有限公司签订《盛腾美巢家装工厂店预定合同》，约定原告预付定金后，即有权获得第一被告承诺赠送的相应产品及服务（详见本次活动家电配置清单）。2019年9月29日，原告又与第一被告签订《住宅装饰装修工程施工合同》，约定原告将位于衡水市桃城区房屋发包给被告，工程期限为90个工作日，设计、施工总费用为包干价133359.37元，采用分期付款方式，原告已支付前两期施工款项。2019年10月18日下午，被告开始施工，2019年11月27日因房屋无采暖停工，后于2020年4月8日继续施工。2020年4月27日，被告称公司资金出现问题停工，此后再无施工。因此，被告应当退还原告已经支付但未施工部分的工程款。第一被告向原告出具了首期工程款86683.60元的收款收据，第二被告向原告出具了第二期工程款23266.44元的收款收据。经查，两被告联系方式、住所地、经营范围、管理人员、财务人员均混同。为维护原告的合法权益，特诉至贵院，望判如所请。 原告为支持其诉讼主张，提交了以下证据： 证据一、原告与石家庄盛腾美巢装饰设计有限公司签订的《盛腾美巢家装工厂店预订合同》及活动家俱清单、活动家电清单、产品升级清单； 证据二、定金收据及付款凭证； 证据三、被告发放的广告单； 证据四、河北经视整装惠民卡影印件及收款收据； 上述四份证据，用以证明原告参与了河北经视整装惠民卡相关活动，已按预订合同约定支付定金，被告有义务按广告宣传和合同约定履行向原告赠送相应产品及服务的义务； 证据五、《河北家雀装饰设计有限公司住宅装饰装修工程施工合同》，用以证明原告将位于衡水市桃城区房屋发包给被告家雀装饰公司； 证据六、《补充协议》，用以证明被告河北家雀装饰设计有限公司指定的收款人及收款账户信息； 证据七、《预算造价表》，用以证明被告方提供的原告房屋装饰装修的预算造价； 证据八、首期工程款付款凭证及收据，用以证明原告已按合同约定支付首期工程款，被告家雀装饰公司收取了该款项； 证据九、第二期工程款付款凭证及收据，用以证明施工过程中有减项，原告按实际情况支付了第二期工程款，被告家天下装饰公司收取了该款项； 证据十、微信截图三张（退款方案）两个，用以证明被告方因公司资金问题不能继续履行合同，被告公司材料部负责人李伟向原告出具了两个退款方案； 证据十一、被告家雀装饰公司、家天下装饰公司企业基本信息，用以证明两被告公司联系方式、住所地、经营范围、管理人员、财务人员混同； 证据十二、光盘一张（同证据十），用以证明原告曾找到被告协商赔偿问题，被告公司材料部负责人李伟出具了退款方案，能证明出具退款方案的人是被告公司的李伟； 被告河北家雀装饰设计有限公司、石家庄家天下装饰设计有限公司接到本院依法送达的起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、开庭传票后，既未答辩亦未提交证据。 经审理查明：石家庄盛腾美巢装饰设计有限公司在2017年10月的国庆节假期间散发宣传单，搞促销活动，原告于2017年10月7日交款100元办理河北经视整装惠民卡一张，石家庄盛腾美巢装饰设计有限公司开具了收款收据。2017年10月7日，原告（甲方）还与石家庄盛腾美巢装饰设计有限公司（乙方）签订《盛腾美巢家装工厂店预定合同》一份，预约甲方将其购买的位于衡水市住宅交由乙方装修，甲方享受石家庄盛腾假装工厂店“幸福家计划”国庆整装惠民节百平米三房两厅一厨一卫大全包各种套餐活动优惠政策。合同2—1.甲方应在本合同签订之日预付人民币20000作为定金，该定金冲抵甲方应缴纳的材料款。装修总款的剩余款项，甲方根据施工合同进度进行支付，本合同持续到协议双方约束条款完成为止。合同2—2.甲方预付定金后，即有权获得乙方承诺赠送的相应产品及服务（详见本次活动家电配置清单）。合同3—1.本活动赠送的不折现。在合同签订一年内，如遇建材价格调整，乙方需给甲方进行保价，如超出此期限装修，因此造成费用的增加由甲方自理（每增加一个月仓储费500元）。合同还约定了其他事项，合同凭交款凭证及盖章有效。乙方还特别承诺保价至2019年9月30日，遇涨不涨，遇跌则跌。合同由甲方种广军签字，乙方加盖石家庄盛腾美巢装饰设计有限公司合同专用章和河北家雀装饰设计有限公司合同专用章。2017年10月7日，石家庄盛腾美巢装饰设计有限公司开具收据收取原告预定金20000元。《盛腾美巢家装工厂店预定合同》附件活动家具清单、产品升级清单、活动家电清单详细列明了乙方赠送的家俱、家电的种类、数量和品种规格。 2019年9月29日，原告（甲方）与被告河北家雀装饰设计有限公司（乙方）签订《住宅装饰装修工程施工合同》，约定施工地址在衡水市，计价面积102平方米，户型三室两厅一厨一卫，设计施工服务总费用为人民币133359.37元。甲方应在签订合同当日支付首期工程款总额的65%（包括已交定金），人民币86683.60元，乙方进场施工。工程施工过程中，木工完成后，甲方支付第二期工程款，即工程款总额的30%，人民币40007.81元。工程竣工验收合格后，乙方赠送家俱家电进场前，甲方支付第三期工程款，即工程款总额的5%，人民币6667.97元。合同5.1条约定工期原则上为90日；5.3条约定，因乙方原因导致工期顺延超过30个工作日的，乙方按照30元／工作日的标准向甲方支付补偿。合同8.2条约定争议解决方式约定为通过河北省装饰协会调解或向乙方所在地人民法院起诉。合同9.1条约定了因原告原因解除合同，原告应当承担的违约金。双方还就各自的权利义务、工程变更、验收结算和保修等事项进行了约定。被告河北家雀装饰设计有限公司在《补充协议》中指定收款人为张晶建设银行账户（62×××34）、宋值海华夏银行账户（62302＊＊＊＊＊440260）和张晶的支付宝账户（139××××3523）。2019年9月29日，原告向被告支付首期工程款66683.6元（不含已预付的定金），被告河北家雀装饰设计有限公司开具了收款收据；2020年4月11日，原告又向被告支付了中期（第二期）工程款23266.44元（施工过程中有减项），银行转账至宋值海华夏银行账户，被告石家庄家天下装饰设计有限公司开具了收款收据，原告已付款至总工程款的95%。 被告收到原告支付的首期工程款后进场施工，未能在90日内完工。2020年1月下旬全国出现新型冠状病毒疫情。2020年4月27日，被告以公司资金出现问题为由停工并撤场，原告的衡水市桃城区室房屋内已无被告方物品。2020年5月30日，石家庄家天下装饰设计有限公司员工李伟通知原告办理退款，并通过微信向原告发送了一份退款方案，方案中写明了已施工基础和已送货主材，应退款金额为41483.89元（包括入户门损坏赔偿100元）；2020年6月21日，李伟又通过微信向原告发送了第二份退款方案，写明经调整后的应退款金额为44584.32元。原告认可第二份退款方案。河北家雀装饰设计有限公司是自然人独资公司，历史名称为石家庄盛腾美巢装饰设计有限公司，成立于2016年3月30日，注册资金300万元，出资人柏凤芹，法人代表柏凤芹，经营范围包括室内外装饰装修。石家庄家天下装饰设计有限公司是自然人独资公司，成立于2019年12月11日，注册资本金100万元，出资人张晶，张晶为执行董事兼经理，柏凤芹为监事，经营范围亦包括室内外装饰装修。 以上事实，有庭审笔录及前述证据在卷为据，证据均已经当庭出示质证。 本院认为，石家庄盛腾美巢装饰设计有限公司、河北家雀装饰设计有限公司为同一公司先后使用的不同名称，实为一个主体，其在2017年10月国庆节假期间搞促销优惠活动，与原告签订《盛腾美巢家装工厂店预定合同》，并于2017年10月7日收取原告定金20000元，事实清楚，证据充分，予以认定。2019年9月29日，原告与被告河北家雀装饰设计有限公司签订《住宅装饰装修工程施工合同》，是双方真实意思表示，合法有效。但是，《住宅装饰装修工程施工合同》约定争议解决方式为向被告河北家雀装饰设计有限公司所在地人民法院起诉，违反了法律关于专属管辖的规定，该约定无效，不能作为确定诉讼管辖的依据。本案所涉装饰装修工程的施工地点在衡水市滨湖新区，属于本院辖区，本院对本案依法享有专属管辖权。 《住宅装饰装修工程施工合同》签订后，原告已向被告河北家雀装饰设计有限公司支付工程款110050.04元（包括定金20000元、办理惠民卡支付的100元），有被告河北家雀装饰设计有限公司在《补充协议》中指定的收款人账户信息、原告向被告转款的转款凭证和被告河北家雀装饰设计有限公司、石家庄家天下装饰设计有限公司、石家庄盛腾美巢装饰设计有限公司开具的收款收据在卷为据，应予认定。被告河北家雀装饰设计有限公司收到原告支付的首期装修款后即安排工人进场施工，90日的施工工期至2019年12月底届满，未能按期竣工，至2020年1月下旬新型冠状病毒疫情爆发时已经逾期20余天。被告河北家雀装饰设计有限公司装饰装修工程未能按期竣工，无法归责于新型冠状病毒疫情，不属于不可抗力因素，应承担违约责任。张晶是被告河北家雀装饰设计有限公司指定的装修款收款人，又是被告石家庄家天下装饰设计有限公司的出资人和法定代表人；柏凤芹是河北家雀装饰设计有限公司出资人和法人代表，又是石家庄家天下装饰设计有限公司监事；被告河北家雀装饰设计有限公司、被告石家庄家天下装饰设计有限公司分别收取了原告支付的首期工程款和中期工程款，两公司经营范围混同、高级管理人员混同、财务混同，且共同参与了与原告的业务活动，应当共同承担本案的民事责任。 被告河北家雀装饰设计有限公司以自己停工退场的行为表明不再继续履行合同，并经核算确定了应退还原告的款项，原告认可被告提供的第二份退款方案，足以证明双方已经达成了解除合同的合意。原、被告间的装饰装修合同，已于2020年6月21日即被告提供的第二份退款方案以微信方式送达原告之日解除，无需再另行裁决解除原、被告的《住宅装饰装修工程施工合同》。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。被告工作人员经核算，确定应退还原告44584.32元，原告对此予以认可，本院予以确认。原告诉请被告退还44584.32元，合法有据，予以支持。原、被告间的《住宅装饰装修工程施工合同》及相关附件约定而未履行的部分不再履行，原告可以自行安排后续装饰装修工程。原告请求判令被告按《盛腾美巢家装工厂店预订合同》约定继续履行赠送原告家具、家电义务或者折价支付款项的诉讼请求，与法无据，不予支持。 合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。原告与被告河北家雀装饰设计有限公司间的《住宅装饰装修工程施工合同》，在合同5.1条约定工期原则上为90日；5.3条约定，因乙方原因导致工期顺延超过30个工作日的，乙方按照30元/工作日的标准向甲方支付补偿，乙方即本案被告河北家雀装饰设计有限公司。本案所涉装饰装修工程，工期至2019年12月底届满，被告未能按期竣工，至2020年1月下旬新型冠状病毒疫情爆发时已经逾期20余天，非不可抗力因素导致，被告方应当依照合同约定按30元/工作日的标准向原告支付补偿。原告诉请自2020年4月27日起至合同解除之日止，按照30元/工作日的标准支付补偿，与法无违，可予支持。 被告河北家雀装饰设计有限公司、石家庄家天下装饰设计有限公司经本院合法传唤，既不答辩，又拒不到庭参加诉讼，放弃行使诉讼权利，应自行承担与之相应的法律后果。本案应予缺席判决。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十七条、第九十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条第一项、第一百四十四条的规定，缺席判决如下： 一、被告河北家雀装饰设计有限公司、石家庄家天下装饰设计有限公司于本判决生效后十日内退还原告种广军44584.32元； 二、被告河北家雀装饰设计有限公司、石家庄家天下装饰设计有限公司于本判决生效后十日内，按照30元/工作日的标准，向原告种广军支付自2020年4月27日起至2020年6月21日期间的补偿款； 三、驳回原告种广军的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 以简易程序审理结案，案件受理费减半收取计457元，由被告河北家雀装饰设计有限公司、石家庄家天下装饰设计有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省衡水市中级人民法院。 审判员  刘九恩 二〇二〇年九月二十三日 书记员  郭 忱 第2页共4页 第1页