安徽省灵璧县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）皖1323民初2294号 原告：灵璧县永盛文化娱乐有限公司，住所地安徽省宿州市灵璧县日月星城莱迪1086，统一社会信用代码91341323MA2TEC933。 法定代表人：王涛，该公司总经理。 委托诉讼代理人：王光宗，男，1976年4月6日出生，汉族，住安徽省宿州市灵璧县。 被告：安徽仁义不锈钢制品有限公司，住所地安徽省合肥市新站区铜陵北路家天下花园19栋1703室，统一社会信用代码91340100MA2NPQU77B。 法定代表人：谢长仁，该公司总经理。 委托诉讼代理人：郭小吻，该公司员工。 原告灵璧县永盛文化娱乐有限公司（以下简称永盛公司）因与被告安徽仁义不锈钢制品有限公司（以下简称仁义公司）承揽合同纠纷一案，本院作出（2019）皖1323民初4584号民事判决，被告仁义公司不服提出上诉，宿州市中级人民法院作出（2020）皖13民终223号民事裁定，撤销原判发回重审。本院2020年4月28日受理后，依法另行组成合议庭，于2020年5月21日公开开庭审理了本案。原告永盛公司的法定代表人王涛，被告仁义公司的委托诉讼代理人郭小吻到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 灵璧县永盛文化娱乐有限公司诉称：原、被告于2018年11月29日签订一份不锈钢定制合同，该合同约定由被告提供并安装原告位于莱迪购物广场四楼的灵璧私人定制娱乐会所内的不锈钢制品。合同总价款为450000元，合同签订后原告应支付被告总价20%的价款作为定金，每批产品运至原告工地前原告支付该批产品价款的90%，余下10%待安装完毕后支付。完工结算后原告留10000元作为质保金，待开业一年后支付。被告完工的时间定为不影响原告的正常开业时间，如被告误工，应每逾期一天按合同总额千分之二计算违约金。该合同签订后，原告及时向被告支付了90000元定金，后也按约定支付了相应的货款。可被告每次收款后都不能按时发货，且派来安装的工人因为沉迷网络游戏天天消极怠工，致工期一再延误。后原告多次电话告知被告方的谢长仁总经理，让其重新安排工人或是加派工人过来安装，以免影响自己的会所2019年1月20日正常开业，可经无数次的沟通，均无效。至今，原告已支付给被告429000元的货款，可被告仍有48937元的产品未发货，也导致原告的会所内仍有部分包厢未进行装潢，不能使用。原告多次催促被告，被告均置之不理。现原告为维护自己的合法权益，特具状起诉，请求判决解除双方于2018年11月29日签订的不锈钢定制合同，并责令被告退还剩余货款48937元；责令被告按合同约定支付原告合同违约金每日900元从2019年11月29日开始至合同解除之日止；双倍返还定金计18万元；被告承担本案的全部诉讼费用。庭审中，原告变更请求为解除合同、返还货款48900元、被告承担本案诉讼费用。 仁义公司辩称：被告已经全部履行合同义务，没有违约。原告向被告支付货款，被告向原告提供货物并安装，双方合同义务已经履行完毕，原告诉请无事实法律依据，应驳回原告诉求。 本院经审理查明以下事实：2018年11月29日，原告永盛公司与被告仁义公司签订《合同书》一份，合同约定：甲方为永盛公司，乙方为仁义公司；订购产品名称不锈钢包厢门及门套等不锈钢制品（详见报价清单）；合同总报价450000元，以上价格不包含税金；严格按照图纸施工，如有漏算由乙方负责；工程地点灵璧县莱迪购物广场四楼；交货方式运费承担乙方现场安装；交货期限约定根据甲方现场的实际进度，不影响甲方的正常开业或交工；合同签订后原告应支付被告总价20%的价款作为定金，每批产品运至原告工地前原告支付该批产品价款的90%，余下10%待安装完毕后支付。完工结算后原告留10000元作为质保金，待开业一年后支付等。合同签订后，原告于2018年12月3日向被告汇款90000元，2019年1月7日汇款60000元，2019年1月17日汇款60000元，2019年1月20日汇款84000元，2019年1月30日汇款135000元，以上合计429000元。被告仁义公司提供没有签收的发货单四张即2018年1月5日的79526元，2019年1月15日的77562元，2018年1月20日的177587元，2018年1月27日的108710元，以上合计443385元。在合同履行过程中，原告永盛公司存在对设计图纸进行部分变更，导致增加材料费、安装费的情形；被告仁义公司存在施工缓慢、发货不及时，导致原告无法按期正常开业的情形。后双方终止合同，原告就剩余工程另行安排他人完成，被告退出安装。双方随后因货款与货物不一致等问题发生纠纷，以致成诉。2020年7月13日，本院依据被告的申请对外委托对涉案工程量进行评估。2020年9月8日，合普项目管理咨询集体有限公司出具鉴定意见为：工程造价为387728.3元，合同外增加的工程争议造价为31916.6元，以上合计419644.9元。被告为此花费鉴定费13000元。 本院认为，依法成立的合同受法律保护。原告永盛公司与被告仁义公司之间的承揽合同关系，是双方真实意思表示，合法有效。 合同签订后，双方应当按照合同约定诚实履行合同。但在合同履行过程中，双方均未严格按照合同约定履行，对争议事项没有很好沟通协调，以致发生矛盾。原告向被告汇款总额为429000元，被告已经发货完成安装的货物造价387728.3元，合同外增加工程争议造价为31916.6元。双方争议的焦点是被告是否完成原告汇款数额的工程量。首先，原告汇款总额为429000元，工程货物造价已经完成的和争议的总额为419644.9元，被告实际没有交付的货物款项为9355.1元，该款被告应当予以返还；其次，对合同外增加的争议造价，双方没有书面约定且被后期的施工覆盖，现在已经无法区分确认，本院结合本案案情酌情支持原告数额为10000元；再次，关于本次鉴定费分担问题。因双方没有积极沟通协调，引发本次诉讼。本院主持调解，双方互不相让，在合同履行过程中双方均存在过错。该费用13000元，原告与被告各负担6500元为宜。 综上，被告应当返还原告货款10000元+9355.1元-6500元=12855.1元。 依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第二百五十一条的规定，判决如下： 一、被告安徽仁义不锈钢制品有限公司应于本判决生效后十日内返还原告灵璧县永盛文化娱乐有限公司货款12855.1元。 二、驳回原告灵璧县永盛文化娱乐有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2186元，由被告安徽仁义不锈钢制品有限公司负担1093元，原告灵璧县永盛文化娱乐有限公司负担1093元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省宿州市中级人民法院。 审 判 长  张 平 人民陪审员  单桂侠 人民陪审员  卢书江 二〇二〇年九月十八日 法官助理耿婷 书记员陈小艺 附：本案适用法律条文 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。 承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。 另附： 灵璧县人民法院执行款、赔偿款、保全担保金缴存账户 户名：灵璧县人民法院执行款专户 账号：12×××23 开户行：中国农业银行灵璧县支行营业部 备注请注明案号