贵州省遵义市播州区人民法院 民 事 判 决 书 （2017）黔0321民初3061号 原告：李灿、女，1980年9月28日出生，汉族，贵州省遵义市人，现住遵义市播州区。 委托诉讼代理人:李宏，男，1973年12月21日出生，汉族，贵州省遵义市人，住址同上。系原告之堂兄。 被告：重庆正久置业有限公司。住所地：重庆市九龙坡区石桥铺渝州路****。统一社会信用代码：91500107699284202F。 法定代表人:胡华良，公司总经理。 委托诉讼代理人:王迪，贵州十朋律师事务所律师。 原告李灿与被告重庆正久置业有限公司商品房买卖合同纠纷一案，本院于2017年5月8日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告李灿及其委托诉讼代理人李宏、被告法定代表人胡华良、委托诉讼代理人王迪到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告李灿向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即给付我逾期交房的违约金50209.00元；2、由被告承担本案诉讼费用。事实和理由：2015年5月，我与被告经协商，约定被告将其开发的正久民和天地5幢1单元7层3号房作价326984.00元、5栋1单元7层4号房作价355208.00元出售给我。其后我履行完毕了支付全部房款的义务。可被告并未按照双方于2015年7月20日签订的《商品房买卖合同》约定的时间即2016年4月30日前向原告交付房屋，直至2017年4月10日才通知我接房。由于被告对于其迟延交房的违约行为拒不按照合同的约定向我们支付违约金，故此诉来法院，提出如前诉请，请求法院支持我们的诉讼请求。 被告重庆正久置业有限公司辩称：1、双方签订的买卖合同真实合法，属于有效合同；2、被告违约并非恶意，其违约是因为楼盘属于问题楼盘、天气原因、新建住宅供电配套设施费用等问题。3、被告即使违约，其违约的时间也不是原告所主张的期间，应当从双方同意变更的交房时间即2017年2月底起算，被告实际违约时间为40日，且双方在合同中对违约金的约定过高，请求法院予以调整。 经审理查明：原告李灿于2015年4月与被告就购房一事达成一致意见，由原告购买被告开发的正久民和天地5栋1单元7层3号、4号房，两房总计房款682192.00元，并于2015年4月19日向被告交付购房定金20000.00元、2015年5月23日交付购房定金1000.00元，其后双方于2015年7月7日签订《商品房买卖合同》2份，约定被告将其开发的位于播州区西大街的正久民和天地5幢1单元7层（地上层（地上层作价355208.00元、5幢1单元7层3号房作价326984.00元出卖给二原告。二原告于同日向被告分别交付了购房款354208.00元、235792.00元，其余购房款71192.00元于2015年8月24日向被告付清。涉案《商品房买卖合同》均在第十一条第一款约定“出卖人应当在2016年4月30日前向买受人交付商品房”；第十三条第一款第二项对逾期交房的处理约定为“逾期超过30日后，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交房之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之二的违约金，并于该商品房实际交付之日起30日内向买受人支付违约金”。后被告由于资金和股东内部原因对涉案楼房多次停工成为烂尾楼，未能按照合同的约定向二原告如期交房，双方多次发生纠纷。2016年9月7日，被告公司当时法定代表人周生乾、股东周生海、被告债权人王安华及包含原告在内的业主在被告办公室再次协商，达成一致意见，其中内容为“所有购房户及还房户都同意2017年2月底交付房屋”。其后被告仍未能在2017年2月底向原告交付房屋，直至2017年4月10日才电话通知二原告接房，二原告认为被告违约在先故未及时接管房屋，导致原告认为被告交付房屋的时间为2017年5月4日。其后原告认可实际接房时间为2017年4月10日。原告具状诉来法院，提出如前诉请。庭审中，被告提交了会议纪要1份及晴雨表1份，认为被告迟延交房是因为供电部门违规收费及施工期间雨天较多而导致，依法应当减轻或者免除被告的违约责任。 上述事实有原告提交的商品房买卖合同2份、收款收据5份；被告提交的证明1份、处置工作一览表1份、情况说明1份、会议纪要1份、施工晴雨表1份及双方当事人的当庭陈述等在卷佐证，经庭审质证，足以认定。 本院认为：原被告双方对签订的涉案商品房买卖合同已生效且原告已付清购房款、被告已向原告实际交付涉案房屋、被告存在迟延交房的违约行为等事实均无异议，本院予以确认。原告庭审中认可已于2017年4月10日实际接房，本院予以确认。故此本案双方争议的焦点是：一、被告迟延交房构成违约的原因是否系不可抗力造成，被告是否因此而应减轻或免除违约责任；二、双方对涉案合同关于交房时间是否达成合意予以变更？三、原被告在《商品房买卖合同》中约定的违约金是否过高而需要调整。关于第一个焦点，庭审中，被告认为迟延交房系该楼盘为问题楼盘且在建设中涉及到电力部门的违规收费等原因，是其在房屋开发建设过程中可能存在的且可以预见的困难，并不能成为其主张免责的理由。关于其主张施工期间雨天过多，但被告并未举证证明雨天过多而形成了不可预见的自然灾难，不能成为其主张免责或者减轻违约责任的理由。对被告主张应当对其违约责任予以减轻或免除的请求，本院不予支持；对于被告迟延交房的期间，被告主张双方在2016年9月7日的座谈中，包括原告在内的所有购房户同意变更交房的时间为2017年2月底，有遵义市播州区房地产领域突出问题协调工作领导办公室的情况说明予以证明，本院对原告已同意变更涉案楼房交房时间为2017年2月底的事实予以确认。故原告在明知被告已经违约交房甚至无法无法确定交房时间的情况下，对交房时间予以变更应视作对案外人王安华准备接受该楼盘的默认，同意其继续建设诉争楼盘以达到交付房屋的目的。这种默认在当时的情况下不损害原被告的合法利益，应当视为原告已经对重新约定的时间及2017年2月底交房前的违约责任予以了放弃。故此被告在本案中迟延交房的期间为2017年3月1日至2017年4月10日共计41日。关于原被告双方在合同中约定的违约金是否过高需要调整，根据合同自治原则及双方在合同中的约定，每日万分之二的违约金，换算成年利率约为7.2%，不属于明显过高、需要进行调整的情形，被告也未提出证据对该项主张予以证明。故此，依照《最高人民法院关于适用的解释》第九十条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果”之规定，被告请求予以调减的主张，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”及第一百一十四条“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法”之规定，对原告请求被告按照双方签订的《商品房买卖合同》中关于违约责任的约定承担赔偿责任的请求，依法应予以支持。故此，本案中被告迟延交房的时间为41天（2017年3月1日至2017年4月10日），应当支付原告的违约金为5593.98元（326984.00元×41天×0.0002元/天+355208.00元×41天×0.0002元/天）。 综上所诉，为保护依法成立的合同得到各方的遵守和保护当事人的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》六十条、第一百一十四条及《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、由被告重庆正久置业有限公司支付原告李灿违约金5593.98元，此款限本判决生效后10内付清。 二、驳回原告李灿的其余诉讼请求。 如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取528.00元，由被告重庆正久置业有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省遵义市中级人民法院。 本判决书发生法律效力后，权利人可在判决书确定的履行期限届满后二年内向本院或被执行财产所在地的基层人民法院申请强制执行。 审判员  廖珍强 二〇一七年十一月二十日 法官助理王磊 书记员尹杨光