河北省成安县人民法院民 事 判 决 书（2018）冀0424民初992号原告：上海欣亚建筑劳务有限公司。住所地：上海市普陀区梅川路******。法定代表人：周建伟，公司总经理。委托诉讼代理人：商建龙，男，1995年1月28日出生，汉族，住山东省，住山东省嘉祥县员工。被告：迪尔集团有限公司。住所;'>住所地：山东省济宁市凌云路**v>法定代表人：孙奎业，公司董事长。委托诉讼代理人：杨志严，男，1987年8月11日出生，汉族，住山东省嘉，住山东省嘉祥县工。被告：邯郸市祥源特种纤维有限公司。住所地;'>住所地：成安县商城工业园成峰路路北>法定代表人：潘达，公司董事长。委托诉讼代理人；马五的，河北浩博律师事务所律师。原告上海欣亚建筑劳务有限公司（以下简称欣亚公司）与被告迪尔集团有限公司（以下简称迪尔公司）、邯郸市祥源特种纤维有限公司（以下简称祥源公司）合同纠纷一案，本院于2018年7月3日立案后，依法适用普通程序，于2018年7月26日公开开庭进行了审理。原告欣亚公司的委托诉讼代理人周建伟、被告迪尔公司的委托诉讼代理人杨志严、被告祥源公司的委托诉讼代理人河北浩博律师事务所律师马五的到庭参加诉讼。本案现已审理终结。上海欣亚建筑劳务有限公司向本院提出诉讼请求：1.请求人民法院依法判令祥源公司立即支付欠付原告的款项230000元及利息43229.42元（暂计算至2017年11月8日，按照中国人民银行同期贷款利率计至付清为止）；2.迪尔公司对上述欠款承担连带清偿责任;3.本案的全部诉讼费由二被告承担。事实和理由：2017年9月27日，原告与第一被告达成债权转让协议，约定将第一被告对第二被告享有的230000元债权及其从权利转让给原告上海欣亚建筑劳务有限公司，并由第一被告迪尔集团有限公司承担连带责任。原告向第二被告邯郸市祥源特种纤维有限公司主张权利，但被第二被告拒绝。为此原告诉至法院要求支持诉求。迪尔公司辩称：我公司对祥源公司的债权合法有效，依法可以转让并履行了法定通知义务，我公司不应当再承担付款责任。我公司与祥源公司于2013年签订了邯郸市祥源特种纤维有限公司安装项目合同，约定由迪尔公司承揽施工的祥源公司的设备安装项目安装费用固定总价1700000元，后迪尔公司与祥源公司又于2018年8月14日签订《补充协议》，约定在原签订的合同金额外，余外增加100000元赶工费，合同签订后，我公司积极履行了合同义务，按照合同约定的期限及要求完成了施工任务，项目竣工验收合格并交付使用，根据合同和补充协议，祥源公司应支付我公司工程款1800000元。但至今祥源公司仅支付1570000元，尚欠我公司230000元，对该债权我公司曾多次向祥源公司主张，祥源公司未提出异议。2017年9月27日我公司与上海欣亚公司签订债权转让协议，将对祥源公司享有的上述230000元债权及从权利转让给原告，并依法通知了祥源公司，该债权转让已对祥源公司发生效力，祥源公司应当向上海欣亚公司履行义务，请求驳回对迪尔公司的诉求。祥源公司辩称：1.祥源公司与迪尔集团有合同关系，而且是双务合同，迪尔公司对祥源公司的履约有重大瑕疵，没有按照合同约定完成安装任务。没有在质保期内按约定履行整修义务，给祥源公司造成较大损失，该债权有争议，不适合转让，祥源公司没有收到该债权转让通知。2.祥源公司与迪尔公司合同签订日为2013年4月16日，工期4个月，质保期一年，该合同欠款于2014年8月16日转变为欠款，该欠款已于2016年8月16日超过诉讼时效。上海欣亚公司代替迪尔公司举证证明2015年、2017年曾两次向祥源公司主张债权是越权行为。3.关于补充协议问题，上海欣亚公司代替迪尔公司举证提交补充协议，主张其在原签订的合同金额外，增加100000元赶工费，但补充协议中，迪尔公司承诺2013年9月25日前完成安装任务，并约定严格按照工期执行，不得推迟，每推迟一天考核1000元，原告提交的工程竣工验收证书显示其交工日期为2013年12月20日，比约定的交工日期迟延85天，每天1000元，共计85000元，应当从原合同约定的1700000元工程款中扣除。4.迪尔公司并没有向祥源公司出具票据，其庭审中出具的是一自存的税务票联，迪尔公司开具1800000元票据的目的是为了要挟祥源公司支付1800000元工程款，祥源公司并没有收到该税票。请求法院驳回上海欣亚公司对祥源公司的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。当事人对邯郸市祥源特种纤维有限公司安装项目合同、补充协议、工程竣工验收证书的真实性、祥源公司向迪尔公司付款1570000元的事实均无异议本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：1.对于祥源公司主张其并没有收到债权转让通知，并对迪尔公司对其工程款于2015年12月和2017年9月进行催收有异议的主张，根据欣亚公司提供的中国邮政速递物流详单，可以确认迪尔公司在上述时间进行了催收并将债权转让通知送达祥源公司，迪尔公司转让债权的行为有效。2.对于祥源公司认为欣亚公司向法庭举证证明迪尔公司向祥源公司催收债权越权的主张，迪尔公司与祥源公司的债权转让协议约定了从权利的转让，欣亚公司的举证行为并未越权。3.对于合同款税务票，根据庭审情况，迪尔公司未能举证证明其将合同款票据交付祥源公司且祥源公司知悉票面数额的事实。4.对于祥源公司抗辩应从1700000元工程款中扣除85000元的主张，经庭审查证迪尔公司未能在邯郸市祥源特种纤维有限公司安装项目合同中规定的完工期限内完成安装工程，迪尔公司与祥源公司就合同中的制浆设备安装部分又签订了补充协议，协议约定“……在2013年9月25日前，完成安装任务，达到试车条件。严格按照工期执行，不得推迟，每推迟一天考核1000元。…….”迪尔公司提交的工程竣工验收证书显示其实际竣工时间在2013年12月20日，迪尔公司比补充协议约定的完工日期推迟了85天，祥源公司要求扣除85000元的主张合理，但根据上下文意思应该是在补充协议中增加的100000元赶工费内扣除。祥源公司对迪尔公司享有的抗辩权依法可以向欣亚公司主张，迪尔公司向欣亚公司转让的债权中85000元部分不对祥源公司产生效力。迪尔公司与欣亚公司的债权转让协议约定迪尔公司自愿对其转让的230000元债权的清偿承担连带责任的约定并不违法，依法予以准许。至于迪尔公司主张补充协议的工期是针对制浆设备，本院认为制浆设备是合同的一部分，制浆设备按装推迟，全部合同竣工期自然延迟。欣亚公司要求逾期付款利息按照中国人民银行同期银行贷款利率计算的诉求依法应当得到支持。关于本案需要弄清两个法律关系：1.是欣亚公司通过债权转让获得原合同中迪尔公司的当事人地位，欣亚公司与祥源公司产生的纠纷是因原合同产生的纠纷。因债权转让协议中迪尔公司自愿承担连带责任，将其列为被告亦无不妥。2.欣亚公司与迪尔公司之间产生的是债权转让合同纠纷，债权转让协议中欣亚公司未能实现的债权，因双方另有约定管辖，自不属于本案亦不属本院管辖。综上所述，依照依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第一百零七条、第一百零九条、第七十九条、第八十条、第八十一条、第八十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第三十四条、《最高人民法院关于修改的批复》的规定判决如下：一、邯郸市祥源特种纤维有限公司支付上海欣亚建筑劳务有限公司工程款145000元及逾期付款利息，迪尔集团有限公司对上述款项负连带清偿责任（逾期付款利息按照中国人民银行公布的同期银行贷款利率计算，从2017年11月8日起计算至本判决生效之日止）。二、驳回上海欣亚建筑劳务有限公司的其他诉求。上述判决内容在判决生效后5日内履行。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5398元，由上海欣亚建筑劳务有限公司负担1997元，余款3401元由邯郸市祥源特种纤维有限公司与迪尔集团有限公司共同负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省邯郸市中级人民法院。审 判 长  苏秀芬审 判 员  任建梅人民陪审员  王天天二〇一八年九月十七日书 记 员  刘娇娇附相关法律条文《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第七十九条债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但有下列情形之一的除外：（一）根据合同性质不得转让；（二）按照当事人约定不得转让；（三）依照法律规定不得转让。第八十条债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。第八十一条债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但该从权利专属于债权人自身的除外。第八十二条债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《中华人民共和国民事诉讼法》第三十四条合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。