新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区人民法院民 事 判 决 书（2017）新0106民初386号原告（反诉被告）：乌鲁木齐市米东区中德威格门窗销售部，住所地新疆乌鲁木齐市米**米东南路**华凌建材小五金****。经营者：李海云，女，1975年5月23日出生，乌鲁木齐市米东区中德威格门窗销售部业主，住乌鲁木齐市新市区。委托诉讼代理人：周利明，新疆巨臣律师事务所律师。被告（反诉原告）：新疆百商投资集团有限公司，住所地，住所地乌鲁木齐经济技术开发区**庐山街**iv>法定代表人：李萍，该公司总经理。委托诉讼代理人：骆峰，男，1975年6月23日出生，新疆百商投资集团有限公司法务部职员，住乌鲁木齐市新市区。委托诉讼代理人：田茹，女，1971年12月20日出生，新疆百商投资集团有限公司职员，住乌鲁木齐市新市区。原告（反诉被告）乌鲁木齐市米东区中德威格门窗销售部（以下简称中德威格销售部）与被告（反诉原告）新疆百商投资集团有限公司（以下简称百商公司）承揽合同纠纷一案，本院于2017年2月17日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）中德威格销售部的委托诉讼代理人周利明、被告（反诉原告）百商公司的委托诉讼代理人骆峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。中德威格销售部向本院提出诉讼请求，1、判令被告支付型材门制作安装工程款123858.75元；2、判令被告支付工程款利息7432元；3、判令被告按同期银行贷款利率承担自2016年12月12日至实际付款日期间的逾期付款利息；4、被告承担本案诉讼费、送达费。事实和理由：2014年9月28日，我与百商公司签订《百商·托斯卡纳小城项目木纹转印断桥隔热型材门制作安装合同》，由我方承包百商公司位于乌鲁木齐市水磨沟区观园路211号百商·托斯卡纳小城项目木纹转印断桥隔热型材门制作安装工程。我方按百商公司的要求加工完毕，货到现场后发现百商公司违约已将80樘门安装工程交由第三人安装，并且已经安装完毕，无奈我方只能安装94樘门，剩余百商公司定作的80樘门无处安装。该工程早已投入使用，经核算百商公司尚欠工程款共计123858.75元未付。我方多次向百商公司催要，但百商公司迟迟不履行付款义务，故诉至法院。百商公司辩称并提出反诉请求：1、判令反诉被告返还材料及安装费35579元；2、判令反诉被告支付维修费57400元；3、判令反诉被告支付延期工程监理费32114.94元；4、判令反诉被告支付违约金100000元；5、判令反诉被告承担本案诉讼费、邮寄送达费。答辩与反诉的事实和理由：我公司与中德威格销售部于2014年9月28日签订《百商·托斯卡纳小城项目木纹转印断桥隔热型材门制作安装合同》，按合同约定“1、由中德威格销售部提供的木纹转印铝合金断桥隔热门选用“山东伟盛”品牌、70系列；中空安全下班选用品牌、6+12A+6浮法中空安全玻璃；技术性能应符合国家现行质量验收规范标准。2、五金件选用“欧之论”品牌双面执手，防盗锁芯及甲方认可的其他品牌产品”。我公司于2014年10月及2015年1月两次支付给中德威格销售部合同款共计223238.40元。中德威格销售部实际安装了179.578平方米的门，按合同约定，材料及安装费用为每平方米1100元计算，我公司实际应支付中德威格销售部197535.80元。我公司多支付了35579元。反诉被告已安装的门因质量问题，我公司多次通知反诉被告维修，但中德威格销售部一直未进行维修，我公司不得已请第三方进行维修，支付维修费57400元、支付延期工程监理费32114.94元。我公司于2014年9月29日给中德威格销售部发出“工程通知单”，要求反诉被告在45日内交工（2014年10月14日）。中德威格销售部实际交工日期为2016年4月6日，实际逾期450天。按合同第十四条约定“每逾期一天承担1000元违约金”，我公司现主张100天的违约金100000元。中德威格销售部辩称，我方在合同约定期限内将174樘门送抵百商公司的托斯卡纳工地，百商公司的项目负责人及监理对货物进行验收并收货。我方与百商公司签订的合同系承揽合同，按双方约定加工费1050元/平方米，安装费50元/平方米，我方已向百商公司交付货物，百商公司拒绝支付制作安装费的理由不能成立。托斯卡纳工程竣工验收前我方派人前去维修，相应的材料费、人工费我方均已支付，我方已履行保修义务。百商公司称工程延期是其自身原因所致，故不同意支付延期工程监理费。我方将80樘取回是因百商公司未按约定支付制作安装费，我方行使留置权，并非违约行为，故请求驳回百商公司的反诉请求。经审理查明，2014年9月28日，百商公司（建设方、甲方）与中德威格销售部（施工方、乙方）签订《百商·托斯卡纳小城项目木纹转印断桥隔热型材门制作安装合同》，约定中德威格销售部按照设计图纸及百商公司书面通知任务完成百商托斯卡纳小城项目中木纹转印铝合金断桥隔热门的制作安装，制作安装内容包括：木纹转印铝合金断桥隔热门型材、中空安全玻璃、五金件等制作和安装，材质封样样品包括原材料（木纹转印铝合金断桥隔热门型材、安全玻璃、五金配件、胶条等）的采购、加工制作、运输装卸、现场保管、验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导、培训、现场免费安装及成品保护等全部内容。合同为固定包干单价合同，即木纹转印断桥隔热型材门固定包干单价为人民币1100元/平方米，固定包干单价不予做任何调整。合同签订后中德威格销售部根据百商公司每批次通知单现场核量报百商公司审核后，申请支付该批次初审工程量总价款20%的定金及10%预付款（定金及预付款折抵每批次通知单总价款）。该批次通知成品门进场，中德威格销售部申请支付该批次初审工程量总价款30%的工程款。每批次工程全部施工完毕竣工验收合格，向百商公司及监理验收合格并提交全部竣工资料（必须包括含有产品生产许可证、出厂合格证、出厂检测报告、材料复检报告及采光井的“三性”检测报告）交百商公司使用后，竣工结算完毕后支付至结算总价的95%的工程款，预留结算总价5%的质量保证金，待质保期满两年无遗留质量问题无息支付剩余质保金。合同质保期为两年（按工程竣工验收合格交付甲方使用之日起计算）。2014年11月26日，百商公司（发包方、甲方）与中德威格销售部（承包方、乙方）签订《百商·托斯卡纳小城项目木纹转印断桥隔热型材门制作安装合同补充协议1》，约定木纹转印断桥隔热型材门材料费为人民币1050元/平方米，安装费为人民币50元/平方米，中德威格销售部申请支付第二笔“原合同”价款时必须递交材料款及安装费发票。本协议生效后，即成为“原合同”不可分割的组成部分，与“原合同”具有同等的法律效力。2014年11月8日，中德威格销售部将174樘门（面积332.15平方米）送至百商公司的托斯卡纳工地，百商公司工作人员熊伟及监理贾贝签字确认收货。此后，中德威格销售部分别为托斯卡纳小城一期别墅14#—26#、28#、29#楼安装型材门共计93樘（面积184.573平方米），2015年12月9日、10日，百商公司对中德威格销售部安装的型材门进行竣工验收，于2016年4月6日交付物业接管。百商公司向中德威格公司支付货款223238.40元，拒绝支付未安装型材门的制作费，中德威格公司将未安装的81樘门从百商公司托斯卡纳工地取回。上述事实有原告提供的《百商·托斯卡纳小城项目木纹转印断桥隔热型材门制作安装合同》、《百商·托斯卡纳小城项目木纹转印断桥隔热型材门制作安装合同补充协议1》、《新疆托斯卡纳外开门发货单》复印件、《物业接管验收单》、《百商·托斯卡纳小城一期别墅14#—26#、28#、29#楼型材门验收证明》、证人证言，法院调查笔录、当事人陈述及本院庭审笔录存卷为证。本院认为，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。本案中，中德威格销售部与百商公司在自愿平等的基础上签订《百商·托斯卡纳小城项目木纹转印断桥隔热型材门制作安装合同》及《百商·托斯卡纳小城项目木纹转印断桥隔热型材门制作安装合同补充协议1》，双方应当按照合同约定履行各自义务。百商公司辩称中德威格公司未按约定期限交付型材门，其为保证工程工期向别家定作了部分型材门，导致中德威格销售部的型材门未全部安装，故不同意支付未安装的型材门制作款。本院认为，百商公司与中德威格销售部签订的制作安装合同属承揽合同，在合同履行过程中，如中德威格销售部出现延误交付情形，百商公司有权要求变更或解除合同，但应当将合同变更的内容通知中德威格销售部，百商公司在未进行任何通知的情形下自行向别家订制型材门，导致中德威格销售部按照双方合同约定制作完成了174樘型材门，且百商公司亦验收接受了中德威格销售部交付的174樘型材门，故百商公司应当按约定向中德威格销售部支付型材门制作款。中德威格销售部实际为百商公司安装的型材门数量为93樘，百商公司应按双方补充协议约定的价格向中德威格销售部支付174樘型材门的制作款，并支付93樘型材门安装款。中德威格销售部向百商公司交付的174樘型材门总面积为332.15平方米，已安装93樘型材门面积为184.573平方米，按照双方约定材料款为1050元/平方米，安装费为50元/平方米，百商公司应向中德威格销售部支付制作款348757.50元、安装款9228.65元，共计357986.15元，扣除双方约定的质保金17899.31元（357986.15元×5%），百商公司应向中德威格销售部支付型材门制作安装款340086.84元，百商公司已向中德威格销售部支付型材门制作安装款223238.40元，还应当支付型材门制作安装款116848.44元，同时中德威格销售部应当将留置的81樘型材门返还给百商公司。关于中德威格销售部主张的利息7432元[123858.75元×年息6%×1年（自2015年12月11日至2016年12月11日）]，百商公司不同意支付。本院认为，百商公司已向中德威格销售部支付了已安装型材门的制作安装费，拒绝支付未安装的81樘型材门的制作费，双方发生争议后中德威格销售部对未安装的81樘型材门行使了留置权并诉至法院，故对中德威格销售部要求百商公司支付利息的主张本院不予支持。关于百商公司要求中德威格销售部支付维修费57400元，本院认为，中德威格销售部制作安装的型材门在保修期内出现需维修问题，百商公司应当通知中德威格销售部进行维修，若中德威格销售部怠于履行保修义务，百商公司可告知其聘请其他维修单位所需的费用，中德威格销售部仍不履行保修义务，百商公司则有权聘请其他维修单位进行维修。本案中，百商公司未履行相关通知及告知义务，而另行聘请其他单位进行维护缺乏法律依据，本院对此不予支持。关于百商公司要求中德威格销售部支付延期工程监理费32114.94元，本院认为，型材门安装属建设工程施工中一项组成部分，导致建设工程延期的原因可能是多种的，百商公司未提供证据证实托斯卡纳小城工程项目延期是因型材门安装问题所致，故对百商公司该项反诉请求本院不予支持。关于百商公司要求中德威格销售部支付违约金100000元，本院认为，中德威格销售部向百商公司交付了加工定制的174樘型材门，百商公司亦验收收货，百商公司未提供证据证实中德威格销售部存在违约行为，故对百商公司的该项反诉请求本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第二百五十一条、第二百六十三条、第二百六十四条之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）新疆百商投资集团有限公司给付原告（反诉被告）乌鲁木齐市米东区中德威格门窗销售部制作安装款116848.44元，原告（反诉被告）乌鲁木齐市米东区中德威格门窗销售部返还被告（反诉原告）新疆百商投资集团有限公司制作完工的81樘型材门；二、驳回原告（反诉被告）乌鲁木齐市米东区中德威格门窗销售部要求被告（反诉原告）新疆百商投资集团有限公司支付利息7432元的诉讼请求；三、驳回被告（反诉原告）新疆百商投资集团有限公司要求原告（反诉被告）乌鲁木齐市米东区中德威格门窗销售部返还材料款及安装费35579元的诉讼请求；四、驳回被告（反诉原告）新疆百商投资集团有限公司要求原告（反诉被告）乌鲁木齐市米东区中德威格门窗销售部支付维修费57400元的诉讼请求；五、驳回被告（反诉原告）新疆百商投资集团有限公司要求原告（反诉被告）乌鲁木齐市米东区中德威格门窗销售部支付延期工程监理费32114.94元的诉讼请求；六、驳回被告（反诉原告）新疆百商投资集团有限公司要求原告（反诉被告）乌鲁木齐市米东区中德威格门窗销售部支付违约金100000元的诉讼请求。上述被告（反诉原告）新疆百商投资集团有限公司给付原告（反诉被告）乌鲁木齐市米东区中德威格门窗销售部款项应于本判决生效后十日内付清，如果未按本判决指定的期地间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案本诉诉讼标的131290.75元，本诉给付标的116848.44元，占诉讼标的89%；本诉案件受理费2925.82元（原告已预交），由原告乌鲁木齐市米东区中德威格门窗销售部负担321.84元，由被告新疆百商投资集团有限公司负担2603.98元；本案反诉诉讼标的225093.94元，反诉给付标的0元，反诉案件受理费2338.21元（反诉原告已预交），由反诉原告新疆百商投资集团有限公司自行负担。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。审 判 长  柯媛媛人民陪审员  职秀娥人民陪审员  徐玉玲二〇一七年十一月五日书 记 员  李经寰