浙江省杭州市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2018)浙01民终4679号 上诉人（原审原告、反诉被告）：杭州爱拼机网络科技有限公司。住所地：杭州市滨江区浦沿街道诚业路**现代印象广场******。 法定代表人：谭策。 委托诉讼代理人：陈焕柱，浙江君策律师事务所律师。 被上诉人（原审被告、反诉原告）：杭州兰朝装饰设计工程有限公司。住所地：杭。住所地：杭州市江干区钱潮路****用代码：913301040536661807。 法定代表人：陈蒙，执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：吴国祥，浙江**新律师事务所律师。 上诉人杭州爱拼机网络科技有限公司（以下简称爱拼机公司）因与被上诉人杭州兰朝装饰设计工程有限公司（以下简称兰朝公司）装饰装修合同纠纷一案，不服浙江省杭州市滨江区人民法院（2017）浙0108民初4687号民事判决，向本院提起上诉。本院于2018年6月14日受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 原审判决认定：2017年7月，爱拼机公司与兰朝公司签订了一份《施工合同》，并约定：爱拼机公司将位于滨江区滨盛路寰宇中心A幢6楼的办公场地（面积为1998.29㎡）承包给兰朝公司装修装饰。施工依据为爱拼机公司审定过的合同中的报价表，如爱拼机公司要增加工程项目所产生的费用，则爱拼机公司承担所增加工程项目的一切费用。合同价款总定价510000元，结算按实际工程量结算。工期为本工程自2017年7月12日开工，于2017年8月11日竣工，具体施工时间以进场为准开始计算。施工工期为30天（除春节假期外），如遇到因爱拼机提出增、减项而造成的重大装修变更，因而影响进度，或爱拼机公司未按合同规定支付预付款、工程款而影响下一道工序施工，或不可抗力的因素而延误工期等情况，经爱拼机公司确认，工期则相应顺延；不可抗力的自然灾害和重大变更而引起的工期延误，爱拼机公司应及时、妥善处理。工程队进场前爱拼机公司支付工程款的30%给兰朝公司作为材料费共计153000元；油漆进场前爱拼机公司支付总工程款的40%共计204000元作为工程进度款；灯具安装前爱拼机公司支付总工程款的20%即102000元作为工程进度款；工程完工后验收合格30天内，爱拼机公司支付全部工程款的10%即51000元。由于兰朝公司原因，工期拖延一天扣300元；如果爱拼机公司拖欠工程款，拖欠一天另付违约金300元，期间造成兰朝公司的停工、窝工损失的，爱拼机公司承担一切经济损失。因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，双方都确认认可后，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。其他约定为后期增加软装设计部分费用在装修结束后七个工作日内支付。合同签订后，爱拼机公司于2017年7月11日支付给兰朝公司153000元的工程进度款，兰朝公司于2017年7月17日进场敲墙，开始施工。2017年7月18日，兰朝公司告知爱拼机公司，材料已经送入装修场地。2017年7月19日，中海物业管理有限公司杭州分公司办理完毕装修备案手续并出具给兰朝公司一份装修备案证。2017年7月25日，兰朝公司告知爱拼机公司，第二天油漆进场。2017年8月4日，爱拼机公司支付给兰朝公司204000元的工程进度款和新增空调费用23000元。2017年8月5日，爱拼机公司搬入施工场地办公。2017年8月6日，爱拼机公司让兰朝公司对原设计的前台背后部分工位进行加长。2017年8月11日，爱拼机公司要求兰朝公司对进门的黑色管道区域进行吊顶。2017年8月20日，爱拼机公司向兰朝公司提出解除合同，并表示其已延长一个星期工期但兰朝公司仍未装完，故剩余的装修工程不再交由兰朝公司继续装修，并将兰朝公司清退离场。2017年8月23日，爱拼机公司就涉案未完成的剩余工程与杭州品驰建筑装饰签订《施工合同》，约定工程造价为63600元。2017年8月22日，爱拼机公司提起诉讼，请求判令：1、解除双方所签订的《施工合同》；2、由兰朝公司赔偿给爱拼机公司因此次装修造成的各项经济损失2000000元；3、由兰朝公司承担本案诉讼费用。在原审审理中，兰朝公司提出反诉，请求判令：1、爱拼机公司支付给兰朝公司装修工程款153000元、空调余款23000元、装修押金40000元、后期软装费用12400元，合计228400元；2、爱拼机公司按每天300元的标准支付给兰朝公司自应付款项之日起算至实际付清之日止的延期付款违约金；3、爱拼机公司向兰朝公司支付损失赔偿款10000元；4、反诉受理费等诉讼费用由爱拼机公司承担。 原审法院另查明：爱拼机公司在兰朝公司装修过程中新增了总价款为46000元的空调项目。兰朝公司代爱拼机公司向中海物业管理有限公司杭州分公司支付了装修押金40000元，该笔押金现仍在中海物业管理有限公司杭州分公司处。 原审法院认为：爱拼机公司与兰朝公司之间的装饰装修合同合法、有效，应受法律保护。双方在合同中明确约定施工工期为30天，具体施工时间以进场为准开始计算，期间如果爱拼机公司提出增、减项而造成的重大装修变更而影响进度或爱拼机公司未按合同规定支付预付款、工程款而影响下一道工序施工的，经爱拼机公司确认，工期则相应顺延。本案中，虽然双方对具体施工时间的界定在合同中没有明确约定，仅约定具体施工时间以进场为准开始计算，但在未获得装修备案证的情况下，仍可以通过补办手续使得施工行为合法，而实际施工日期应以双方确认的进场时间为准。根据双方的微信聊天记录，可知双方认可兰朝公司于2017年7月17日开始进场敲墙，故确认涉案工程自2017年7月17日开始计算。兰朝公司在施工过程中，爱拼机公司增加了安装空调项目，加长了原设计的前台背后部分，并要求兰朝公司对进门的黑色管道区域进行吊顶等项目，则根据约定工期应相应顺延。此外，按合同约定，爱拼机公司应在兰朝公司的油漆施工在2017年7月26日进场之前支付进度款，但爱拼机公司直至2017年8月4日才支付给兰朝公司该笔进度款，其逾期支付进度款的行为对兰朝公司开展下一道工序造成影响，也属双方约定的工期相应顺延的情形之一。同时，爱拼机公司在未得到兰朝公司明确同意的情况下于2017年8月5日搬入装修场地办公，属明知施工还未结束，就组织员工办公，一定程度上也影响了兰朝公司的装修进度，且爱拼机公司明确表示将工期延长一周，据此则按照施工工期30日加上顺延的7日，施工工期应当于2017年8月22日届满。涉案装修工程尚在施工期限内，爱拼机公司却于2017年8月20日向兰朝公司单方提出解除合同，并表示剩余工程不再交由兰朝公司继续装修，将兰朝公司清退离场，其行为显属违约，由此造成的损失应自行承担，故爱拼机公司要求兰朝公司赔偿经济损失2000000元的诉请于法无据，不予支持。爱拼机公司在2017年8月20日向兰朝公司提出解约并将其清退离场，后又将剩余工程交由杭州品驰建筑装饰装修完毕，双方继续履行合同已不存在现实可能，双方也解除了合同，故依法确认双方签订的《施工合同》已经解除。当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失。双方对涉案工程的价款约定为合同价510000元及结算按实际工程量结算，但因兰朝公司在施工期间被爱拼机公司清退离场，导致双方之间对工程款项无法结算，故涉案工程价款可按合同价款+新增项目价款计算。涉案工程的合同价款为510000元，兰朝公司在装修过程中增加了空调项目，产生空调费用46000元，故涉案工程的总价款可按556000元（510000元+46000元）计算。涉案工程先由兰朝公司装修，剩余部分工程又交由案外人杭州品驰建筑装饰工程有限公司装修。虽然爱拼机公司支付给杭州品驰建筑装饰工程有限公司的工程款超过了双方签订的《施工合同》中约定的合同价款，但超过部分款项应为新增项目价款，故根据双方签订的《施工合同》可知杭州品驰建筑装饰工程有限公司装修的剩余部分工程价值应为合同价款63600元，故涉案工程中价款为492400元（556000元－63600元）的工程应由兰朝公司进行装修的。扣除爱拼机公司已付装修款380000元后，爱拼机公司尚需支付给兰朝公司装修款112400元。兰朝公司要求爱拼机公司支付超过上述部分款项的诉请于法无据，不予支持。双方在合同中约定，如爱拼机公司未按约支付装修款而影响下一道工序施工，则工期相应顺延，本案中，爱拼机未按约支付工程款，双方已相应顺延了工期，故兰朝公司主张该顺延工期的延期付款违约金于法无据，不予支持。兰朝公司被清退离场后，爱拼机公司又将剩余工程交由案外装修公司进行装修，故双方对工程价款实际无法结算，故兰朝公司主张爱拼机公司工程结束后的逾期付款违约金的诉请亦于法无据，也不予支持。兰朝公司代爱拼机公司支付给中海物业管理有限公司杭州分公司装修押金40000元，因双方在庭审中达成一致意见：该笔款项交由爱拼机公司向物业公司主张，爱拼机公司在本案中同意退还给兰朝公司，故对兰朝公司要求爱拼机公司退还装修保证金40000元的诉请予以支持。兰朝公司向爱拼机公司主张因停工、窝工损失造成损失8000元及因后续追讨工程款的误工损失2000元，但兰朝公司未提交证据证明其损失情况，故对兰朝公司的此项主张不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，于2018年5月16日判决：一、爱拼机公司自判决生效之日起十日内支付给兰朝公司装修款112400元及装修押金40000元；二、驳回爱拼机公司的诉讼请求；三、驳回兰朝公司的其他诉讼请求。如果杭州爱拼机网络科技有限公司未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费22800元，减半收取11400元，由爱拼机公司负担；反诉案件受理费5174元，减半收取2587元，由爱拼机公司负担1674元，由兰朝公司负担913元。 宣判后，爱拼机公司不服，向本院提起上诉称：一、原审法院认定爱拼机公司违约与事实不符。爱拼机公司提出解约时工期已超期，爱拼机公司是为了避免持续产生巨额经营损失，在无法实现合同目的时，才提出解除合同，并无不当。从双方聊天记录看，施工过程中，兰朝公司明知爱拼机公司急于装修完工，且一直承诺全力配合赶工，从未提出需要顺延工期，因此并不存在因付款延期导致工期顺延的情况。爱拼机公司提出工期已延长一周，是与书面合同约定的工期做比较，一审法院偷换概念，认为是绝对延长一周工期，与事实不符。事实是爱拼机公司同意延长之后认可的工期也仅仅到2017年8月19日。爱拼机公司正是在兰朝公司工期延误次日，无法实现合同目的，才提出解除合同，因此并不存在违约行为。二、兰朝公司给爱拼机公司造成巨额损失证据确凿。兰朝公司已经完成的工程部分存在严重的质量问题，需要承担相应的赔偿责任。兰朝公司工期延误给爱拼机公司带来的实际损失巨大，且是可以预见的，理应承担赔偿责任。三、兰朝公司已完成的工程量不明，在装修工程未有结算结果前，判决爱拼机公司支付剩余工程款缺少事实依据。四、一审法院判令由爱拼机公司直接向兰朝公司支付装修押金40000元，缺少事实和法律依据。该40000元装修保证金是兰朝公司向中海物业管理有限公司杭州分公司交付的，并未通过爱拼机公司，更不存在代交的说法。关于庭审中达成的所谓一致意见，该笔保证金由爱拼机公司向物业主张，然后再行退还给兰朝公司，这里有一前提是实际能向物业主张多少才能退回多少。综上，原判认定事实及适用法律错误，请求二审法院：1、撤销原判；2、改判由兰朝公司承担爱拼机公司各项损失200000元；3、驳回兰朝公司的反诉请求；4、兰朝公司承担本案一、二审诉讼费。 被上诉人兰朝公司在二审中辩称：原判认定事实清楚，法律适用正确，请求二审法院驳回上诉，维持原判。 上诉人爱拼机公司在二审中未提交新证据，但申请要求对兰朝公司施工的案涉工程的装饰装修质量进行鉴定。本院认为，根据一审中爱拼机公司的诉请，其主张的200万元损失系因兰朝公司的装修延误造成其利润损失，而现爱拼机公司在二审中以工程质量存在问题为由，要求对工程质量进行鉴定，该鉴定与诉讼请求无关，且该鉴定申请亦超过了二审指定的举证期限，故本院不予准许。被上诉人兰朝公司在二审中未提交新证据。 本院依据有效证据及当事人陈述等，经审理查明的事实与原审判决认定的事实一致，予以确认。 本院认为，爱拼机公司与兰朝公司签订的《施工合同》系双方的真实意思表示，且不违反法律法规禁止性规定，应认定合法有效，双方均应按约履行。关于工期，在《施工合同》中约定工期自2017年7月12日至2017年8月11日，具体施工时间以进场时间开始计算，而在实际履行过程中，兰朝公司系2017年7月17日开始进场敲墙，施工过程中，爱拼机公司又增加了安装空调项目，加长了原设计的前台背后部分，并要求兰朝公司对进门的黑色管道区域进行吊顶等项目，根据约定工期相应顺延，且爱拼机公司又有迟延支付工程款，未得到兰朝公司明确同意，施工尚未结束的情况下，组织员工进场办公，对兰朝公司施工进度势必造成影响，爱拼机公司认可工期延长一周，因此，至爱拼机公司2017年8月20日向兰朝公司提出解除合同，工期尚未届满。关于爱拼机公司主张的损失，爱拼机公司单方解除合同，并让兰朝公司清退撤场，已构成违约，其向兰朝公司主张因延误施工造成其经营利润损失200万元缺乏事实和法律依据，不予支持。关于工程量，因爱拼机公司违约将剩余工程交由杭州品驰建筑装饰工程有限公司装修，其与兰朝公司之间就已完工程未进行结算，导致现双方对工程款项无法结算，对于杭州品驰建筑装饰工程有限公司完成的工程量，虽然爱拼机公司在一审中提供了《施工合同》及支付凭证、发票等，但合同与支付凭证无法一一对应，故原审在计算兰朝公司工程款时，酌情参照杭州品驰建筑装饰工程有限公司与爱拼机公司《施工合同》中约定的价款作为兰朝公司未完工程量予以扣除，并无不当。关于4万元装修押金，在一审庭审中，双方确认该4万元装修押金是兰朝公司代爱拼机公司向中海物业管理有限公司杭州分公司缴纳，并同意该款由爱拼机公司向中海物业管理有限公司杭州分公司结算，在本案中由爱拼机公司退还给兰朝公司。故原审据此判决爱拼机公司退还兰朝公司4万元装修押金亦无不当。爱拼机公司的上诉理由均不成立，本院不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，实体处理和适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费6586元，由杭州爱拼机网络科技有限公司负担（杭州爱拼机网络科技有限公司已向本院预缴上诉案件受理费16574元，杭州爱拼机网络科技有限公司应于本判决生效之日起十日内至本院退诉讼费9988元）。 本判决为终审判决。 审判长 陈 艳 审判员 盛 峰 审判员 睢晓鹏 二〇一八年九月六日 书记员 袁其伟