浙江省诸暨市人民法院民 事 判 决 书(2017)浙0681民初12836号原告：宁波市海曙区城市管理局，住所地：浙江省宁波市海曙区蓝天路232号。负责人：王志刚。委托诉讼代理人（特别授权）：张锋，男，1986年8月18日出生，汉族，住浙江省新昌县。系该局工作人员。委托诉讼代理人：王夏燕，宁波市中山法律服务所法律工作者。被告：诸暨市振越资产管理有限公司，住所地：浙江省诸暨市暨阳街道暨阳路122号。法定代表人：徐锡毅。管理人：浙江中兴会计设计事务所有限公司、浙江振邦律师事务所。委托诉讼代理人（特别授权）：章俊烽，浙江振邦律师事务所律师。原告宁波市海曙区城市管理局与被告诸暨市振越资产管理有限公司（以下简称振越公司）建设工程施工合同纠纷一案，原告于2017年9月21日向本院起诉，本院受理后，依法适用简易程序由审判员许诸德独任审判，于2017年10月31日公开开庭进行了审理。原告宁波市海曙区城市管理局的委托诉讼代理人张锋、王夏燕，被告振越公司的委托诉讼代理人章俊烽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告宁波市海曙区城市管理局向本院提出诉讼请求：要求被告返还工程款74015.10元。事实和理由：2013年8月3日，原、被告签订立面改造工程合同一份，由被告承接海曙区环城西路北段86弄、徐家漕规划一期、念九巷等三条背街小巷沿街建筑物立面及店招改造工程，双方对工程质量标准、工期、工程款的支付进行了约定。工程开工后，为保证工程进度，原告按被告要求支付工程款共计599249.10元。工程竣工后，原告多次催促被告对工程予以审计，被告一再推诿。原告只好委托宁波德威工程造价投资咨询有限公司对工程进行结算审核。2017年7月宁波德威工程造价投资咨询有限公司审核认为造价为525234元，原告多付工程款74015.10元；故诉至法院。被告振越公司答辩称：原、被告约定合同的总造价为1032491元，按约工程通过竣工验收应支付工程款的80%，现工程已通过竣工验收，原告已付款并未超出应付款。原告以单方委托制作的造价报告要求被告返还工程款，理由不能成立。原告为证明自己的主张向本院提供以下证据，被告质证如下：1.建设工程施工合同公证书一份，证明原、被告建立工程承包关系的事实及权利、义务的约定。被告无异议。2.宁波市海曙区会计核算中心资金使用结报单及发票3份，证明原告已支付工程款599249.10元。被告对证据真实性无异议，并称从单据可以看出，工程款是按月支付的，不可能超额支付。3.宁波德威工程造价投资咨询有限公司工程造价咨询报告书；证明涉案工程经审计工程核定造价为525234元。被告对该证据不认可，认为工程已通过竣工验收，按该报告工程量减少一半，还能通过验收，显然不合理。被告振越公司未提供书面证据。对原告提供的被告无异议的证据，本院予以确认，并收集在卷。对有异议的证据3，系原告单方委托所作，其真实性可确认，对证明力将在焦点问题中予以阐述。经审理查明，2013年8月3日，原告宁波市海曙区城市管理局与被告振越公司签订建设工程承包合同一份，载明“工程名称为海曙区背街小巷综合整治望春片一期项目立面改造工程；地点环城西路北段86弄、徐家漕规划一期、念九巷等三条背街小巷；合同造价1032491元，一次性包干，采用固定综合单价；工程款支付方式为按月进度结算方式支付，每月25日前由承包人向工程师提交月度已完成工程量，经监理工程师审查签字、业主认可后支付至实际工程量价格的70%，工程竣工验收合格后支付至实际完成工程量价格的80%；工程验收合格并提交全套合格的工程技术资料、结算，经发包人与承包人核对并最终审计完毕，承包人提供全额结算发票，付款至结算审定额的95%，余款保修期满后28天内结清;工程验收达到条件后,承包方应在28天内提供工程结算报告，超期不提供,则根据发包方委托的造价咨询机构编制的工程结算为依据”等内容。合同签订后，被告振越公司组织人员施工，于2013年11月25日通过竣工验收。2013年12月至2014年1月，原告分三次支付给被告工程款共599249.10元。2016年1月28日，本院作出（2016）浙0681民破8号民事裁定书，受理振越公司破产清算一案；2016年10月10日批准振越公司重整计划。2017年7月6日，宁波德威工程造价投资咨询有限公司受原告委托对涉案工程作出咨询报告书，核定工程造价为525234元，核减667327元。核减的的内容为：1.原外墙涂料铲除、高级外墙防水涂料、卷帘门清洗、空调机罩等工作内容上报，实际未实施，减少造价28.30万元;2.原图纸店招工程量核减，减少造价约8.50万元;3.联系单部分店招工程核减,减少造价约14.7万元;4.安装工程量核减,减少造价约6.50万元;5.套价调整,减少造价约9万元。原告为此向振越公司管理人申报债权。2017年9月6日，振越公司管理人作出书面通知，不予确认原告的债权。原告诉至本院。本案争议焦点在于，工程通过竣工验收后，原告提供的审计意见可否作为结算的依据。本院从以下几方面予以分析、确认。第一、关于工程竣工验收方面。首先，工程竣工交付验收需满足以下条件，⑴完成工程设计和合同约定的各项内容；⑵施工单位在工程完工后对工程质量进行检查，确认工程质量符合有关法律法规和工程建设强制性标准，符合设计文件和合同要求；⑶监理单位对工程进行质量评估，具有完整的监理资料，并提出质量评估报告……。从竣工验收的条件可以看出，完成工程设计和合同约定的内容是提起竣工验收的基础。一般情况下未完成合同规定的内容是无法通过验收的。现实中确有未完成整个工程，为急于交付使用，对有些未完成的工程细目甩下（即甩项），而先进行竣工验收的情况；但双方会签订甩项竣工协议，明确双方的责任和工程价款支付办法。然而审计意见扣除的款项中有未做部分工程，但未见甩项部分的约定。其次，工程验收。验收需按施工方提供的资料，对照图纸、相应的联系单逐项核对。验收的目的是为发现问题，并对有质量问题、遗漏工程或瑕疵部分提出要求返工、修复或其他补救措施；本案中未见验收过程中有该方面的记载，但鉴定报告中扣除的工程造价超过了总造价的一半多，是不符合常理的。再次是结论，即是通过竣工验收，还是验收不合格，不合格的要求返工、修复；合格在规定时间内签发工程接收书。本案所涉工程己通过竣工验收交付使用；如果有一半工程不符合合同的约定，如何交付。第二、本案施工的内容是外立面改造工程，工程于2013年11月25日通过竣工验收，原告委托审计于2017年7月，距工程通过竣工验收已有三年多，对长年经风吹日晒的外墙面，其现场的外在形式已发生变化，且减少工程款的内容无联系单等证据加以佐证；工程结论审定过程中也无施工方的任何签字盖章；难以确认存在墙面喷刷涂料工程量核减的情形。第三、根据合同的约定，工程款的支付是按月进度结算方式支付，每月需由施工方提供已完成的工程量，由监理签字、业主认可后，才按比例支付。从已提供的付款依据，也说明施工中是按约定执行的。综上，涉案工程施工过程中每月有工程量审核，又经过竣工验收合格，虽被告未在规定的时间内提交结算报告，按约应以原告委托造价机构作出的结算报告为准，但原告委托的造价机构所作的造价需符合客观实际。现原告委托宁波德威工程造价投资咨询有限公司工程造价所作的审计报告，在无确切证据予以支撑应扣除工程款项目的情况下，其证明力不足，本院不予采纳。本院认为，当事人对自己的主张，有责任提供证据。本案原告宁波市海曙区城市管理局与被告振越公司于2013年8月3日签订建设工程承包合同，未违反法律规定的强制性规定，应属有效。双方均应按合同的约定行使权利、履行义务。被告施工的工程已通过竣工验收，按双方合同的约定，合同竣工验收合格的，原告应支付工程量价格的80%。本案合同价款为1032491元，在无证据证明存在工程量变更的情形下，原告应支付的工程款为825992.80元；原告实际支付工程款为599249.10元，并未超过应付的款额。故原告宁波市海曙区城市管理局要求被告返还多付的工程款，证据不足，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：驳回原告宁波市海曙区城市管理局的诉讼请求。本案受理费1650元，依法减半收取825元，由原告宁波市海曙区城市管理局负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省绍兴市中级人民法院。审判员  许诸德二〇一七年十一月十三日书记员  楼 榕???