文书内容广东省佛山市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）粤06民终10933号上诉人（原审被告）：叶嘉丽，女，1996年6月12日出生，汉族，住广东省广州市越秀区，委托诉讼代理人：彭琬晴，女，1980年10月3日出生，住广东省广州市越秀区。被上诉人（原审原告）：蒋冬，男，1991年12月8日出生，汉族，住湖南省衡阳县，上诉人叶嘉丽因与被上诉人蒋冬装饰装修合同纠纷一案，不服广东省佛山市南海区人民法院（2017）粤0605民初10584号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年10月20日立案后，依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。叶嘉丽上诉请求：撤销一审判决，驳回蒋冬一审诉讼请求。叶嘉丽在二审中明确其上诉请求为：叶嘉丽应向蒋冬支付工程款项3713.37元。事实和理由：关于应扣减项目及金额分析如下：1.淋浴花洒、厨房洗菜盆下水排水管没有安装，未完成合同第四点第三项约定的安装全套五金，应扣减300元。2.没有完成刮塑工作，且墙体有裂缝需要修补。叶嘉丽多次与蒋冬沟通无果，无奈只能外聘其他工程师傅完工，未完成合同第三点第一项刮塑油ICI，应扣减800元（人工及材料费用）。3.一审判决关于“佛山市南海区丹灶镇理想家园C6座XX房（以下简称涉案XX房）热水器位于厕所，因面板隐蔽，无法直接判断电线的规格，但双方确认厕所内的热水器为电力驱动热水器，可以正常使用”的认定错误。另佛山市南海区丹灶镇理想家园C6座XX房（以下简称涉案XX房）热水器处只采用2.5mm2的电线，造成叶嘉丽热水器无法正常使用，并出现一启动就跳闸的状况。叶嘉丽无奈只能外聘电工师傅重新布线安装，蒋冬违反合同说明的第三点中客厅空调、热水器、冰箱、厨房均为4mm2线的约定，应扣减1300元。4.橱柜晶钢门未安装。叶嘉丽曾多次与蒋冬沟通安装时间，蒋冬一直拖延，无法落实安装时间，未完成合同第三点第3点，应按市场价格200元/㎡计算扣减500元。5.未按约定将全套房屋刷成米黄色，只是随便在两个房间刷了刺眼的黄色，而且墙身出现裂缝，叶嘉丽不予支付该工程款。6.蒋冬提出垫付搬运费，应提供相应的支付凭证。7.由于房屋墙身已出现裂缝，叶嘉丽对蒋冬的装修工程质量存在严重的担忧，尤其是淋浴间及厨房的防水处理。叶嘉丽要求扣押蒋冬该工程实付款项总额10%即2000元作质保金（有效期为两年），如未发现淋浴间及厨房出现漏水问题（即2019年7月1日前），叶嘉丽将该项质保金退还蒋冬。蒋冬辩称，叶嘉丽提出需要扣减的内容，一审判决已经对工程量进行认定并进行相应扣减。蒋冬向一审法院起诉请求：1.叶嘉丽支付蒋冬工程款16000元；2.本案诉讼费由叶嘉丽承担。一审认定事实：2017年3月13日，叶嘉丽委托蒋冬装修涉案XX房，双方签订了《九鼎装饰工程预算》，就前述工程项目及价款情况约定如下表，同时还明确：前述预算不包含地砖、瓷片、五金、洁具、灯具、阀门及水龙头，均为业主自购；装电计位方法为2/3插计一位，开关、灯各计一位；客厅空调计二位，热水器、电视、电脑、电话、音响一位计二位，筒灯两个计一位，光管槽一方计一位，厅大灯按三位计，强电箱按单极计位，弱电箱按6位计（广东或珠江电缆厂电线），客厅空调、热水器、冰箱、厨房均为4mm2线，2/3插2.5mm2线，所有灯线为1.5mm2线；最终结算价以97折计算。            序号              项目              使用材料及工艺要求              单位              数量              单价              金额                  一、泥水工程                  1              铺地砖              包水泥、沙、人工              平方米              36              40              1440                  2              贴瓷片              包水泥、沙、人工              平方米              25              40              1000                  3              拆墙              包打，清余泥              平方米              21              80              1680                  4              砌墙              包水泥、沙、砖、人工              平方米              30              150              4500                  5              墙身批荡              包水泥、沙、人工              平方米              60              25              1500                  6              贴地脚线              包打，嵌平入墙              米              28              18              504                  7              门槛石              中国红，两分大理石，包水泥、沙、人工              条              6              100              600                  8              封排污管              包水泥、沙、人工              条              2              130              260                  9              沉池架空              包水泥、沙、钢筋、人工/砖              平方米              4              280              1120                  10              沉池回填              包水泥、沙、人工              平方米              5              100              500                  11              防水处理              多帮或得高防水材料              平方米              30              35              1050                  12              厕所排水系统              联塑PVC排污管              项              1              200              200                  13              厨房阳台排水              联塑PVC排污管              项              1              150              150                  14              全屋打线槽              人工、切割机开槽              项              1              400              400                  15              全套水泥修补              包水泥、沙、人工              套              1              300              300                  小计              15204                  二、水电工程                  1              装水              联塑PPR水管、4分PPR配件，包人工（不包水龙头）              米              30              35              1050                  2              装电              广东或珠江电缆长线，松本面板、开关、插座              位              40              75              3000                  小计              4050                  三、粉刷类及其他工程                  1              刮塑油ICI              一江牌白乳胶，多乐士或立邦五合一，双飞粉，刮三次，油三次              平方米              100              32              3200                  2              铝扣板天花              6厘拉杆天花打拉爆主骨架固定，300mm*300mm，0.6mm厚铝扣板              平方米              3              120              360                  3              厨房灶台              柜体麻石，台面石英石，晶钢门              米              2.5              900              2250                  4              厨房吊柜              柜体防潮防火板，晶钢门              米              1.6              750              1200                  小计              7010                  四、其他项目                  1              材料搬运费              不包业主自购材料              项              1              1000              1000                  2              垃圾清理费              不包业主自购材料              项              1              800              800                  3              全套五金安装              —              项              1              300              300                  4              装蹲洗手盆              包人工、玻璃胶              个              2              100              200                  小计              2300                  合计              28564      同日，叶嘉丽受案外人彭琬晴的委托，委托蒋冬装修涉案XX房，双方亦约定参照上述《九鼎装饰工程预算》相关约定计价。在装修过程中，案外人彭琬晴、叶嘉丽分别就涉案XX房和XX房向蒋冬各支付装修款21250元；因双方就装修工程的开展及装修款的支付发生争议，叶嘉丽于2017年6月17日更换涉案房屋的门锁，并委托案外人实施完毕涉案装修工程的收尾工作。2017年7月13日，蒋冬提起本案诉讼。庭审中，双方确认：1.双方就涉案X房和XX房的装修工程未办理交接。2.蒋冬离场时，下述装修工作尚未完成：灯及光管未安装；淋浴花洒、厨房洗菜盆下水排水管没有安装，对此蒋冬主张叶嘉丽购买的淋浴花洒不符合要求，而厨房洗菜盆下水排水管的安装不属于蒋冬的工程范围；刮塑工作没有完成，且墙身出现裂缝，对此蒋冬主张其未完成的工程量仅为1%左右，并认为墙身出现裂缝是正常现象，可以安排人修补，修补之后就不会再出现裂缝，但叶嘉丽拒绝由蒋冬负责修补；④未将涉案房屋全部刷成米黄色，对此蒋冬主张叶嘉丽要求其将两间房刷米黄色，蒋冬提出按150元/间收费，后叶嘉丽又提出全部都要刷米黄色，故蒋冬只刷了两个房间；⑤橱柜晶钢门没有安装，蒋冬主张其安排工人前去安装时，叶嘉丽已经换锁，叶嘉丽当庭也明确不同意蒋冬继续负责安装；⑥吊柜未安装，蒋冬主张未安装的原因是位置不够。3.双方约定：水管每米35元，电位每个75元，扣面板5元/个;蒋冬为叶嘉丽及彭琬晴垫付了涉案XX房和XX房装修过程中的搬运费630元。4.涉案工程的开工时间为2017年3月23日左右，就完工时间，合同未明确约定，蒋冬自认其口头表示如果主材及时到位两个月内完工，叶嘉丽主张蒋冬称最短45天，最长60天。诉讼过程中，一审法院依法组织双方进行现场勘验，经勘验查明：涉案XX房和XX房均已出租；XX房电位69个，水管长度30.6米；XX房电位68个，水管长度47.3米；XX房热水器位于阳台，采用2.5mm2的电线，就此蒋冬主张该处为天然气热水器，无需采用4mm2的电线；XX房的热水器位于厕所，因面板隐蔽，无法直接判断电线的规格，但双方确认厕所内的热水器为电力驱动热水器，可以正常使用；XX房和XX房的次卧空调的排水管未铺设，后期只能采用外接软管排水。一审法院认为，本案为装饰装修合同纠纷，现蒋冬、叶嘉丽及彭琬晴均确认，涉案XX房为彭琬晴所有并委托蒋冬装修，由彭琬晴支付装修工程款；XX房为叶嘉丽所有并委托蒋冬装修，由叶嘉丽支付装修工程款，蒋冬明确在本案中仅向叶嘉丽主张权利，故一审法院结合蒋冬诉请，在本案中仅处理XX房的装修工程款纠纷，对XX房的装修工程款纠纷，蒋冬可以另行主张权利。经审查，蒋冬与叶嘉丽关于涉案XX房的装修签订的《九鼎装饰工程预算》是双方真实意思表示，未违反法律的强制性规定，合法有效。因双方均确认蒋冬按照《九鼎装饰工程预算》进行装修，结算价为28564元，双方按最终结算价的97折结算。现双方确认XX房的装修工程尚未全部完工，并一致同意由法院酌情确定工程价款，一审法院据此酌情确定涉案工程价款如下：（3）应扣工程款部分：灯及光管未安装，酌情扣除工程款100元；淋浴花洒、厨房洗菜盆下水排水管没有安装，酌情扣除工程款50元；刮塑工作没有完成，且墙体有裂缝需要修补，结合蒋冬陈述及叶嘉丽举证，蒋冬没有完成的工程量较少，且针对墙身裂缝问题，蒋冬愿意安排修复但叶嘉丽拒绝的事实，一审法院酌情扣除工程款200元；④热水器处采用2.5mm2的电线，不符合《九鼎装饰工程预算》的约定，酌情扣除工程款140元；⑤次卧空调的排水管未铺设，酌情扣除工程款1000元；⑥面板由叶嘉丽采购，每个电位的价格扣5元，故水电工程部分扣200元（5元/个×40个）；⑦橱柜晶钢门未安装，因蒋冬主张该些晶钢门已经制作且可以为蒋冬安装，但叶嘉丽拒绝，故一审法院酌情扣除工程款200元；⑧吊柜未安装，按照《九鼎装饰工程预算》的约定，扣除工程款1200元。综上，应扣工程价款为3090元。（3）合同外增加工程部分的工程款：变更刷墙油漆颜色为米黄色，由于双方未举证关于该项变更的工程款约定，结合各方陈述，一审法院酌情确定叶嘉丽应支付该项增加工程款100元予蒋冬；增加电位28个，按70元/个计价，增加工程款1960元；增加水管长度17.3米，按35元/米计价，增加工程款605.5元；④蒋冬为叶嘉丽垫付搬运费630元，叶嘉丽应分摊搬运费支出315元。综上，合同外增加工程部分的工程款为2980.5元。综上所述，根据双方的约定，一审法院确定叶嘉丽应付蒋冬的剩余工程款为6988.37元[（28564元-21250元-3090元+2980.5元）×97%]，蒋冬诉请超出上述核定的，一审法院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决：一、叶嘉丽应于判决发生法律效力之日起十日内支付工程款6988.37元予蒋冬；二、驳回蒋冬的其他诉讼请求。案件受理费减半收取150元（蒋冬已预交），由蒋冬负担125元，叶嘉丽负担25元。二审中，当事人没有提交新证据。经审理，一审判决认定事实清楚，本院予以确认。本院认为，本案系装饰装修合同纠纷。根据叶嘉丽的上诉意见和蒋冬的答辩意见，本案二审的争议焦点为：叶嘉丽应向蒋冬支付的工程款数额。本案中，叶嘉丽上诉主张蒋冬未按双方约定完成工程量，应扣减工程款，且对蒋冬主张的增加工程量不予确认。对此本院作如下评述：（一）对于淋浴花洒、厨房洗菜盆下水排水管没有安装的问题。双方签订的《九鼎装饰工程预算》第四点第三项约定安装全套五金的工程款为300元，现蒋冬已安装大部分五金，仅剩淋浴花洒、厨房洗菜盆下水排水管没有安装，叶嘉丽上诉主张应扣减工程款300元不符合等价有偿原则，本院不予支持。一审判决酌情扣减工程款50元，公平合理，本院予以维持。（二）对于刮塑工作没有完成，且墙体有裂缝需要修补的问题。合同约定刮三次、油三次的单价是32元/㎡，根据双方陈述、叶嘉丽的举证可知，刮塑部分未完成的工程量较少，结合蒋冬愿意安排修复而叶嘉丽予以拒绝的事实，一审判决酌定扣减工程款200元，公平合理，本院予以维持。叶嘉丽上诉主张扣减工程款800元，理据不足，本院不予支持。（三）对于涉案XX房厕所的电力驱动热水器采用何种电线的问题。由于蒋冬在本案中仅主张涉案XX房工程款，因此本院对涉案XX房的工程款纠纷不作处理，对涉案XX房热水器的电线使用问题不作审查认定。对于涉案XX房热水器只采用2.5mm2的电线。合同约定装电工程按位计算，每位75元，热水器计两位工程量。即便蒋冬按合同约定热水器采用4mm2的电线，其也只可收取工程款150元，现热水器采用2.5mm2的电线，一审判决酌情扣减工程款140元，较为合理，本院予以维持。叶嘉丽上诉主张其另行聘用电工师傅重新布线安装，应扣减1300元，理据不足，本院不予支持。（四）对于橱柜晶钢门未安装的问题。蒋冬主张该橱柜门已制作完毕且可以为叶嘉丽安装，叶嘉丽拒绝。考虑到橱柜门是量身定制的，叶嘉丽拒绝安装后，蒋冬难以重复利用该橱柜门，一审判决酌情扣减200元，公平合理，本院予以维持。叶嘉丽上诉主张应按市场价格200元/㎡计算扣减500元，理据不足，本院不予支持。（五）对于未将全套房屋刷成米黄色的问题。叶嘉丽上诉主张蒋冬应将全套房屋刷成米黄色，而蒋冬将其中两间房刷成刺眼的黄色，其他房间未变更刷墙颜色，无需向蒋冬支付工程款。由于双方未书面约定变更刷墙颜色的工程款计算标准，蒋冬已完成两间房间的变更刷墙颜色工作，参照合同粉刷类工程32元/㎡的标准，一审判决酌定叶嘉丽支付工程款100元，较为合理，本院予以维持。叶嘉丽的该上诉主张，缺乏理据，本院不予支持。（六）对于垫付搬运费的问题。叶嘉丽上诉主张蒋冬需提供垫付搬运费的凭证。由于叶嘉丽在一审庭审中已确认蒋冬为涉案XX房、XX房垫付搬运费630元，一审判决据此认定叶嘉丽向蒋冬支付315元（630元÷2），公平合理，本院予以维持。叶嘉丽的该上诉主张，本院不予支持。（七）对于扣押实付工程款总额10%即2000元作为质保金的问题。由于双方在合同中未对质保金作出约定，叶嘉丽上诉主张扣押工程款2000元作为质保金，缺乏合同依据，本院不予支持。综上所述，叶嘉丽的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费50元，由上诉人叶嘉丽负担。本判决为终审判决。审判长  郑正坚审判员  邱程辉审判员  潘伟丹二〇一八年一月十六日书记员  何斯棋