广东省惠州市惠阳区人民法院民 事 判 决 书（2017）粤1303民初2717号原告（反诉被告）：惠州市旭昇消防工程有限公司，住所博罗县园洲镇陈村朱屋组24米路。法定代表人：王艳东。委托诉讼代理人：何敏，广东鸿浩律师事务所律师。被告（反诉原告）：东莞市名流会健身有限公司惠阳分公司，营业场所惠州市惠阳区淡水土湖刘屋背英之皇商业文化中心4栋第三、四层商铺。负责人：刘国良。被告（反诉原告）：东莞市名流会健身有限公司，住所东莞市凤岗镇官井头村龙平南路**大运城邦花园****益田假日天地**。法定代表人：刘国良。以上俩被告共同委托诉讼代理人：李小萍，广东杰科律师事务所律师。原告（反诉被告）惠州市旭昇消防工程有限公司（以下简称“旭昇公司”）诉被告（反诉原告）东莞市名流会健身有限公司惠阳分公司（以下简称“名流会惠阳分公司”）、东莞市名流会健身有限公司（以下简称“名流会公司”）合同纠纷一案，本院于2017年8月28日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）旭昇公司的委托诉讼代理人何敏、被告（反诉原告）名流会公司和被告名流会惠阳分公司的代表人刘国良和共同委托诉讼代理人李小萍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。旭昇公司向本院提出诉讼请求：1.名流会公司、名流会惠阳分公司共同支付工程尾款30000元给原告；2.名流会公司、名流会惠阳分公司共同支付给原告违约金暂计3600元（自2017年4月20日起承担每天按未支付款项的1‰向原告偿付违约金直至付清时止）；3.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2016年11月29日，双方签订（合同编号XS20161129）《消防施工合同》约定由旭昇公司承包名流会惠阳公司的消防改装工程，约定总造价10万元，支付方式为签订合同支付30000元，施工完成支付40000元，工程验收合格，旭昇公司向名流会惠阳公司提交消防工程验收合格30天后，名流会惠阳公司一次性支付全部工程尾款30000元。该工程已经全部竣工验收合格备案，并于2017年4月20日名流会惠阳公司已取得合格证，营业场所被告也已实际使用，但被告未履行支付尾款义务，已构成违约，诉至法院。被告名流会公司、名流会惠阳分公司辩称并诉称，旭昇公司应承担案涉“阳光100健身房”未进行竣工消防备案导致名流会公司、名流会惠阳分公司被行政处罚所缴纳的罚款32000元，该款项与旭昇公司后期工程尾款相抵扣，则旭昇公司还应向名流会公司、名流会惠阳分公司支付2000元整。事实与理由：原、被告双方签订《消防工程施工合同》，约定由旭昇公司承包消防工程报建、验收，双方明确约定由旭昇公司提交消防备案问题。截止至2017年3月1日施工期满，旭昇公司已将案涉健身房交付给名流会公司、名流会惠阳分公司使用，并告知可以直接使用，竣工消防备案由旭昇公司全权负责，不用担心消防备案问题。但2017年3月23日，因旭昇公司未进行竣工消防备案导致名流会公司、名流会惠阳分公司被行政处罚所缴纳的罚款32000元，该款项与旭昇公司后期工程尾款相抵扣，则旭昇公司还应向名流会公司、名流会惠阳分公司支付2000元整。本院经审理认定事实如下：2016年11月29日，以名流会惠阳分公司为甲方、旭昇公司为乙方签订《消防工程施工合同》，约定由乙方承包甲方经营的阳光100健身房消防工程，按甲方提供的消防图纸施工；工程包括消防报建、验收，但甲方必须提供合法有效报建手续资料；工程总造价100000元，施工工期为2016年12月1日开工，2017年3月1日竣工，工程款支付方式：签订合同之日，甲方向乙方支付工程款30000元，工程施工完成后支付40000元，工程验收合格，乙方向甲方提交消防工程验收合格30天后，甲方一次性支付全部工程尾款30000元。双方还约定了如甲方拖欠工程款每天按未支付款项的1‰向乙方偿付违约金；乙方如无正当理由逾期竣工，每逾期一天，则按未完成工程进度造价的1‰向甲方偿付违约金；如工程未经验收，甲方提前使用，由此发生的质量或其他问题，责任由甲方负责。2017年3月3日，案涉工程取得建设单位、设计单位、施工单位和建立单位消防的验收合格。2017年3月23日，惠州市公安消防支队惠阳大队作出惠阳公（消）行罚决[2017]0006号《行政处罚决定书》，对名流会惠阳分公司未经消防安全检查擅自投入使用和营业，责令其停止使用，合并处罚款32000元。2017年3月27日，名流会惠阳分公司工程竣工验收消防备案，并于2017年4月20日取得惠州市公安消防支队惠阳大队颁发的编号惠阳公消安检字[2017]第0012号《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》。2017年7月6日，旭昇公司委托律师邮寄律师函给名流会惠阳分公司，要求其支付工程尾款30000元，未果，遂呈讼。庭审中，名流会公司、名流会惠阳分公司称，合同约定施工期三个月，意思就是旭昇公司要在三个月内施工完成并取得竣工验收备案手续，其负责提供资料给予配合；施工期满后旭昇公司通知其可以使用致被罚款，是旭昇公司违约，对造成的损失应承担赔偿责任。旭昇公司则称没有通知对方可以使用，合同约定三个月内消防工程竣工验收，但并非消防工程竣工验收备案，能否备案及颁发合格证是消防部门审查决定的，没取得消防备案和消防安全检查合格证就开业导致被处罚是对方责任，要求驳回对方诉请。另查，名流会惠阳分公司是名流会公司的分公司，均为自然人独资企业，两公司的负责人和法定代表人均为刘国良。以上事实，有《消防工程施工合同》、建设工程消防验收申报表、建设工程竣工验收消防备案受理凭证、建设工程竣工验收消防备案表、《行政处罚决定书》、《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》、邮寄单及庭审笔录等证据证实。本院认为，名流会惠阳分公司与旭昇公司签订《消防工程施工合同》，是双方当事人的真实意思表示，内容没有违反法律规定，合法有效。原、被告应当按照约定履行自己的义务。根据原、被告双方争议，本案作以下分析认定：关于旭昇公司的诉请。本案中，案涉工程于2017年3月3日取得验收合格，并于2017年4月20日取得消防安全检查合格证。旭昇公司已依约履行消防报建、验收义务，而名流会惠阳分公司未依约履行支付工程尾款的义务，故旭昇公司诉请名流会惠阳分公司支付工程尾款30000元，予以支持。案涉工程竣工验收合格后，旭昇公司仅提供邮寄单证实其履行通知义务，故违约金起算日期应从名流会惠阳分公司知道或应当知道之日起计算，即名流会惠阳分公司2017年7月6日签收律师函邮件之日起计算。名流会惠阳分公司没有自己独立财产，不独立承担民事责任，故名流会惠阳分公司支付工程款尾款和违约金的民事责任由名流会公司承担。关于名流会公司、名流会惠阳分公司的诉请。本院认为，双方争议的焦点是合同约定的三个月内竣工是否包涵取得竣工验收备案和《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》？名流会惠阳分公司未经消防安全检查营业被处罚款，旭昇公司是否应承担赔偿责任？由于消防工程验收是公安消防支队按法定程序进行的，竣工验收备案是公安消防支队的行政行为，并非合同当事人可以约定的范围，故合同约定的三个月竣工不能理解为取得竣工验收备案，名流会惠阳分公司未取得竣工验收备案，未领取公安消防支队颁发的《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》即营业，而受到消防部门的行政处罚，按照双方签订的《消防工程施工合同》第八条第三款约定，工程未经验收提前使用，由此发生的质量或其他问题，责任由名流会惠阳分公司负责，故其反诉旭昇公司承担案涉工程被行政罚款的赔偿责任，没有法律依据，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国劳动合同法》第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条的规定，判决如下：一、被告（反诉原告）东莞市名流会健身有限公司、东莞市名流会健身有限公司惠阳分公司于本判决生效之日起10日内向原告（反诉被告）惠州市旭昇消防工程有限公司支付工程尾款30000元及违约金（以每日按30000元的1‰计算，自2017年7月6日起计至付清款日止）。二、驳回原告（反诉被告）惠州市旭昇消防工程有限公司的其他诉讼请求。三、驳回被告（反诉原告）东莞市名流会健身有限公司、东莞市名流会健身有限公司惠阳分公司的诉讼请求。本案受理费320元和反诉费325元，由被告（反诉原告）东莞市名流会健身有限公司、东莞市名流会健身有限公司惠阳分公司承担。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省惠州市中级人民法院。审判员  李醒非二〇一七年十一月一日书记员  张文姣