江苏省句容市人民法院民 事 判 决 书（2017）苏1183民初1989号原告（反诉被告）：江苏长才建筑安装工程有限公司，住所地句容市经济开发区崇明西路82号。法定代表人：张长才，系该公司总经理。委托诉讼代理人：王茂林，系该公司项目经理。委托诉讼代理人：张云龙，江苏永兆律师事务所律师。被告（反诉原告）：江苏仑山湖发展有限公司，住所地句容市边城镇。法定代表人：杨慎勇，系该公司董事长。委托诉讼代理人：孙凯，系该公司员工。委托诉讼代理人：方兴，北京大成（南京）律师事务所律师。原告（反诉被告）江苏长才建筑安装工程有限公司（以下简称长才公司）诉被告（反诉原告）江苏仑山湖发展有限公司（以下简称仑山湖公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年4月11日立案受理，依法适用简易程序于2017年5月31日、10月17日、10月24日公开开庭进行了审理，原告（反诉被告）长才公司的委托诉讼代理人王茂林、张云龙、被告（反诉原告）仑山湖公司委托诉讼代理人方兴三次开庭均到庭参加诉讼，被告（反诉原告）仑山湖公司委托诉讼代理人孙凯第二次开庭到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告(反诉被告)长才公司向本院提出诉讼请求：1、要求被告给付工程款1600435.29元及逾期付款违约金（自2016年4月22日起至实际给付之日止，按每日千分之一计算支付）。2、诉讼费由被告承担。审理中，原告变更第1项诉讼请求标的额，同时增加两项诉讼请求：1、要求被告支付工程款1599847.39元；2、要求被告支付工程节点违约金303339.81元；3、被告对欠付的1533535.91元工程款支付违约金（自2016年4月22日起至实际给付之日止，按每日千分之一计算支付）；4、诉讼费由被告承担。事实和理由：2013年9月22日，原、被告签订建筑工程施工合同，被告将仑山湖度假区湖西居住小区××（××）××标段××幢别墅剩余土建及安装工程发包原告施工，合同采用固定价款，总价款为8476067.04元，除设计变更、签证外，总价不调整。甲方在收到乙方竣工结算资料后56个工作日内需出审计结果，超出上述期限后视为同意乙方所报结算资料为审计结果，并按该结果支付工程款。合同还约定发包人必须按合同约定及时支付每个节点的工程款，并在收到请款报告及完整资料后15个工作日内付款，逾期不付承担不付部分每天千分之一的违约金。合同签订后，原告按约履行合同义务，所建工程于2015年6月12日验收合格并交付被告。被告仅支付原告工程款总额的80%，尚欠原告工程款1933535.29元。另原告为被告承建湖西样板区与施工区遮挡围墙和仑山湖湖西西门岗岗亭附属工程，该工程竣工验收交付后，被告仍拖欠原告部分工程款66900元。原告将2017年春节前向被告借款40万元用于支付材料款未还，理应在工程款中扣除。故被告尚欠原告工程款1599847.39元，现要求判如所请。被告（反诉原告）仑山湖公司辩称，长才公司主张尾款，但其尾款支付的资料、发票等目前一直未提交我公司，故我公司付款的前置条件不满足。长才公司施工逾期439天，给我公司造成较大的经济损失，我公司享有抗辩权，故长才公司向我公司主张逾期付款违约金理由不能成立。长才公司主张逾期支付付款节点相应款项的违约金，而合同中并未约定在相应付款节点有逾期应当承担违约金，且整个工程合同跨期较长，不能以付款节点来分段计算所谓的违约金。而且根据合同约定，长才公司没有履行相应的付款申请前置程序，就付款节点本身并不存在迟延支付的问题，所以我公司无需支付违约金，请求法院依法裁判。被告（反诉原告）仑山湖公司向本院提出反诉诉讼请求：1、要求反诉被告赔偿反诉原告工程逾期竣工期间已付工程款的利息320722.44元；2、要求反诉被告赔偿工程逾期竣工造成的其他损失354911.67元；3、要求反诉被告赔偿仑山湖湖西西门岗岗亭工程逾期竣工违约金24990元；4、要求反诉被告支付反诉原告代垫施工电费26929.20元、检验检测费58025元；5、反诉诉讼费由反诉被告负担。审理中，反诉原告变更第1项诉讼请求标的额为321470.91元，同时撤回第4项诉讼请求。事实和理由：2013年9月22日，反诉原告与反诉被告签订建设工程施工合同，约定反诉原告开发的仑山湖度假区湖西居住小区××（××）××标段××幢别墅剩余土建及安装工程发包原告施工，计划工期180个日历天。讼争工程于2013年10月1日开工，按照合同约定，应当于2014年3月30日竣工。但讼争工程直至2015年6月12日才通过竣工验收，工期达到619天，拖延了439天。反诉被告工程严重滞期，造成反诉原告巨大经济损失，反诉原告共支付工程款5743054.44元，自合同约定的竣工计算日期2014年3月30日到实际竣工日期2015年6月12日，上述工程款共产生利息1265242.96元，系反诉原告的直接经济损失，反诉被告应当赔偿。此外，因为反诉被告拖延竣工，导致反诉原告不能按时向购房业主交房。经司法判决，反诉原告共支付逾期交房违约金、诉讼费、律师费等354911.67元，该费用应当由反诉被告赔偿。反诉原告与反诉被告于2014年11月签订的仑山湖湖西西门岗岗亭工程合同，将仑山湖湖西西门岗岗亭土建、装饰、安装等全部工程发包反诉被告，合同固定总价245000元，工期60天。该工程于2015年3月6日开工，同年6月8日竣工，工期94天，逾期34天。合同约定逾期竣工的每拖延一天，反诉被告应当按照价款的千分之三每天向反诉原告支付违约金。因此，反诉被告应当支付反诉原告违约金24990元，现要求判如所请。原告（反诉被告）长才公司反诉辩称，仑山湖公司尚欠我公司工程款，不存在我公司向其支付赔偿款项的情节。合同中虽然约定了开工时间，但仑山湖公司未向我公司发出开工令，具体开工时间不明确。我公司承包的工程本身就是半拉子工程，因仑山湖公司不能提供前期施工单位的检测资料，延误工期六个月。没有将分包的门窗框安装好，延误工期半个月。因仑山湖公司分包的景观工程人员进场强行施工，导致我公司材料不能进场，致使工程停滞，延误工期两个月零八天。工程结束后，仑山湖公司不能提供详细完整的前期施工单位的安全资料及相关施工资料，导致竣工验收无法进行，延期五个月。以上，因仑山湖公司的原因共延误工期23个月零八天。仑山湖公司多次延期支付工程款导致工期先后延误达19个月零四天。我公司就仑山湖公司出现的问题已经及时以工作联系单的形式通知仑山湖公司，仑山湖公司收到我公司上述材料后，在法定28天期限内均未提出异议。我公司本着互谅互让、合作共赢，仍然想方设法组织施工，使工程尽早竣工验收并交付。仑山湖公司将误工后果推延我公司系无稽之谈，故仑山湖公司反诉诉讼请求不能成立，仑山湖公司反诉诉讼请求没有事实和法律依据，请求法院驳回仑山湖公司的反诉请求。本院经审理认定事实如下：2014年8月11日，长才公司中标取得仑山湖公司发包的湖西住宅小区一期（溪山丽苑）三标段工程，中标范围和内容：土建、安装，中标价847.61万元，工期180天。2013年9月22日，仑山湖公司（甲方）与长才公司（乙方）签订建筑工程施工合同书一份，合同书中约定，甲方将其仑山湖度假区湖西居住小区××（××）××标段××幢别墅剩余土建及安装工程发包乙方。开工日期2013年8月28日，竣工日期2013年12月26日。工期总日历天数180天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。其中K32、K33、K37、K38、K39、K50自开工之日起120天完工。具体开工日期以甲方具备开工条件以后发出的开工令或经批准的开工报告为准。合同价款为8476067.04元，工程质量标准为合格。双方约定合同价款采用固定总价合同，除设计变更、签证外总价不调整。工程款（进度款）支付。总体分三个组团付款：一组团K32、K33、K37、K38、K39、K50主体验收合格付该组团总价的30%；二组团K35、K36、K51、K52、K58、K59和三组团K55、K56、K57、K53一层结构封顶分别付该组团总价的20%，主体验收合格付至该组团总价的50%,每个组团外装饰结束并拆除外脚手架付至该组团总价的70%；竣工验收合格后的14个工作日内付至合同总价的80%；结算审核完成后的14个工作日内付至结算总价的95%；余5%作保修金，自竣工验收合格之日起满两年后的30日内扣除甲方代为支付的包括但不限于人工费、材料费等后将剩余部分全部付清（无息）。因前期施工单位资料不全，质量不合格造成工期不能进行主体验收和竣工验收，一切责任及由此造成的罚款由甲方负责，造成的质量问题由甲方负责且不影响各付款节点的付款。进度到达付款节点，工序报验资料齐全14个工作日内付款。付款时必须提供句容市建安发票，否则甲方有权拒付，而无需承担违约责任，但造成的工期延误及损失由承包方自行承担。竣工验收与结算：甲方在收到乙方竣工结算资料后56个工作日内需出审计结果，不得以任何理由不出，否则超出上述期限后视同乙方所报送的结算资料为审计结果，并按该结果支付工程款。违约、索赔和争议：发包人必须按合同约定，及时支付每个节点应付的工程款项，并在收到请款报告及完整的资料后15个工作日内付款，逾期不付应承担不付部分每天1‰的违约金，造成停工、工期延误及给乙方带来的经济损失由发包人承担。双方还约定其他相关事宜。合同附件五：工程质量保修书中约定，质量保修期从工程实际竣工之日起算起。本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的5%，其中5%为两年后的一周内支付。合同签订后，2013年8月20日，被告向原告发出工作联系单，要求原告立即组织人员将现场原施工单位遗留各类建筑材料清理至被告指定位置并堆放整齐。原告于2013年10月1日开工，2014年5月9日，被告向原告发出工作联系单，告知原告被告已责令门窗单位于2014年5月4日前安装好前八副门窗框，5月25日前副框全部安装完成。且该进度计划已得到原告认可。要求原告在5月底前完成所有工程量。但原告现场施工人员严重不足，严重影响工程进度，要求原告立即组织足够人员施工，确保按期完成细化分解计划，按期交房。2014年8月2日，被告再次向原告发出工作联系单，要求原告增加人员、机械等相关资源参与施工，确保一标段2014年8月31日总体按期竣工交付。2015年6月12日讼争工程全部竣工验收合格。2013年11月18日、25日、2014年1月17日、1月17日、4月25日、7月23日、10月11日、11月8日、2015年7月9日、2017年4月7日，原告先后十次向被告出具发票金额分别为682646.61元、757531.35元、1023969.91元、507545.90元、761318.86元、1010041.81元、682646.61元、507545.90元、847606.70元、40万元，合计开票金额为7180853.65元。原告向被告申请付款资料齐全的，开发票时间分别为2014年1月17、1月17日、4月25日、7月23日、10月11日、11月8日六次。其余四次原告向被告申请付款资料的未能提交法庭。被告分别于2013年11月3日、6日、2014年1月7日、2月14日、5月23日、8月27日、9月24日、11月11日、2015年2月5日、2月13日、2月15日、3月31日、4月10日、6月4日、6月4日、7月7日、7月7日、8月26日、2016年2月5日、2017年1月22日，先后二十次支付原告工程款757531.35元、682646.61元、1023969.91元、507545.90元、761318.86元、30万元、50万元、10万元、210041.81元、50万元、20万元、10万元、10万元、56821.41元、49520.90元、30万元、10万元、15万元、296502.7元、40万元，合计7095899.45元。2016年2月3日，被告收到原告提交的讼争工程竣工决算（含变更签证）及相关资料。2016年11月18日，江苏希地环球建设项目管理有限公司出具讼争工程结算初审单，初审单中载明，三标段16幢剩余土建及安装工程送审价8476067.04元，签证送审价238321.88元。2014年12月10日，原、被告签订仑山湖湖西西门岗岗亭工程合同一份，合同书中约定，由原告将其仑山湖湖西西门岗岗亭工程发包原告，承包范围土建、装饰、安装、附属配套等图纸范围内的全部分部分项工程（不含门窗、铜顶）。承包方式为包工包料，合同价款采用固定总价为245000元，总工期60天，工期按总日历天数（包括一切法定节假日在内）计算，具体开工日期以被告书面通知的开工时间为准。原告必须按照本合同约定的竣工日期或被告同意顺延的工期竣工，并且按照合同约定工期完成本合同约定的各个节点。由于原告原因造成的工期延误（包括逾期完工或延误任何一个节点），每拖延一天，原告向被告支付合同价款的3‰的违约金。累计计算，最多不超过千分之五，被告有权从未付工程款中扣除。工程价款的支付方式为：一层结构完成支付合同总价的20%,主体结构封顶支付合同总价的30%，工程验收合格后支付合同总价的30%，工程竣工结算审核后支付合同价款的95%，剩余5%作为质保金，质保期满一年一次性无息支付。每次付款时需提供等额合法有效发票，结算完成支付至95%时，需提供全额发票。原告申请付款时需填报请款单，且必须由被告签字确认。如被告不能按合同约定的节点及时足额支付工程款，由其代来的一切后果及责任由被告自行承担。双方还约定其他相关事宜。合同签订后，该工程原告于2015年3月6日开工。同月20日，原告向被告发出工作联系单，认为3月10日至15日由于道路及园艺同时施工，原告材料无法进场，施工处于停滞状态请求延期工期5天。2015年4月27日，原告向被告发出工作联系单，认为2015年3月23日报请首批20%付款计49000元，至同年4月17日才付，期间推迟付款10天，按合同规范条款请求延缓工期10天。上述两张工作联系单，被告于2015年6月11日签收。2015年4月24日，原告向被告发出工作联系单认为，4月6日，原告要求被告分包门窗工程及铜顶尽快安装到位，否则影响外部大理石的粘贴及屋面盖瓦，但截止4月20日左右，被告才陆续安装到位，期间导致原告无法施工，请求延迟工期14天。该工作联系单，被告于2015年7月10日签收。讼争工程于2015年6月8日竣工经验收合格交付被告，总工期94天。2015年3月27日，原告向被告申请一层结构完成支付合同总价的20%，工程款49000元。被告于2015年4月16日通过银行电汇支付原告49000元。2016年2月5日，被告通过银行电汇支付原告工程款47000元。2015年5月6日，原告向被告申请西门岗岗亭主体结构工程完成进度款合同总价的30%，工程款73500元。2016年1月22日，原告向被告申请西门岗岗亭工程竣工验收进度款30%，工程款73500元。2016年4月13日，被告通过银行电汇支付原告工程款73500元。2016年9月23日，被告支付原告工程款26500元，以上被告共支付原告工程款196000元，尚欠49000元。2014年12月10日，原、被告签订湖西样板区与施工区遮挡围墙工程合同一份，合同书中约定由原告承包被告的湖西样板区与施工区遮挡围墙工程，承包范围为围墙的基础、地上墙体砌筑、粉刷、涂料，承包方式为包工包料。合同暂定工程量为400米，最终结算时按717.50元/米进行结算。采用固定单价包干、按实结算的方式进行结算。总工期45天，具体开工日期以被告通知的开工时间为准。双方还约定其他相关事宜。合同签订后，该工程原告于2014年11月7日开工至同月30日竣工经验收合格交付被告，总工期23天。原告施工的围墙长度为160.85米。总价款115409.88元，被告支付原告工程款98098.40元，尚欠17311.48元。2016年5月9日，林军、苗红向本院起诉仑山湖公司要求其交付房屋，支付逾期交房违约金等。审理中，仑山湖公司提起反诉，要求林军、苗红支付逾期收房保管费等。2016年8月8日，本院以仑山湖公司逾期交房570天，判令仑山湖公司支付林军、苗红逾期交房违约金134412.67元（自2014年1月1日至2015年7月24日，共计570天，按购房款2358117元，每日万分之一计算）；判令林军、苗红支付仑山湖公司逾期收房保管费（自2015年8月14日起至实际收房之日止，按60元/天计算）；驳回林军、苗红其他诉讼请求；驳回仑山湖公司其他反诉请求。同时判令仑山湖公司支付林军、苗红诉讼费1194元。判决后，仑山湖公司提起上诉。2017年3月20日，江苏省镇江市中级人民法院判决驳回仑山湖公司的上诉，维持原判。2017年4月1日，仑山湖公司通过银行电汇114426.67元给林军。2016年8月1日，仑山湖公司支付江苏东恒律师事务所该案件的代理费2万元。2016年6月14日，王洁向本院起诉仑山湖公司要求其交付房屋，支付逾期交房违约金。2016年11月21日，本院以仑山湖公司逾期交房585天，判令仑山湖公司支付王洁逾期交房违约金171990元（自2014年1月1日至2015年8月8日，共计585天，按购房款294万元为基数，按日万分之一计算）。判决后，双方均提起上诉。2017年5月2日，江苏省镇江市中级人民法院作出判决，驳回上诉，维持原判。同月15日，仑山湖公司通过银行电汇175730元给王洁。2016年8月1日，仑山湖公司支付江苏东恒律师事务所该案件代理费2万元。另查明，原告向本院提交的2014年7月10日、10月8日、11月10日、12月12日、2015年1月8日、2月18日工期顺延申报单以及其中的工作联系单均由工程监理在2015年3月31日一并签收。2017年4月11日，原告向本院起诉被告要求判如所请。审理中，被告提起反诉，要求判如反诉所请。本院认为：原、被告签订的建筑工程施工合同、仑山湖湖西西门岗岗亭工程合同、湖西样板区与施工区遮挡围墙工程合同，该三份合同均合法有效。合法有效的合同，原、被告均应当按约履行。原告将讼争的三项工程竣工验收合格后交付被告，被告应当按照合同的约定支付原告工程款。湖西住宅小区一期三标段16幢别墅工程，合同约定固定价为8476067.04元；另外签证部分造价为238321.88元，被告均无异议，本院予以确认。故讼争别墅工程款总价为8714388.92元。被告已付工程款7180853.65元（其中含被告代垫的施工电费26929.20元，检验检测费58025元），尚欠工程款1533535.27元。原、被告双方约定结算审核完成后14个工作日内付至结算总价的95%；余5%作为保修金自竣工验收合格之日起满两年后30日内全部付清（无息）。2016年2月3日，被告收到原告提交的讼争工程竣工结算（含变更签证）及相关资料后未能在双方约定的56个工作日内作出审计结果。依照原、被告双方合同的约定，被告逾期作出审计结果视为同意原告所报送的结算资料为审计结果，并按该结果支付工程款。故被告未能在2016年4月21日前出具审计结果，应当从该日起视为结算审核完成，并应当按照合同约定在结算审核完成后14个工作日，即2016年5月12日前付至结算总价的95%，即8278669.47元，被告已付7180853.65元，尚欠1097815.82元。被告逾期支付上列工程款应当按照合同的约定从2016年5月13日起至实际给付之日止，按日千分之一计算支付违约金。关于5%保修金，付款时间合同主文中约定的给付时间与合同附件五工程质量保修书中约定的给付时间不一致，应当按照双方签订的工程质量保修书中约定支付，余款5%为435719.45元在两年后一周内支付，讼争工程于2015年6月12日全部竣工验收合格，故该款应当于2017年6月19日前付清，被告逾期支付应当从2017年6月20日起至实际给付之日止，按日千分之一计算支付违约金。原、被告在合同中约定工程进度到达付款节点工序报验资料齐全，付款时原告必须提供句容市建安发票，否则被告有权拒付，被告在收到请款报告及完整的资料后15个工作日内付款，逾期不付应承担不付部分的每日千分之一的违约金。原告提交的证据11付款节点违约金计算表中，2015年7月9日，原告虽开具发票但未能向本院提交完整的工程款支付证书以及工程款支付申请表等材料，本院对该部分的违约金计算不予支持。对于原告2014年1月17日至同年11月8日五次付款节点均提供完整的申请材料及发票，被告应当在收到发票后对应的时间前支付进度款，被告未能及时支付，应当承担违约金198863.34元，原告主张的该部分违约金本院予以支持。关于原、被告之间仑山湖湖西西门岗岗亭工程合同，合同固定价245000元。被告已经支付原告196000元，尚欠49000元。原、被告双方均无异议，本院予以确认。故被告应当将该部分工程款49000元支付原告。关于原、被告之间湖西样板区与施工区遮挡围墙工程合同，该合同中约定，围墙单位按717.50元/米计算。原告实际施工的围墙，经双方确认为160.85米，故工程款为115409.88元。被告已经支付原告98098.40元，尚欠17311.48元，此款被告应当支付原告。在建筑工程施工过程中，因承包人原因导致工程延误的，依法应当承担相应的责任。原告未能按照合同约定的时间完成施工，理应赔偿被告的经济损失。被告作为开发商，其投入工程项目的资金，视为其开发房地产的经营成本，并已计入商品房销售价格。因此就通常情况而言，在合理的期限内，开发商因投入资金不能及时回笼而产生的利息损失，一般应自行承担。但本案中，原告于2013年10月1日开工至2015年6月12日工程竣工，比双方约定的工期180天逾期439天，扩大了被告资金的利息损失，故应当承担相应的赔偿责任。被告反诉提交的滞纳金计算表，计算正确，本院予以支持。故被告反诉要求原告支付工程逾期竣工期间已付工程款利息321470.91元，本院予以支持。被告作为房地产开发商，其因工程延误所造受的损失，应当包括因逾期交房向购房者支付的违约金，但其损失应当有足够的证据予以证明。本院判决被告支付林军、苗红逾期交房违约金134412.67元，系按逾期570天计算。但原告工程延误逾期为439天，故超过该天数的违约金与原告无关，不应由原告赔偿。被告赔偿给林军、苗红103521.34元（2358117元*439天*0.01%元/天）的该部分违约金应当由原告赔偿被告。本院判决被告支付王洁逾期交房违约金171990元，系按逾期585天计算。但原告工程延误逾期为439天，故超过该天数的违约金与原告无关，不应由原告赔偿。被告赔偿王洁129066元（294万元*439天*0.01元/天）的该部分违约金应当由原告赔偿被告。被告赔偿林军、苗红以及王洁逾期交房违约金而支付的诉讼费以及律师代理费应当由被告自行承担，被告要求原告赔偿该部分损失没有事实和法律依据，本院不予认可。原、被告签订的仑山湖湖西西门岗岗亭工程合同，双方约定工期为60天，由于原告原因造成工期延误，每拖延一天，原告向被告按日支付合同价款的千分之三的违约金。该工程原告于2015年3月6日开工，同年6月8日竣工，总工期94天。合同履行过程中，2015年3月20日，原告因被告在3月10日至15日道路及园艺同时施工，导致材料无法进场，施工处于停滞状态，请求延期工期5天，符合双方约定，本院予以采信。按照双方合同约定，原告于2015年3月23日报请被告要求支付首批20%工程款49000元，被告于2015年4月17日才支付，延迟付款10天，原告请求延缓工期10天，符合双方约定，本院予以采信。2015年4月6日，原告要求被告分包门窗工程及铜顶尽快安装到位，否则影响外部大理石的粘贴及屋面盖瓦，直至4月20日，被告才陆续安装到位，期间导致原告无法施工，原告要求延期工期14天，本院予以采信。该工程工期延期34天，扣除因被告原因导致的29天仍然延期5天。按照合同的约定，逾期竣工违约金为3675元(245000元*3‰元/天*5天)。故被告应当支付原告西门岗亭工程逾期竣工违约金3675元。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条第一款、第一百二十条、第二百六十九条、第二百七十九条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第二十条《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）江苏仑山湖发展有限公司于本判决生效后十日内支付原告（反诉被告）江苏长才建筑安装工程有限公司工程款1599846.75元。二、被告（反诉原告）江苏仑山湖发展有限公司于本判决生效后十日内支付原告（反诉被告）江苏长才建筑安装工程有限公司工程进度款逾期付款违约金198863.34元。三、被告（反诉原告）江苏仑山湖发展有限公司于本判决生效后十日内支付原告（反诉被告）江苏长才建筑安装工程有限公司逾期付款违约金（以工程款1097815.82元为基数，自2016年5月13日起至实际给付之日止，按每日千分之一计算支付；以工程款435719.45元为基数，自2017年6月20日起至实际给付之日止，按每日千分之一计算支付）。四、原告（反诉被告）江苏长才建筑安装工程有限公司于本判决生效后十日内赔偿被告（反诉原告）江苏仑山湖发展有限公司工程逾期竣工期间已付工程款的利息损失321470.91元。五、原告（反诉被告）江苏长才建筑安装工程有限公司于本判决生效后十日内赔偿被告（反诉原告）江苏仑山湖发展有限公司工程逾期竣工造成的其他损失232587.34元。六、原告（反诉被告）江苏长才建筑安装工程有限公司于本判决生效后十日内支付被告（反诉原告）江苏仑山湖发展有限公司西门岗岗亭逾期竣工违约金3675元。本诉案件受理费21930元，减半收取10965元，反诉案件受理费10814元，减半收取5407元，合计16372元，由原告（反诉被告）江苏长才建筑安装工程有限公司负担5407元，被告（反诉原告）江苏仑山湖发展有限公司负担10965元（此款原告已预交10965元，被告已预交5407元，被告应于本判决生效后十日内将应负担的诉讼费5558元一并给付原告）。上述款项可汇至句容市人民法院（开户行：中国建设银行股份有限公司句容市支行；账号：32×××95；汇款时注明本案案号）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状正本一份、按当事人人数提交副本，同时按照《诉讼费用交纳办法》的有关规定预交上诉费，上诉于江苏省镇江市中级人民法院（开户行：中国工商银行镇江市永安路分理处，帐号：11×××61）审判员 张 伟二〇一七年十一月三十日书记员 窦雪娇