广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂0312民初1251号 原告:秦xx，女，1987年12月5日生，汉族，户籍地：山西省泽州县，现住地：广西省桂林市临桂区。 被告：周xx，男，1983年5月24日生，汉族，户籍地：湖南省祁阳县，现住地：桂林市七星区。 被告：桂林xx有限责任公司，住所地：临桂区临桂镇西城北路10号山水凤凰城C区C1-1（3-111至123、3-152至161、3-168至180、3-191至211、3-601至607）。 法定代表人：周xx，执行董事兼总经理。 被告：临xx家具馆，住所地：临桂区临桂镇西城北路10号山水凤凰城C区C1-1、3-119至121、3-157至155号商铺。 经营者：周xx，男，1983年5月24日生，汉族，户籍地：湖南省祁阳县，现住地：桂林市七星区。 原告秦xx诉被告周xx、桂林xx有限责任公司、临xx家具馆装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年4月24日受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告秦xx参加诉讼，被告周xx、桂林xx有限责任公司、临xx家具馆经本院合法传唤未到庭参加诉讼，依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告秦xx向本院提出诉讼请求：1、请求判令三被告退还工程款5.7万元给原告；2、请求判令三被告赔付给原告违约金以合同95000元为基数，每月以1%计算违约金，从4月15日到4月21日暂时计算253元，其余违约金计算到全部清算偿还至；3、三被告知情原告装修为婚房，请求判令三被告赔付定金双倍给原告2万元；事实与理由：2019年在顾家看家具，加了销售员叶秀兰的微信，当时她一再约我过去看装修，11月公司举办活动力度挺大，11月忙没去看，12月初叶约我一个礼拜我就去了，当时隔壁是大自然环保家装（工商注册是xx），徐设计签的单，12月8日交付定金10000元，我对象尚涛交通银行刷卡6000和我本人微信转账给周xx个人4000元。12月9日签订家装合同，合同工期为2019年12月8日到2020年3月24日，为期100天，合同价款为95000元，包括浇筑楼板，砌墙等个性化项目。当时周xx合同签字，也知道我是婚房装修。徐设计说交付百分之三十，周xx当场让交付百分之六十，交付除了定金一万元剩下百分之六十的47000元，我本人微信转账周xx2000元，尚涛转账周xx微信×××元，我本人刷卡华夏银行卡18000元到临xx家居馆，系周xx个体经营，正常交付是百分之三十，周xx在明知公司运营不佳情况收取百分之六十迟迟不开工有诈骗嫌疑，挪用专项装修款。交了钱说开工每次都以各种理由拖延，公司以工程部经理辞职为由，工人走了一半，负责我工地的工长辞工，应该有的工程进度单也迟迟没有提供给我，中间和徐设计提出如果干不了就解约，他忙前忙后负责的态度我们心软就没有解约，但是徐设计也11月刚到公司不了解内情，2020年1月10日左右搭建的模板的工人进场搭模板，1月15日包工头唐老板以工人回家过年为由工程停工，年前等于搭模板没干活。开了年疫情原因，小区可以装修的时候周xx以疫情原因和筹措资金为由，并谎称在沟通开工，在我调查下了解到2019年11日公司已经交不起店面租金，他没钱给工人定金所以才导致开不了工。周xx欠外债达50万，业主，工人，材料商，物业租金等等。2020年3月24日经过徐设计与周xx协商，我让工人看手里有三千工人看在有钱的情况下才开始动工，因为工人与公司签订的有合同，到该付第二期款时迟迟不给工人，导致工地再次停工。直到4月20日周xx还在哄骗业主会开工，其实已经无能力开工，3月我与他协商解约替换家装款为家具，他以股东和他内部矛盾为由拒绝，后期微信不回电话不接。唐老板可以为我证明至4.20工地做了17000元的现浇项目。交付款项57000元还剩40000元的工程没按工期进行。根据《中华人民共和国合同法》，《民法通则》，《住宅室内装修管理办法》等法律、法规与文件规定，请人民法院支持原告诉讼请求。 原告为其诉称举证如下：1、大自然环保家装装饰施工合同及报价表一份复印件，证明原告和三被告签订的合同；2、被告公司盖章收据两张复印件，证明2019年12月8日交付1万元的收据（微信转账4000元给周xx，刷卡转账6000元给临xx家具馆，有截图为证）、2019年12月9日交付47000元（其中微信转账给周xx29000元=×××+2000，刷卡18000元=10000+8000给临xx家具馆）；3、2020年微信聊天截图，证明原告和三被告解除合约。 被告周xx、桂林xx有限责任公司、临xx家具馆未作书面答辩，也未出庭参加诉讼。 根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，当事人有答辩和对对方当事人提交的证据进行质证的权利，本案三被告经本院传唤未到庭参加诉讼的行为，视为其已放弃答辩和质证的权利。本院对原告提交的证据的真实性予以认定，并作为查明案件事实的依据。 依据上述证据以及庭审笔录，本院确认案件法律事实如下：2019年12月8日，原告秦xx通过向被告临xx家具馆银行帐户刷卡付款6000元及向被告周xx微信付款4000元方式向被告桂林xx有限责任公司支付“大城小院”6栋1312号房装修款定金10000元，由被告桂林xx有限责任公司向原告出具《收据》，《收据》同时加盖被告桂林xx有限责任公司公章及案外人临桂顾家家具馆的发票专用章。2019年12月9日，原告秦xx（合同甲方）与被告桂林xx有限责任公司（合同乙方）签订编号为DZR20191213027的《装修施工合同》，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程达成协议，合同约定：第一条工程概况。1.1工程地点:人民路大城小院。1.2工程承包方式，双方商定采取整装（主材代购）承包方式。1.3工程期限100天；开工日期2019年12月13日；竣工日期2020年4月15日。合同价款：本合同工程总造价为95000元。第二条甲方工作。2.1开工前，为乙方入场施工创作条件，办理物业管理、消防、城管以及其它相关手续。2.2工程施工过程中的一切水电费由甲方负责。第三条。乙方工作。3.1……。第四条工程变更。4.1……。第五条工期顺延。5.1．因工程量变化、停水、停电、方案变更或工程款未到位造成竣工日期延误，工期相应顺延。5.2甲方同意工期顺延的其他情况：甲方负责的材料未到位；雨天或是其它不宜施工的气候。5.3国家特定假期，（五一，国庆等）：不可抗力因素。第六条工程验收和保修。第七条工程款支付方式。7.1、合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款：协议签订之日支付材料购置款57000元（总工程款60%），瓦工程完工支付施工进度款33250元（总工程款35%），竣工验收合格，支付工程余款4750元（总工程款5%）。7.2工程验收合格后，乙方应向甲方出示工程结算单，工程结算按实际工程量结算，合同单价不变，并将有关资料送交甲方。双方应填写工程结算单并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。第八条违约责任。8.1合同双方当事人中的任一方因未履行协议的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。8.2未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。8.3甲方因资金不到位，拖欠工程进度款，或中途终止工程而造成的停工、停建，甲方必须向乙方支付工程总造价的1%的违约金，并赔偿乙方损失。8.4由于乙方原因致使工期延误，延误一月需向甲方支付工程总预算款的1%作违约金。第十条附则……。同时，被告桂林xx有限责任公司出具的《大自然环保家装速表》载明：整装计价85㎡×1188元/㎡=100980元，个性货项目：楼板30平，楼梯12步，砌墙25平，封窗30平，订制柜15平。总造价预估144800元，活动期免管理费、设计费，交2万抵4万，主材料降低标准，减去6样电器，签单价95000元。合同签订当日，原告通过向被告临xx家具馆银行帐户刷卡付款18000元及向被告周xx微信付29000元方式向被告桂林xx有限责任公司支付装修首付款47000元。合同签订后，被告桂林xx有限责任公司将《装修施工合同》中的楼板，楼梯，砌墙（隔墙）施工转包给案外人唐延永，唐延永又将楼板，楼梯工程以12000元的价格转包给案外人杨光标，装修工程于2020年3月24日开始施工，于2020年3月28日停止施工，至2020年6月5日经现场勘测，杨光标已完成楼板，楼梯工程施工，但模具尚未撤除，此后施工人已经将模具撤除。 本院认为，原告秦xx与被告桂林xx有限责任公司签订的DZR20191213027号《装修施工合同》，是双方的真实意思表示，不违反法律强制性效力性规定，为有效合同，对原告秦xx与被告桂林xx有限责任公司均具有约束力。本案的争议焦点为：一、原告请求解除DZR20191213027号《装修施工合同》是否符合法律规定；二、如果合同解除，合同解除后的违约责任承担。 关于焦点一 原告秦xx与被告桂林xx有限责任公司签订了《装修施工合同》后，原告按照合同约定向被告桂林xx有限责任公司支付了材料购置款57000元，履行了合同约定的义务，被告桂林xx有限责任公司在合同签订后，于2020年3月24日方组织人员施工，且于2020年3月28日停止施工，在原告向本院起诉后，本院于2020年5月20日到被告桂林xx有限责任公司实地查看，通往桂林xx有限责任公司的通道已阻断，公司大门紧锁，已实际不再营业。即被告桂林xx有限责任公司已实际不能履行案涉《装修施工合同》，原告的合同目的已无法实现。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第（四）项“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；”的规定，原告要求解除与被告桂林xx有限责任公司签订的《装修施工合同》理由成立，本院予以支持。 关于焦点二 《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。”被告桂林xx有限责任公司已经实际施工了部份工程，虽然被告桂林xx有限责任公司未到庭参加诉讼，未对该完成部份工程价款主张权利，但为了一次性解决纠纷，本案中仍对被告桂林xx有限责任公司完成的工程价款予以抵扣，对于被告桂林xx有限责任公司完成的工程价款，因被告未到庭，原告不愿就工程价款进行评估，而实际施工人对该部份工程的承包价款为12000元，故本院参照工程承包价款认定被告已完成的工程价款为12000元。即被告桂林xx有限责任公司应当退还原告装修款为57000元－12000元=45000元。关于违约金问题。案涉《装修施工合同》中对于被告的违约责任约定为“由于乙方原因致使工期延误，延误一月需向甲方支付工程总预算款的1%作违约金。”故被告桂林xx有限责任公司应当支付原告的违约金为95000元×1%=950元，对于原告请求违约金超过950元的部分本院不予支持。关于原告要求被告双倍返还定金2万元的问题。原告在与被告桂林xx有限责任公司签订《装修施工合同》前，向被告桂林xx有限责任公司支付了装修款定金10000元，该定金在双方签订《装修施工合同》后，已于2019年12月9日转换为材料购置款支付给被告，已不具备定金性质，原告要求被告双倍返还定金的理由不能成立，本院不予支持。 原告系与被告桂林xx有限责任公司签订《装修施工合同》，虽然原告将相关的装修款通过向被告临xx家具馆的银行账户、被告周xx微信号转款的方式支付，但均以被告桂林xx有限责任公司的名义开具收据，即被告桂林xx有限责任公司认可上述的收款行为为桂林xx有限责任公司的行为，被告临xx家具馆、周xx不是案涉合同相对人，原告亦无证据证明案涉工程为被告临xx家具馆和被告周xx个人实施，故原告要求被告临xx家具馆、周xx退还工程款，承担合同违约责任的理由不能成立，本院不予支持。 综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第（四）项、九十七条、一百一十四条，《中华人民共和国民诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下： 1、被告桂林xx有限责任公司返还原告秦xx装修款45000元； 2、被告桂林xx有限责任公司支付原告秦xx违约金950元； 3、驳回原告秦xx的其他诉讼请求。 上述义务，义务人应于本判决发生法律效力之日起十五日内履行完毕，逾期则应加倍支付迟延履行期间的债务利息，权利人可在本案生效判决规定履行期限最后一日起二年内，向本院申请执行。 案件受理费1731元，由原告秦xx负担701元，被告桂林xx有限责任公司负担1030元，诉讼保全费802元，由原告秦xx负担360元，被告桂林xx有限责任公司负担442元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于桂林市中级人民法院。同时预交上诉案件受理费1731元（收款单位：桂林市中级人民法院，账号：20×××16，开户行：农行桂林高新支行）。上诉期满后七天内未预交上诉费的，按自动撤回上诉处理，本判决即发生法律效力。 审 判 长  李定健 人民陪审员  董丽冰 人民陪审员  王秀利 二〇二〇年九月八日 书 记 员  唐xx