河北省定州市人民法院民 事 判 决 书（2018）冀0682民初1592号原告：石家庄贝龙空调设备工程有限公司，住所地石家庄新华区康乐街8号。统一社会信用代码：91130105079960513N法定代表人：李爱书,该公司总经理。委托诉讼代理人：曹雷雷，系公司经理。委托诉讼代理人：窦亚肖，河北双烨律师事务所律师。被告：河北盛东房地产开发有限公司，住所地定州市兴定路。统一社会信用代码：91130682583609589B法定代表人：许建军，该公司董事长。委托诉讼代理人：王金乐，河北冀华（定州）律师事务所律师。被告：许建军，男，1973年1月5日出生，汉族，住定州市北城区。原告石家庄贝龙空调设备工程有限公司与被告河北盛东房地产开发有限公司、许建军建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年4月2日立案后，依法适用普通程序，于2018年6月25日公开开庭进行了审理。原告石家庄贝龙空调设备工程有限公司委托诉讼代理人曹雷雷、窦亚肖，被告河北盛东房地产开发有限公司委托诉讼代理人王金乐到庭参加诉讼，被告许建军经合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。石家庄贝龙空调设备工程有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告支付到期工程款117万元，并支付利息105820元（暂计至2018年3月31日，应付至被告给付完工程款项完毕止）；2、诉讼费由二被告负担。事实与理由：2016年9月1日被告1与原告签订《定州市盛东广场一体式蓄热机组采暖系统设备采购及安装项目合同》，约定原告为被告1定州市盛东广场体式蓄热机组采暖系统设备采购及安装项甘进行施下安装，合同约定的工程范围和内容包括：1、采暖系统；2、采暖蓄热白控系统；3、由原告负责采购的全部设备（详见采购设备清单）；4、此下程人交钥匙工程等等。工程合同总价款为3900000元。原告在收到被告的预付款后，及时进场进行了施工，于2016年11月20日就已经完成了管道安装、电气安装等工作，并利用工地临时电初步调试完成。但因被告处正式电没有送达，同时软化水系统也未接好。因此2016年冬季蓄热系统采暖未正式运行。2017年在被告的项目具备运行条件后，原告于2017年11月2日将合同约定的一体式蓄热机组调试完毕达到正常采暖运行的条件，且出水温达到了设计温度要求。整个项目施工过程。原告始终按照合同约定配合被告河北盛东房地产开发有限公司完成项目施工。但是被告河北盛东房地产开发有限公司未按照合同的约定支付到期款项达117万元。被告1因为自然人独自资公司，被告2作为被告1的股东应当依法承担连带责任。原告多次催要无果，无奈诉至贵院。请求贵院依法支持原告的诉讼请求。河北盛东房地产开发有限公司辩称，原告与被告签订的该合同后，原告进行了采购并安装，但是在2017年11月16日该系统运行后，发生了很多的质量问题。工热泵裂缝、供热阀门故障、多个温度表压力表损坏等。为该系统的质量问题，原、被告进行了多次交涉，但原告至今未修复。致使该系统不能达到其承诺的逾期采暖效果。因此，被告行使不安抗辩权，延迟支付其到期的工程费用。许建军未作答辩。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：2016年9月1日原告与被告河北盛东房地产开发有限公司签订《定州市盛东广场一体式蓄热机组采暖系统设备采购及安装项目合同》，约定原告为被告河北盛东房地产开发有限公司的定州市盛东广场体式蓄热机组采暖系统设备采购及安装项甘进行施下安装，合同约定的工程范围和内容包括：1、采暖系统；2、采暖蓄热白控系统；3、由原告负责采购的全部设备；4、此下程人交钥匙工程等等。工程质量及验收标准：以施工图纸、设计变更、产品说明书及国家颁发的《GB50243-2002》通风与空调工程施工质量验收规范施工及验收规范和质量验收标准为依据。工程合同总价款为3900000元。工程价款的支付结算方式：1、合同生效后7日内甲方向乙方支付合同总价款的30%即人民币壹佰壹拾柒万圆整（1170000元整）；2、施工主要材料及设备到货后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款20%即：人民币柒拾捌万圆整（780000元整）；3、一体式蓄热机组制作完成，设备安装就位，设备之间的连接管道安装完成（以上含防腐、保温及自控），系统调试后7个工作日内，甲方在向乙方支付合同额的10%即：人民币叄拾玖万圆整（390000元整）；3、2017年11月22日前甲方向乙方支付合同总价款20%即：人民币柒拾捌万圆整（780000元整）；4、2018年11月22日前，甲方向乙方支付合同总价款10%，即：人民币叄拾玖万圆整（390000元整）。5、2019年11月22日前甲方向乙方支付合同总价款10%即：人民币叄拾玖万圆整（390000元整）。原告在收到被告的预付款后，及时进场进行了施工，于2016年11月20日就已经完成了管道安装、电气安装等工作，并利用工地临时电初步调试完成。但因被告处正式电没有送达，同时软化水系统也未接好。因此2016年冬季蓄热系统采暖未正式运行。被告已给付工程价款的支付结算方式的前2项，共计195万元。2017年在被告河北盛东房地产开发有限公司项目具备运行条件后，原告于2017年11月2日将合同约定的一体式蓄热机组调试完毕达到正常采暖运行的条件，且出水温达到了设计温度要求。原、被告双方分别于2017年11月2日、2017年12月4日在工作联系单确认并盖章签名。2017年12月4日的工作联系单接收公司盖章并注明：设备运行正常、数量已核实。被告未按照合同的约定支付到期款项达117万元。河北盛东房地产开发有限公司为独资公司，股东为许建军。以上事实由双方签订的《定州市盛东广场一体式蓄热机组采暖系统设备采购及安装项目合同》、采购设备清单及交接记录表、工作联系单、被告河北盛东房地产开发有限公司的工商登记予以证实。本院认为，原告石家庄贝龙空调设备工程有限公司与被告被告河北盛东房地产开发有限公司签订《定州市盛东广场一体式蓄热机组采暖系统设备采购及安装项目合同》，双方应按照合同履行义务，被告被告河北盛东房地产开发有限公司对原告的工程已验收，应按照合同约定支付工程款117万元，故原告请求支付工程款117万元本院予以支持。原告请求按年利率24%支付利息未提供证据，本院不予支持。被告河北盛东房地产开发有限公司提供的证明无原告盖章或签字，原告否认，对被告的辩称本院不予支持。被告河北盛东房地产开发有限公司申请对安装的一体式蓄热机组采暖系统的质量进行鉴定，因该设备被告河北盛东房地产开发有限公司已验收确认且未提供充分证据证实，故对该申请本院不予支持。被告河北盛东房地产开发有限公司为许建军个人独资公司，未提供个人资产与公司资产相独立的证据，故许建军作为股东应承担连带责任。依照《中华人民共和国民事诉讼》第一百四十四条、《中华人民共和国合同法》第六条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条的规定，判决如下：一、被告河北盛东房地产开发有限公司支付原告石家庄贝龙空调设备工程有限公司工程款117万元，自本判决生效之日起十日内付清；被告许建军负连带偿还责任。二、驳回原告其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费16282元，由二被告负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省保定市中级人民法院。审 判 长  平建同人民陪审员  夏晨阳人民陪审员  邢军帅二〇一八年九月二十八日书 记 员  华云峰