湖南省湘潭市雨湖区人民法院民 事 判 决 书（2020）湘0302民初1779号原告：李锡坤，男，汉族，1978年12月5日出生，住湖南省湘潭市雨湖区。被告：湘潭新都房地产开发有限公司，住所地湘潭市九华示范区九华服务大厦909室，统一社会信用代码为91430300587048571E。法定代表人：杨靖，总经理。委托诉讼代理人：杨晓青，女，汉族，1970年11月30日出生，住湖南省湘潭市岳塘区。原告李锡坤（以下简称原告）与被告湘潭新都房地产开发有限公司（以下简称被告）房屋买卖合同纠纷一案，本院于2020年6月2日立案后，于2020年7月8日公开开庭进行了审理。原告及被告委托的诉讼代理人杨晓青到庭参加了诉讼。现已审理终结。原告的诉讼请求是：一、判决被告向原告承担逾期交房的违约金38627.327元（以368230元为基数，按万分之一计算自2017年1月1日起至房屋产权证办理完毕之日止，暂计算至起诉日38627.327元）；二、判决被告返还代收的办证费852元；三、判决被告向原告提供合法的购房发票；四、判决本案所有的诉讼费用由被告承担。被告的答辩要点是：一、被告按合同约定已于2014年5月1日发布交房公告，通知原告收房了，被告不应当承担相应的逾期交房责任；二、原告所买的房屋已经竣工验收合格；三、原告超过了诉讼时效，依法只能计算一年的违约金；四、被告无能力承担违约责任，请求法院核减违约金额，原告主张的违约金过高。五、原告购买的是现房，双方同意按现状交房，被告不存在逾期交房的事实；六、原告已实际入住，主张延期交房的违约金无事实依据；七、原告未向被告交契税，被告也无法为原告办理产权证，原告主张的违约金截止日无法成立。本院确认如下法律事实：2016年1月18日，原、被告签订《商品房买卖合同》，合同的主要内容包括：一、原告购买被告预售的湘潭市九华示范区学府路（精装房），建筑面积为80.05平方米，总金额为368230元，付款方式为一次性付款；二、第十条约定，出卖人应当在2017年1月1日之前，将经竣工验收合格的商品房，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用；三、第十一条约定，出卖人如未按本合同约定的期限将该商品房交付买受人使用，逾期超过十五日后，买受人有权解除合同，买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同的通知到达之日起十五日内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第十条约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金；四、第十三条约定，商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第十条约定的证明文件，并签署房屋交接单；所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或者出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担；五、第十五条约定，买受人同意由出卖人委托专人予以办理，买受人对出卖人委托的办证人员在办证过程中的一切行为均予以认可。合同还对其他事项进行了约定。《商品房买卖合同》附件四—合同补充协议包括如下主要内容：买受人签署房屋交接单等物业管理公司的交房文件，本合同项下的商品房即交付于买受人；买受人未付清房款、贷款房款、物业维修基金相关税费、备案时没有提供物业维修基金缴款凭证、因买方原因合同未备案等，出卖人有权拒绝交付房屋，出卖人并不承担由此造成延期交房的违约责任。买卖合同第十条约定的“该商品房经验收合格”是指出卖人组织勘察、设计、施工、监理等单位完成的竣工验收合格，出卖人不承诺在买卖合同第十条约定的期间内该房屋已完成消防验收或验收备案手续；由于出卖人的原因，买受人不能在交付该商品房之日起980天内取得房屋权属证书的，每逾期一日，出卖人按已收房价款的万分之一向买受人支付违约金；逾期超过一年的，买受人有权解除合同。补充协议还对其他事项进行了约定。《商品房买卖合同》签订后，原告于2016年1月19日一次性付清所有房款368230元。同日，原告向被告支付了代办费用852元。2019年9月17日，原告缴纳了物业专项维修资金9206元。被告在开发新都汇楼盘二期的过程中，与施工单位发生纠纷，导致二期工程5、6、7、8栋住宅直到2018年2月1日才通过竣工验收，并于2018年2月13日进行了竣工验收备案登记，商铺及地下室部分至今未通过消防验收及竣工验收。另查明：1、被告于2014年5月1日发布交房公告；2、原告于2019年5月收房入住；3、被告未开具原告所购房屋的不动产发票；4、被告至今未给原告办理好不动产权证。上述事实，有原告提交的《商品房买卖合同》附合同补充协议、《房屋装修委托协议》、购房款收据3张、物业专项维修资金专用收据、代收办证费收据，被告提交的交房公告（刊登于湘潭日报）、《工程竣工验收备案表》等证据及双方当事人的当庭陈述予以证实。本院认为：本案中双方当事人存在如下争议焦点：焦点一，被告是否有逾期交房的行为，原告要求被告支付逾期交房违约金的诉讼请求是否具有事实与法律依据。本案中，根据双方当事人在《商品房买卖合同》的约定，被告应当在2017年1月1日之前，将经竣工验收合格的商品房，并符合本合同约定的商品房交付原告使用，但是原告所购买的房屋直到2018年2月1日才通过竣工验收。另外，因为原告购买的是精装房，被告交房时还需要原告对装修质量进行验收，本院以原告实际收房入住的时间2019年5月作为被告的交房时间，故被告已经构成了逾期交房。原、被告在《商品房买卖合同》对于逾期交房的行为已经约定了违约金，这是双方当事人真实意思表示，未违反法律、行政法规强制性规定，未损害他人合法权益，约定合法有效，本院予以认定，所以被告应当从2017年1月2日起，按368230元的万分之一每日向原告支付逾期交房的违约金，直至2019年5月1日止。被告认为双方约定的违约金过高，请求本院减少。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条的规定，当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。本案中，被告的违约情形相当严重，影响相当恶劣，原告的合同目的长时间无法实现，且被告无法证明约定的违约金过分高于原告的实际损失，所以本院对于被告要求减少违约金的答辩意见不予采信。焦点二，原告起诉时是否超过了诉讼时效期间。根据《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条的规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。根据第一百九十五条的规定，诉讼时效从权利人主张权利之日中断，从中断之日起，诉讼时效应当重新计算。本案中，原告的民事权利受到侵害后，包括原告在内的新都汇二期的买房人从被告逾期交房之日起，一直在不间断地向被告主张权利，向各政府部门投诉，诉讼时效期间多次中断，故原告起诉时未超过诉讼时效期间。综上所述，原、被告签订的《商品房买卖合同》及合同补充协议合法有效，双方之间已成立了买卖合同关系。原告已经履行了支付购房款的合同义务，被告逾期交房已经违约，应当按照合同的约定支付逾期交房的违约金。因为被告至今未为原告办理好不动产权证，原告可以取消要求被告代办证的委托，并要求被告退还代收的办证费用852元。被告收取原告的购房款后，有义务向原告开具不动产发票，原告第三项诉讼请求具有事实与法律依据，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条第一款的规定，判决如下：一、被告湘潭新都房地产开发有限公司在本判决生效之日起三日内向原告李锡坤支付逾期交房的违约金（违约金从2017年1月2日起，按368230元的万分之一每日计算至2019年5月1日止）；二、被告湘潭新都房地产开发有限公司在本判决生效之日起三日内向原告李锡坤返还代收的办证费用852元；三、被告湘潭新都房地产开发有限公司在本判决生效之日起三日内向原告李锡坤开具湘潭市九华示范区学府路的不动产发票；四、驳回原告李锡坤其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费1820元，减半收取计910元，由被告湘潭新都房地产开发有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。审判员  杨新台二〇二〇年九月一日书记员  鄢 敏附法律条文：《中华人民共和国合同法》第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行;已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。