上海市徐汇区人民法院民 事 判 决 书（2017）沪0104民初385号原告(反诉被告)：北京生禾创意文化有限公司，住所。地北京市。法定代表人：章依婷，执行董事。委托诉讼代理人：张楠，上海瀛东律师事务所律师。被告(反诉原告)：上海淘米动画有限公司，住所地上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路******。法定代表人：汪海兵，执行董事。委托诉讼代理人：安红，女。委托诉讼代理人：万华山，上海市锦天城(苏州)律师事务所律师。原告(反诉被告)北京生禾创意文化有限公司(以下简称生禾公司)诉被告(反诉原告)上海淘米动画有限公司(以下简称淘米公司)合作合同纠纷一案，本院于2017年1月5日立案后，依法适用普通程序，于2017年8月30日公开开庭进行了审理。生禾公司委托诉讼代理人张楠、淘米公司委托诉讼代理人安红、万华山到庭参加诉讼。本案现已审理终结。生禾公司向本院提出诉讼请求：1、确认淘米公司分别于2016年9月5日发出的《解除协议告知函》、2016年9月13日发出的《致公司函回函》无效；2、判令淘米公司继续履行双方于2016年5月17日签署的《“星钻赛尔号积木探索乐园”(暂定名)授权许可使用协议》，向生禾公司支付协议约定的第三笔投资款中的剩余费用28万元；3、判令淘米公司依约向生禾公司支付迟延付款违约利息，计算方式如下：逾期支付的第二笔投资款54万元*0.003*逾期天数(2016年6月20日-6月21日，计1天)；逾期支付的第三笔投资款中由淘米公司承担的运营费8万元*0.003*逾期天数(2016年7月30日-8月5日，计6天)；未支付的第三笔投资款中由淘米公司代付的营运费28万元*0.003*(2016年7月30日起计算至实际清偿之日)。审理中，生禾公司增加两项诉请：4、判令淘米公司继续履行合同，与生禾公司完成针对长沙站的结算工作；5、判令淘米公司依约向生禾公司支付第四笔投资款18万元。事实和理由：2016年5月17日，生禾公司与淘米公司签署了《“星钻赛尔号积木探索乐园”(暂定名)授权许可使用协议》(以下简称“协议”)，协议约定双方共同在长沙、广州、上海、北京四地举办“星钻赛尔号积木探索乐园”巡展活动，双方共同承担运营费用。同时淘米公司将其所持有的“赛尔号”作品用于此次巡展活动，该作品的授权费用在活动结束后，根据门票收益进行结算。协议签订后，生禾公司一直按照协议约定积极履行自身义务，包括对巡展活动的策划、组建、运营等。生禾公司的积极努力亦得到了包括第三方合作商在内的其他关联方的电子邮件感谢信等形式的认可。根据协议约定，第二笔费用应于2016年6月3日由淘米公司向生禾公司支付，但淘米公司却在未获得生禾公司同意的情况下，直至2016年6月20日才向生禾公司支付第二笔付款。此后第三笔付款淘米公司更是以内部沟通为由拖延支付，直至2016年8月5日，在生禾公司的不断催促下，淘米公司才向生禾公司支付8万元费用，剩余28万元费用直至起诉之日仍未支付。为实现协议目的、顺利完成长沙站的巡展活动，促成之后广州、上海、北京三站巡展的举办，生禾公司在淘米公司怠于付款、怠于履行自身义务的情况下，仍积极履行协议义务，顺利完成长沙站巡展活动的举办。长沙站巡展结束后，考虑到广州会展时间紧迫，在生禾公司的提议下，生禾公司、淘米公司拟于2016年8月31日就长沙站巡展总结及广州站巡展安排召开包括第三方合作方在内的三方会议。生禾公司积极准备并在会前向淘米公司寄送了长沙站巡展活动结案报告等会展结案材料，但在生禾公司2016年8月31日至上海参会的当天，淘米公司突然单方告知取消了此次三方会议，此后亦没有就广州站会展的开展事宜进行沟通，致使广州会展一再被拖延。2016年9月5日，淘米公司向生禾公司发出《解除协议告知函》，单方面要求解除协议，作为回应，2016年9月12日，生禾公司向淘米公司发出针对《解除协议告知函》的《公司函》，不同意解除协议，主张双方继续按照协议约定履行包括但不限于支付28万元和18万元两笔投资款及筹备广州站巡展活动等协议义务；其后，2016年9月13日，淘米公司向生禾公司发出针对《公司函》的《至公司函回函》，坚持主张解除协议，终止合作；2016年9月19日，生禾公司向淘米公司发出针对《至公司函回函》的《公司函》，不同意解除协议，主张双方继续按照协议约定履行义务，以实现合同目的。纵观淘米公司所发送的两份解除函件，其述称生禾公司违反协议约定，故淘米公司依约单方解除双方签署的协议，但淘米公司却从未向生禾公司提供过任何证明生禾公司存在违约行为的合理证据。根据双方签署的协议，淘米公司不具有单方解除该合同的权利，淘米公司向生禾公司发出单方解除合同的行为应为无效行为。基于淘米公司的延迟付款，根据协议4.3.1.1条第Ⅰ)款、第Ⅱ)款、第Ⅲ)款及4.3.1.6条之约定“若非乙方原因，甲方拖延支付运营费用的，乙方有权予以顺延开展展览活动，因此所产生的后果由甲方承担，甲方不应追究乙方因顺延开展展览活动而产生的违约责任，并承担因此给乙方造成的损失，此外，甲方延迟付款的，每延期一(1)个日历日须向乙方支付欠付款项千分之三的违约利息，违约利息总额不得超过欠付款项”。综上，生禾公司作为守约方有权要求淘米公司继续、全面履行协议义务，包括但不限于支付未付投资款，并按照协议约定支付因迟延付款产生的违约利息。故向法院提起诉讼。淘米公司辩称，一、生禾公司在合同履行过程中已经构成根本违约，淘米公司有权解除合同，要求驳回诉请1。二、系争协议已经解除，且是因生禾公司违约导致，生禾公司诉请2、3没有请求权基础，要求驳回。三、根据合同4.3.1.2条约定，计算违约金的前提是生禾公司催告并且15个工作日仍未付款，生禾公司没有证据证明违约金支付条件成就，因此计算违约金没有依据，且生禾公司主张的违约金过高，如果法院判决淘米公司承担违约金，要求法院予以调整。四、合同已经解除，不同意支付投资款。淘米公司认为，生禾公司在履行合同过程中存在一系列根本违约行为，包括：1.拒绝履行协议，未按照协议约定的履行时间准备举办广州站巡演，至今未向淘米公司提供广州站活动的具体计划和说明；2.违反协议约定，擅自变更门票价格，未达到长沙展览的最低200万元的门票总收入；3.违反协议约定，擅自进行招商、在约定商业品类外进行招商、隐瞒招商收入，不仅仅违约，还系典型的不正当竞争行为(白熊咖喱及中国联通)；4.根据协议约定，生禾公司应当在收到淘米公司首笔款(72万元)后7个工作日内提供设计规划、场地计划、运营计划，并根据淘米公司的要求修改至满意为止，淘米公司已经于2016年5月30日支付了首笔款，生禾公司未按时提供场地计划、设计规划，未提供运营计划，未提供最终的3d效果图；5.违反协议约定，未按照淘米公司要求的授权标的使用规范布局、设计、装置展览场地及展品，未遵循送审规范，未得到淘米公司就授权场景最终审核验收通过，且拒绝修正；6.违反诚实信用原则及一般注意义务，向消费者提供存在严重质量问题的展览服务，歪曲淘米公司品牌形象，严重损害了淘米公司及其关联方的商业信誉。在此基础上，淘米公司提起反诉要求：1、判令生禾公司返还淘米公司已经给付的展览设计、制作投资款100万元及长沙站展览的运营投资款34万元，合计134万元；2、判令生禾公司向淘米公司支付因长沙展览门票总收入未达到最低门票总收入而应向淘米公司支付的相当于长沙展览门票总收入5%的违约金4,470元；3、判令生禾公司向淘米公司支付因擅自招商、隐瞒招商收入而应向淘米公司支付的相当于隐瞒收入3倍的违约金30万元；4、判令生禾公司将授权设备、互动体验装置、展品及其他所有设施按照淘米公司指定的如下地点、交于如下收货人，相关费用由生禾公司负担(见附件清单)，指定地点：广东省汕头市澄海区登峰路广峰工业区，指定收货人：周某，联系方式：XXXXX****XX。附件清单包括：玻璃钢公仔5个、飞船1个、机器人1个、展台石头40个、丛林展台1个、石头4个。审理中，淘米公司认可已经给付的展览设计、制作投资款100万元已全部用作展览设计和制作，遂变更并增加部分诉请为：1、请求确认《“星钻赛尔号积木探索乐园”(暂定名)授权许可使用协议》于2016年9月5日淘米公司发出《解除协议告知函》之日解除；2、判令生禾公司返还淘米公司已支付的长沙站展览的运营投资款34万元；3、判令生禾公司向淘米公司支付授权许可使用费58,110.59元；4、判令生禾公司向淘米公司支付因长沙展览门票总收入未达到最低门票总收入而应向淘米公司支付的相当于长沙展览门票总收入5%的违约金4,470元(89,400.912元*5%)；5、判令生禾公司向淘米公司支付因擅自招商、隐瞒招商收入而应向淘米公司支付的相当于隐瞒收入3倍的违约金30万元；6、判令生禾公司将授权设备、互动体验装置、展品及其他所有设施按照淘米公司指定的如下地点、交于如下收货人，相关费用由生禾公司负担(见附件清单，飞船和机器人除外)，指定地点：广东省汕头市澄海区登峰路广峰工业区，指定收货人：周某，联系方式：XXXXX****XX，并向淘米公司交付生禾公司预算明细中载明的证件打印程序、电脑锁屏展示程序、互动投影程序；7、判令生禾公司赔偿淘米公司损坏的飞船和机器人展品价值210,000元(根据生禾公司预算明细计算得出)。附件清单包括：玻璃钢公仔5个、展台1组(包括2个白色展台及1个条状积木块)、展台石头40个、蓝绿色展台1个、进门开关台1个、pad展示台8个、丛林展台1组(包括1块丛林地板及1个底座)、石头8个、飞船1个、机器人1个。针对淘米公司变更后的反诉请求，生禾公司辩称，一、针对合同解除及返还34万元运营投资款，淘米公司主要是根据协议第11.2条约定，而根据该条款，返还投资款有两个前提条件，发生了协议第11.1条的违约情形，以及致使合同无法继续履行：1、第11.1.1条约定了诸多违约行为，同时也约定甲方(即淘米公司)有权随时通知乙方(即生禾公司)进行纠正，停止违约行为，销毁不符合规定的授权场景及宣传物料，但生禾公司完成布置后，淘米公司在验收过程中认可了所有的布置，没有提出任何异议；2、第11.1.3条约定乙方逾期向甲方支付授权许可使用费构成违约，但协议第11.6条同时约定，甲方未能履行本合同项下的付款责任，乙方有权顺延履行自身义务，同时乙方不再承担未达到最低门票总收入的违约责任，按照协议第4条投资合作及投资款给付的顺序，生禾公司所有的工作成果给付均发生在淘米公司付款之后，由于淘米公司一直延期付款，生禾公司有权依据合同延期履行自身义务；3、第11.1.4条约定乙方未按照“附录2《票务结构说明》”进行定价的构成违约，但协议附录2《票务结构说明》同时约定，具体的票务合作模式，以乙方与第三方最终签订的合约为准，在实际操作中，最终的票价是要扣除渠道费用的，为了使门票更容易被渠道推广，需要在不损害双方利益的情况下对票价进行调整，所以当时定下的基调是在原则上不变更票价的情况下，提高销售票价，双方在2016年5月31日会议纪要中提到会后由生禾公司整理票务沟通基本情况，后生禾公司向淘米公司发送了提高票价的电子邮件，该邮件系对双方在会议上达成共识的备忘邮件，且直至会展结束，淘米公司从未对票价提出过异议，淘米公司实际认可了价格的变更；4、第11.1.9条约定乙方无正当理由拒绝执行甲方相关审核要求，经书面指出后，在七(7)个工作日内仍未改正的构成违约，在本案后续证据中，生禾公司已经举证证明没有拒绝履行，相反已经按照淘米公司要求完成了相关的修改。根据第11.2条约定，即使出现以上情形，也必须导致合同无法继续履行，然而长沙站仍正常履行至结束，不存在无法履行的情况，所以淘米公司无权单方解除合同。二、针对授权许可使用费，根据协议约定应在淘米公司向生禾公司支付18万元尾款之后，生禾公司才支付。三、针对未达到最低门票总收入违约金，根据合同第11.6条，由于淘米公司逾期支付投资款，生禾公司无需承担未达到最低门票总收入的违约责任。四、针对擅自招商、隐瞒招商收入违约金，首先，淘米公司应明确招商收入；其次，生禾公司从未进行过任何招商行为，所有的宣传材料都是交付淘米公司确认过，淘米公司所述的中国联通，系因场地内相应的设备都是需要无线网络(WIFI)接入的，生禾公司与中国联通口头协商，将中国联通的LOGO放置在展览场地内，中国联通则免费为场地内设备提供无线网络，消费者是无法使用的，这一做法也是为了降低成本，而白熊咖喱作为一个餐饮品牌，只是帮生禾公司做票务推广的渠道，没有将任何产品放在展览场地进行展示，淘米公司就白熊咖喱提交的证据既看不出是在展览场地里拍摄的，也不能证明是生禾公司在做这个行为。五、针对返还附件清单所列设备、展品，生禾公司对附件清单内容予以认可，相关设备、展品现存放于生禾公司仓库，但现在协议没有解除，这些设备还要继续使用，生禾公司是运营方，有义务对这些设备进行保管，如果法院判令协议解除，则生禾公司同意返还附件清单所列设备，但此期间产生的仓储及运输费用应由淘米公司承担，协议5.5条约定活动结束后相关设备的运输费用由运营费用支出，因为双方不再合作，所以运营费用不应再由生禾公司负担；针对交付证件打印程序等，根据协议4.3.1条，制作费用不包含多媒体交互视频、音频等音像制品的制作与摄制，故相关程序不在双方合作中生禾公司应向淘米公司交付的范围内，且预算明细对该笔费用的表述为使用费，不是转让费，生禾公司不应承担返还责任。六、关于飞船和机器人，并非完全损坏不能用，而是为了便于存放做的正常拆卸，设备在展览过程中肯定会发生磨损，生禾公司同意对飞船和机器人进行组装和修复，费用由生禾公司承担，若真的无法修复，生禾公司同意按预算明细上的价格折旧三分之一折价赔偿。经审理，本院认定事实如下：2016年4月，淘米公司作为投资方及“赛尔号”形象授权方、生禾公司作为活动投资方及运营方、案外人星钻积木(汕头市澄海区联环玩具工艺有限公司)作为合作方，拟于长沙、广州、上海、北京四地合作举办“星钻赛尔号积木探索乐园”展览活动，为方便沟通创建了“星钻赛尔号积木探索乐园”微信群(以下简称微信群)，微信群成员包括淘米公司方代表王某(微信昵称：Cat)、刘某某(微信昵称：Vincent)、潘某某(微信昵称：婷婷)；星钻积木方代表周某(微信昵称：ling)、陈某某；生禾公司方代表章依婷(微信昵称：安莉雅)、吴某某等。2016年4月12日16：33，章依婷向潘某某发送邮件，邮件附件为长沙泊富场地需求，附件内容为星钻积木-赛尔号特展区域使用规划及具体场地需求。2016年5月17日，生禾公司作为乙方(被授权方)、淘米公司作为甲方(授权方)，签订《“星钻赛尔号积木探索乐园”(暂定名)授权许可使用协议》(以下简称《授权许可使用协议》或协议)，约定：鉴于1.甲方作为本合同项下授权标的中相关形象的合法使用权人，有权授权第三方使用本合同约定的授权标的；2.乙方是专业展览活动运营公司，经甲方授权委托并举办“星钻赛尔号积木探索乐园”(暂定名，以下称“展览”)四地巡展。1、定义：……1.1.4授权许可使用费：指本合同期限内，因乙方使用授权标的而应向甲方支付的所有费用。2、授权内容：2.1授权标的：原型：指《赛尔号》(品牌/人物)中所涉及的人物图像和附随艺术图像(详见附录一)，具体以甲方提供的授权标的光盘或邮件为准。2.2授权渠道：限商业地产、住宅地产、展馆、城市广场、政府节庆等渠道，不包括室外固定设施游乐园、室内游乐园、儿童职业体验中心。2.4授权期限：2016年5月1日-2017年8月31日，其中2016年5月12日-2016年6月18日为项目开发期。2.5授权品类：2.5.1展览场景授权：将授权标的应用于展览场地装潢、场景设计及展柜装饰等；2.5.2设备生产授权：“星钻赛尔号积木探索乐园”活动造景装置、物料设计、开发、生产；2.5.3运营授权：运营“星钻赛尔号积木探索乐园”活动(仅限于使用授权设备与互动体验装置、物料进行搭建、陈列、展示和宣传推广)；2.5.4渠道销售授权：许可授权运营的“星钻赛尔号积木探索乐园”活动设有甲方及甲方指定参展方产品零售区，该区域销售甲方及甲方指定参展方指定的正版授权商品；但销售收入归甲方独自享有或归甲方指定的参展方所有，乙方无权分成；2.5.5现场舞台演出授权：在“星钻赛尔号积木探索乐园”活动现场，进行歌舞、互动、游戏、舞台剧等现场演出，具体形式应当获得甲方事先书面许可。2.8计划巡演城市及时间：长沙，2016年6月-8月；广州，2016年9月-10月；上海，2017年元旦-2017年寒假；北京，2017年6月-8月；巡演时长均为45日历日。3、授权许可使用费及招商分成：3.2乙方同意，按照门票收入分成的方式来向甲方支付授权许可使用费，甲方门票收入分成比例为65%，即：授权许可使用费=门票总收入(需扣除各级票务渠道商的返点及税费)×分成比例(分成比例为65%)，门票总收入=实际销售门票数×门票单价(需扣除各级票务渠道商的返点及税费)；注：因实际票务销售可能存在不同模式，即可能以“套票”“贵宾票”等形式销售，故“门票总收入”应当根据不同情况理解为乙方或各销售渠道因向消费者出售进入展览场地的资格而获得的全部收入，详见“附录2《票务结构说明》”；甲乙双方约定按照“附录2《票务结构说明》”中的价格定价，乙方如需以其他价格销售，应当得到甲方的书面许可，乙方擅自改变门票价格的，应当承担违约责任，乙方向甲方承诺，乙方应达到的各地最低门票总收入(扣除各级票务渠道商的返点及税费)为：长沙200万元、广州200万元、上海200万元、北京2**万元。3.3授权许可使用费的审计与给付：……乙方在各地活动结束后10个工作日内，向甲方提交有关活动运营收入与支出的全部信息，包括但不限于账目明细、售票记录，由甲方进行审核，甲方可以提出异议或要求乙方进一步提供账务资料，审核通过后，甲方通知乙方于【7】个工作日内按约定分成方式支付授权许可使用费，包括具体数目。3.4招商分成：3.4.1本条所称“招商”，包括但不限于参展招商、广告招商、授权品销售招商等一切商业合作形式；3.4.3乙方可以己方的名义进行招商，但乙方所有招商行为、招商对象应当事先得到甲方书面许可(无正当理由，甲方不应拒绝乙方的招商行为)，否则，乙方无权与相关合作商签订招商合作协议，甲方有权在审核时，要求乙方向其提供相关合作商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、甲方要求的其他资质证明及欲签订的招商合作协议，否则甲方有权不予许可，乙方应当在与相关合作商签订招商合作协议后【5】个工作日内，将招商合作协议复印件交甲方备案；3.4.4乙方仅可就下述商业品类进行招商：快消品、汽车、地产、教育、地产3.4.5乙方因招商取得的一切收入，包括但不限于招商费、参展费、广告费、销售提成、展销费等(以下简称“招商收入”)，在扣除招商物料制作成本后，应当与甲方按照40%及60%的比例分成。3.5税负承担：双方同意，各自承担应付税负，如一方为另一方代缴纳税负的，另一方须立即将应缴税负支付代缴方。3.6发票：甲方将于收到乙方支付的授权许可使用费及招商分成之日起七(7)个工作日内向乙方开具相应金额的发票。3.8乙方应按照本合同约定付款方式及时、全额支付授权许可使用费及招商分成；3.8.1如乙方延迟履行支付授权许可使用费或招商分成的，每延期一(1)个日历日须向甲方支付欠付款项千分之三的违约利息；3.8.2如乙方逾期付款超过十五个工作日的，经甲方书面催告后，乙方在甲方规定的时间内仍不付款的，甲方有权单方解除本合同，并有权要求乙方返还截止于合同解除之日，甲方已向各展览活动投资的总投资额(包含已实际给付的展览设计、制作投资款及展览活动运营费用投资款)，乙方委托甲方代付的运营费用仍需返还给甲方……；3.8.3在确认授权许可使用费及招商分成数额时，乙方应当对提供给甲方的所有信息的真实性、有效性负责，如乙方隐瞒或捏造信息，隐瞒收入的，应承担相当于隐瞒收入[3]倍的违约金。4、投资合作及投资款给付：4.1甲方是“星钻赛尔号积木探索乐园”展览活动的投资方，向该活动投资展览设计、制作费用及运输、搭建(布展、AV设备)、仓储等运营资金。4.2甲方仅就上述投资资金的给付承担责任，不就“星钻赛尔号积木探索乐园”展览活动的管理、运营承担任何责任……。4.3投资项目及给付：4.3.1甲方承诺向乙方投资展览设计、制作(背景、装潢设计制作等，不包含多媒体交互视频、音频等音像制品的制作与摄制)费用100万元，超出100万元的设计制作费用，应当由乙方自行承担，除设计制作费用外，甲乙双方按照65%及35%的比例投资运营费用，运营费额定每地80万元(即甲方投资额为52万元、乙方投资额为28万元)，运营费用项目包括运输费、展览搭建(布展、AV设备)费、仓储，但不包含场地使用/租赁/资源换置的费用，该费用由甲乙双方按照甲方65%、乙方35%的方式承担，每地运营费用超出80万元的运营由甲乙方书面确认后由甲、乙双方按照65%及35%的比例共同承担，长沙展览活动的运营投资费用先由甲方代付，乙方于该地活动结束后将28万元返还于甲方，广州、上海、北京三地的运营费用，由甲、乙双方分别按照65%及35%的比例出资。投资运营费用给付安排如下：4.3.1.1投资展览设计/制作投资款及长沙展览活动运营费用投资款,合计180万元，给付时间及方式如下：Ⅰ)本协议签署日后10个工作日内，甲方须向乙方给付首笔投资款40%计72万元(本款项为展览设计、制作投资款)，乙方应在收到款项的7个工作日内提交长沙首场展览活动设计规划、场地计划、运营计划，并应按甲方提出的修改建议进行修改直至甲方满意，甲方书面确认后，乙方可进行展览准备工作(包括物料制作等)；Ⅱ)甲方于【2016】年【6】月【3】日向乙方给付第二笔投资款30%计54万元(本款项含展览设计、制作投资款28万元，含甲方承担的长沙展览活动运营费用投资款26万元)，乙方应在收到款项的5个工作日内，提交展览活动物料实物供甲方进行审核，甲方提出合理修改意见的，乙方应当按照甲方意见进行修正；Ⅲ)甲方于长沙地区的展览活动正式开始后的10个工作日内向乙方给付第三笔投资款20%计36万元(本款项为长沙展览活动运营费用投资款，含乙方委托甲方代为给付28万元)，乙方应在开展前两日，给予甲方进行展览现场布场验收；Ⅳ)甲方于长沙地区的展览活动正式结束，且甲方足额收到乙方给付的授权许可使用费后【10】个工作日内，向乙方给第四笔投资款10%计18万元(本款项为长沙展览活动运营费用投资款)；4.3.1.2如甲方延迟履行支付展览设计、制作投资款的(不包括运营费用投资款)，经乙方书面催告15个工作日仍未付款的，每延期一(1)个日历日须向乙方支付欠付款项千分之三的违约利息，违约利息总额不得超过欠付款项，如甲方逾期付款超过十五个工作日的，甲方在乙方规定的时间内仍不付款的，乙方有权单方解除本合同，并有权不予返还甲方当场活动中，向乙方支付的投资款(包含已实际给付的展览设计、制作投资款及展览活动运营费用投资款)，乙方委托甲方代付的运营费用仍需返还给甲方；4.3.1.3乙方应当于长沙展览结束后【10】个工作日内，将之前由甲方代付的运营费用投资款28万元给付至本协议下甲方指定账户……；4.3.1.5各地实际运营费用不足80万元的，乙方应当将剩余运营费用投资款按照65%的比例，于各地展览活动结束后【30】个工作日，返还予甲方；4.3.1.6乙方拖欠甲方上一个巡展地点或本次巡展地点的门票收入分成、招商分成、代付运营费用投资款(如有)、返还未使用运营费用投资款(如有)时，甲方有权延迟或不予给付上述各笔运营费用投资款，而无需承担违约责任，若非乙方原因，甲方拖延支付运营费用的，乙方有权予以顺延开展展览活动，因此所产生的后果由甲方承担，甲方不应追究乙方因顺延开展展览活动而产生的违约责任，并承担因此给乙方造成的损失，此外，甲方延迟付款的，每延期一(1)个日历日须向乙方支付欠付款项千分之三的违约利息，违约利息总额不得超过欠付款项。4.7媒体资源投资：4.7.1甲方承诺向乙方提供总媒体价值(即四地巡展总媒体投入价值，每地媒体投入价值约100万元左右)为400万元的宣传资源(仅限甲方或甲方关联方自有媒体)，并于展览开展前30天提供该场活动详细的媒体资源列表及媒体投放期程；4.7.2媒体资源根据各地展览活动实际需要进行排放，具体以甲方实际排放的内容为准；4.7.3乙方应当利用自身优势进行宣传，与场地提供方及当地媒体进行洽谈，并于展览开展前30天向甲方提供该场活动详细的媒体资源列表及媒体投放期程；4.7.4甲乙双方认可此媒体宣传工作对本次项目的进展具有重大的推动和影响，双方应当各尽其能推动宣传工作。5、设计规范：5.1授权标的的内容须以甲方提供的光盘或邮件为准，本合同存续期间，涉及授权标的内容的更新、增加或变化的所有内容，甲方将及时通知乙方。5.2乙方使用授权标的时，应严格按照甲方提供的《使用规范》(附录3)及后续更新的版本之规定，并应按甲方和/或原型所有权方之规定注明授权标的之名称、授权方的名称、原型所有权方之名称及版权标识等信息……。5.3乙方应将授权场景及用于“星钻赛尔号积木探索乐园”宣传推广的宣传物料的图稿提交甲方审核，首次送审，甲方应在收到乙方书面提交申请日起5个工作日内以书面方式给予乙方答复包括但不限于同意、不同意、做出修改的意见；之后送审，甲方应在收到乙方书面提交申请之日起3个工作日内以书面方式给予乙方答复包括但不限于同意、不同意、做出修改的意见，在甲方书面同意后，乙方方能进行制作、宣传。5.4乙方不得对授权标的进行修改，未经甲方书面同意，乙方进行任何与授权标的直接或间接相关的再设计、再创作均为侵权……。5.5乙方使用授权标的设计、生产的授权设备与互动体验装置仅得用于“星钻赛尔号积木探索乐园”活动的组建，本合同项下乙方生产的所有设备、设施(不包含布展、AV设备等租赁设备)活动结束后均归甲方所有，乙方应当于活动结束后[5]个工作日内通知甲方，并按照甲方对于运输及包装的要求和时限，运至甲方指定地点、交于甲方指定收货人，相关费用由运营费用支出，乙方不得将上述设备、设施以任何形式在任何渠道进行标价出售，除设备、设施的自然损耗外，甲方有权就其任何人为损害要求乙方进行赔偿。5.5.1送审规范：双方在此明确，甲方拥有本协议授权场景的最终审核权，乙方应严格遵守甲方不时提供的《送审规范》(附录4)及后续更新的版本之规定，乙方应通过邮寄、快递或其他适当运输方式将版权方要求的材料等递交甲方及原型所有权方，并将邮寄、快递或其他适当运输方式的详细信息书面告知甲方和原型所有权方；5.5.2在授权场景等展览品首次展示之前，乙方应通过电子邮件或甲方指定的其他形式向甲方及原型所有权方提交与使用、带有、具体化或展示本合同下许可的授权标的有关的拟制作或搭建授权场景的各个项目、等级、部分或类别的所有初步设计、概念及/或样品(合称“初步样品”)，以申请甲方的书面批准。在收到初步样品之后7个工作日内，甲方应审阅并且批准或拒绝所提交的所有材料，乙方应保证其实际制作搭建的授权场景及其宣传物料与甲方审核同意的图稿、方案等保持一致，宣传物料投放市场前，乙方应提供甲方留样，留样数量3件。5.6……乙方在履行本合同中基于甲方授权标的而创作的一切作品及道具物品，该一切作品及道具物品的所有权及知识产权均归甲方及甲方指定的关联方所有。6、质量和保证：6.2甲方若发现乙方实际制作搭建的“星钻赛尔号积木探索乐园”活动及其宣传物料与经确认的图稿、方案不一致……，甲方有权要求乙方(根据上下文理解此处应为中止或类似字眼)活动的制作搭建、运营活动或相关宣传，并有权责令乙方就该次活动及相关宣传进行整改，若乙方仍进行运营的，则构成违约，甲方有权立即解除合同，并要求乙方赔偿所有相关损失。6.6乙方应当就展览活动中的展品，进行必要的维护修复，保证展览活动期限内，展品能够正常展览。7、推广、宣传及其他合作约定：7.5未经甲方书面同意，乙方不得在推广宣传活动中将“星钻赛尔号积木探索乐园”或授权标的与其他卡通形象一并使用，也不得利用甲方或甲方关联方的声誉或形象从事其他商业行为。7.6双方利用各自的优势资源，如媒体资源、网络资源、渠道资源等配合进行项目活动的宣传。9、记录与审计：9.1乙方须准确记录所有与本合同有关的交易，并且在本合同届满或终止后保持上述记录至少三(3)年。11、违约责任：11.1若乙方有如下情形之一的，甲方有权追究乙方的违约责任：11.1.1乙方未按照约定的授权标的使用规范、授权使用方式、授权类型、授权地域等使用授权标的或违反其在本合同中的承诺、约定事项，甲方有权随时通知乙方进行纠正，停止违约行为，销毁不符合规定的授权场景及宣传物料，同时按照本条第11.2的约定处理；11.1.3乙方逾期向甲方支付授权许可使用费、招商、代付运营费用投资款、返还未使用运营费用投资款分成等超过七(7)个工作日的；11.1.4乙方未按照“附录2《票务结构说明》”进行定价的；11.1.5乙方违反本协议第3.3条的约定的；11.1.6乙方违反本协议第3.4.3及3.4.7条的约定的；11.1.7乙方违反本协议第5.5条约定的；11.1.8乙方违反本协议第6.6条的约定的；11.1.9乙方无正当理由拒绝执行甲方相关审核要求，经书面指出后，在七(7)个工作日内仍未改正的……。11.2除特别约定的相关违约责任外，发生11.1条约定的情形时，致使合同无法继续履行的，甲方有权立即通知乙方解除合同，甲方发出通知之日合同解除，有权要求乙方返还甲方全部已实际给付的展览设计、制作投资款(即100万元)，以及乙方违约行为出现及延续的相关场次展览活动中，甲方就上述场次已向乙方支付的运营费用投资款；乙方委托甲方代付的运营费用仍需返还给甲方。11.3本合同期间内，若乙方未达到本协议约定的任何一地最低门票总收入，甲方有权解除合同，并要求乙方向甲方给付相当于当地展览活动门票总收入的5%的违约金。11.6甲方未能履行本合同项下的付款责任，乙方有权顺延履行自身义务，同时乙方不再承担未达到最低门票总收入的违约责任。22、其他：22.2本合同自双方签章之日起生效，双方签章时间不一致的，以后签章的时间为准。淘米公司在合同落款甲方处盖章，并授权代表王某签字；生禾公司在合同落款乙方处盖章，并授权代表章依婷签字。附录1：品牌/人物(光盘)。附录2：《票务结构说明》：长沙站-票务定价结构，定价：单人票35元(限当日可多次进出)，双人套票88元(展期内可多次进出，含礼品一份)，免票：不满周岁的婴儿可以免票入场，开票日期：2016/5/25(实际日期依最后上线日期为准)。预售票：单人票、金额32元，双人套票、金额60元；贩售日期5/25-6/30，线上售票系统，扣除渠道返点甲方分成65%。贵宾体验票：双人套票，金额9.90元，贩售日期5/25-7/1，线上售票系统，1.限时限量销售1,000组，限期6/25-6/26使用，2.扣除渠道返点甲方分成65%。展期现场：单人票、金额35元，双人套票、金额88元；贩售日期7/1-8/14，展览现场销售，甲方分成65%。展期线上：单人票、金额32元，双人套票、金额80元；贩售日期7/1-8/14，线上售票系统，扣除渠道返点甲方分成65%。渠道销售：单人票、金额14元，双人套票、金额40元；贩售日期5月中旬，销售渠道旅游系统/电台/企业/媒体，1.此渠道为团体购票，渠道切票销售，2.甲方分成65%。备注：具体的票务合作模式，以乙方与第三方最终签订的合约为准。附录3：《使用规范》【待附】。附录4：《送审规范》【待附】。2016年5月17日12：21，潘某某向章依婷等人发送邮件，内容：赛尔号积木特展图库素材请点击以下链接下载……，请注意2套图库不可混用，本次特展的主视觉设计风格请以“赛尔号韩国设计图库”为主，基础图库用于理解赛尔号品牌整体调性与世界观。2016年5月20日上午10：03，章依婷在微信群里说：“大家都在了嘛？那我们开会罗？……淘米讨论事项：1.生禾相关图素已收到，目前进行主展区3D图，平面图，下周预计进入制程；2.主视觉定稿时间？票券定稿时间？展览文字？音乐？……7.智能手表与卡牌招商进度。生禾今日提供：……3.设计图档需求表；4.营运企划执行表”。潘某某回复：“好的，这部分的内容我们先考虑下，你把其他的设计需求以及完成时间一并邮件发我们，我看下还有多少要设计的以及2边的分工”。2016年5月23日上午11：41，章依婷在微信群里说：“大家分工合作，我们这里展区拿到图素时间真的太晚了，设计已经爆炸了”。2016年5月30日，淘米公司向生禾公司支付第一笔展览设计、制作投资款72万元。2016年5月31日上午9：15，章依婷向刘某某、潘某某等人发送邮件，内容：展览的内部空间设计已经完成，请观看动线影片……如果可以，希望今天下午能开一个会议，时间上不知道3点左右是否方便……。2016年5月31日上午9：17，章依婷在微信群里说：“特展、空间设计动线影片已发送给大家，请注意不要外流；如果可以，我们下午是否可以开一个会议，总结一下设计上的问题，我们就要进行二稿，然后定稿了；由于各种因素上的整体进度，比预期的晚了将近2个月左右，还请各位协助，感谢”。2016年5月31日下午3：00，章依婷在微信群里说：“请问，参与会议的都有哪些同仁；今天会议重点有两个：1.设计方案的修改与确认；2.票务介绍的确认”。2016年5月31日下午5：32，章依婷向刘某某、潘某某等人发送邮件，邮件附件为会议记录一份，内容：会议时间：2016年5月31日15：19am，会议地点：线上，记录人：Andrea，出席人员：Vincent、章依婷、周某、婷婷、Rose、Encore、鸦纸，会议主题：星钻赛尔号积木探索乐园进度沟通，会议内容：1、展览策划案中的全息投影无法制作，在之前已经有过沟通；2、生禾提供全套的效果图供淘米进行审图，周四前进行确认；……11、互动视频投掷物，确认是胶囊，制作文件由淘米提供；12、互动积木枪，由现有的机器进行包装；13、增加一互动环节,得到红色积木块代表能量,最后投入到大型的星钻Logo压克力；……21、6/29下午为展览开幕媒体发布记者会；……24、会后由生禾整理目前长沙媒体资源及票务沟通基本情况；等等。2016年5月31日下午5：33，章依婷在微信群里说：“会议记录，请查收，邮箱也同时发送，如有不足之处请随时提出”。2016年5月31日下午5：37，章依婷向刘某某、潘某某等人发送邮件，内容：长沙站的售票执行文案，基于长沙市场的考量，我们调整了售票的策略，做了以下改变：将定价提高，用宣传单页或是商场小票的方式到现场进行购票，即可享受票价的优惠，原则上，是采取提高定价，售价维持原来的标准，但将前期的宣传发挥到最大化。邮件附件为《2016星钻赛尔号积木探索乐园【特别企划】》，内容：2016星钻赛尔号积木探索乐园！7/1-8/14强势来袭！……；星钻赛尔号积木探索乐园四大亮点……。乐园介绍：……1,000平方米室内空间……星际探险任务启动！……寻找你的精灵好伙伴！……与盖亚一同完成试炼对抗邪恶势力！……勇闯光明神殿之黑夜传说打造自我无穷力量……决战光之星-雷霆守护局，保护新能源……精灵争霸赛，打败敌人领勇气勋章……发挥想象力新能源，创作专属自己的积木艺术作品。乐园资讯：参观期限：2016-07/1至2016-8/14，参观时间：10：30-21：00(最后入场时间20：00)，乐园地点：泊富·ICITY美好生活中心(西区儿童区1楼)，地址：长沙，地址：长沙市开福区芙蓉中路**钻积木、淘米公司、泊富国际广场、ICITY美好生活中心，授权方：淘米公司，活动总代：生禾公司，承办方：良智良行。票价：(乐园现场)单人票58元，现场优惠价40元；双人套票108元，现场优惠价88元；凭当日在ICITY消费小票或发票即可享有优惠价格；不满周岁婴儿免票(需出示相关证件)；日期7/1-8/14。(线上渠道)单人票38元，双人套票85元，日期7/1-8/14；预售单人票35元，预售双人套票75元，日期6/10-6/30；等等。2016年6月1日中午1：35，章依婷向潘某某等人发送邮件，内容：婷婷，麻烦你尽快送审喔！另外附上平面需要制作的清单图，届时会有部分需要你们协助。邮件共5个附件：ABC_design.jpg、DEF_design.jpg、GH_design.jpg、平面输出清单(XXXXXXXX).xlsx、XXXXXXXX-星钻赛尔号空间视觉设计稿.pdf(包含户外展区及A-H各展区)。同日晚上8：23，潘某某向章依婷发送邮件，内容：附件为星钻赛尔号积木特展设计规范，其中规范了logo的使用、形象指导等问题。烦请发给相关设计人员，根据规范指导进行设计，感谢！邮件附件为星钻赛尔号积木特展设计使用规范.rar。章依婷回复：邮件已收到。2016年6月2日17：25，潘某某向章依婷等人发送邮件：附件为星钻赛尔号积木特展空间设计上的一些需要注意的问题，动线方面没有问题，附件中有些不清楚的也已标出，烦请贵司协助确认并回复，感谢！邮件附件为《星钻赛尔号积木展空间视觉设计反馈》，内容为针对生禾公司《星钻赛尔号空间视觉设计稿》的修改意见和建议。2016年6月13日中午11：30，吴某某向潘某某等人发送邮件，内容：附上票务资料与最后整合的任务故事，所有的任务玩法、故事背景，请参照内容！邮件附件为XXXXXXXX星钻赛尔号积木探索乐园故事情节.docx及XXXXXXXX-星钻赛尔号积木探索乐园票务资讯与介绍.docx。2016年6月20日，淘米公司向生禾公司支付第二笔投资款54万元(其中28万元系展览设计、制作投资款，26万元系运营费用投资款)。2016年6月22日下午2：44，王某在微信群里说：“依婷，展览内部场景的设计还是问题比较大，已经进入制作的部分考虑项目进度就不修改了，有些设计没问题，婷婷梳理一下优先级，也可以安排制作不影响进度。有问题的还没有喷绘的部分，源文件发给婷婷，我们这边协助修改吧；(@星钻积木陈某某)陈总也看一下室内效果图，有问题一起提出来，做最后的调整吧”。后潘某某向章依婷发送微信：“依婷，刚才和cat(王某)说了，已经打印的部分咱们不改了，剩下的我们出设计再印制，你的电话打不通，我直接和你们上海的执行方联系咯；我已经联系了，辛苦你们了哈，我这边也尽快出设计”。2016年6月22日晚上6：12，吴某某向潘某某发送邮件，内容：婷婷，DEF已制作完成，G区是积木池部分和玲这边确认过设计，其他我附上原档，修正完成后麻烦再给我档案。邮件共8个附件：ABC_design.jpg、DEF_design.jpg、GH_design.jpg、尺寸与说明.zip、A.zip、C.zip、B.zip、H.zip。2016年6月23日17：53，潘某某向章依婷等人发送邮件，内容：附件为展区ABC墙面的平面设计图，请注意制作的时候要把源文件尺寸放大10倍再印制，源文件没有提到的位置保留之前的设计，不做修改。同日21：15，潘某某向章依婷等人发送邮件，内容：附件为展区GH墙面的平面设计图，请注意制作的时候要把源文件尺寸放大10倍再印制，源文件没有提到的位置保留之前的设计，不做修改。2016年6月24日中午11：25，吴某某向潘某某等人发送邮件，内容：附上6/29的舞台背板设计，若没有问题，记者会的相关视觉以此延伸。2016年6月29日，星钻赛尔号积木探索乐园(长沙站)举行开幕记者会，淘米公司负责人王某参与了发布会。2016年7月1日，星钻赛尔号积木探索乐园(长沙站)正式开展。2016年7月4日下午1：53，刘某某向章依婷发送微信：“依婷，发票已收到，预计下周五付款哦！”，章依婷回复：“好喔，应该是8号？！”；刘某某说：“一般周五付款哦”，章依婷回复：“7.8号是周五呀”；刘某某说：“多了，那个运营成本和展品制作成本明细发个邮件给我和Cat一下吧！开始后十个工作日呀，不是十个自然日啊”，章依婷回复：“当时合同有压日期吧，我觉得还是准时付款吧！”；刘某某说：“运营明细和展品制作明细我们财物部要看一下，今天能发邮件嘛？”，章依婷回复：“今天无法喔！”2016年7月11日下午8：38，刘某某向章依婷发送微信：“依婷，付款申请上周初就已经交上去了，公司需要收到这些信息并确认后就会走下一步付款流程，所以上周通知你，你也请你们公司尽快配合吧！”，章依婷回复：“我对于跟你们的商务合作，我们已经很疲惫了；我们该做的，我们会做到的，但不合理的东西，我们也不接受；不用用付款来这件事来说事；你我都是各司其职，但对于合作伙伴，大家还是真诚跟信任为好，无关公司大小；结算也不是在现在，项目结束了嘛？那你们不按时付款，我们是不是也可以去不营运？合同里有说要提交才付款吗？”；刘某某说：“不要想多了，我们公司财物是根据合同来要求的”，章依婷回复：“资料同事和财物整理好会给；那你们就翻合同吧！我说了，要准备的资料，我们该给的，一份不少；但是，不要每次拿付款来压我们”；刘某某说：“不必太敏感，现在只是需要大家齐心协力做好这次展而已”。2016年7月15日下午2：17，章依婷向刘某某等人发送邮件，内容：票务明细请查收，备注：好小子前期预拿2,000张双人套票，第一期结算512张；大湘网前期预拿双人套票10,400张、单人200，展后结算；其他零散渠道大约总预拿1,000张双人套票左右，展后结算。同日14：44，章依婷向刘某某等人发送邮件，标题“XXXXXXXX星钻赛尔号积木探索乐园整体预算明细表”，预算明细“展品硬体及软体制作费”包含1.展场硬体447,526元；2.玻璃钢公仔及飞船142,500元；3.机器人展品等207,000元；4.互动程序187,800元；5.视频剪辑8,000元；6-8.设计费合计47,000元；以上合计1,039,826元。其中飞船单价50,000元，机器人单价160,000元；证件打印程序1套8,000元(租赁2个月)，电脑锁屏展示程序1套4,800元(租赁2个月)，互动投影程序2套合计173,000元。2016年7月18日下午3：32，刘某某向章依婷发送微信：“明天会支付8万元，剩下的28万元代付款需要财物审核后支付，公司私有化以后第三方公司会参与审核，速度会慢点，但该支付的肯定会付……”。2016年7月27日中午11：32，章依婷向刘某某等人发送邮件，内容：截至目前的媒体推广结案，请查收。2016年7月31日下午6：56，刘某某向章依婷发送微信：“依婷，明天请发一下截止到7月30日的票房数据，具体数量及金额，也一起发给陈总看一下哦！”；章依婷回复：“嗯，修改方案记得发给我们”。2016年8月2日14：59，刘某某向章依婷等人发送邮件，标题“淘米星钻对于积木展的意见汇总”，内容：对于本次长沙积木的运营状况，我们和星钻进行了大量的沟通，我们认为这次积木展完全没有达到三方事先约定的品牌宣传效果和商业利益，入展人数、票房收入与目标差距巨大。对此，我们做了一份意见汇总。我们认为以下的这些意见是导致本次积木展失败的主要原因。请你们能够对这些意见作一个详细的说明。A：现场任务环节的设计和我们三方共同制定的品牌策划严重不符，差距巨大，并且最终图稿未完全送审；B：展品数量稀少，互动项目严重不足，现场中主要展品大都是星钻提供，制作成本和运营成本远远高于市价的50%，严重违背了当初我们三方共同确定的以票房收入作为盈利的初衷，在此，淘米审计部门提出要求，请你们提供制作成本和运营成本的发票复印件；C：展览搭建质量差，不注意细节，甚至粗劣，这些都严重损害了淘米和星钻的品牌形象；D：现场运营的推广和当地媒体的推广效果完全体现不出应有的价值，在此，也请提供媒体推广的费用清单和发票复印件，以及相关的落实后的照片；E：在积木展现场加入了好小子等参展商，并占用了很大的展示区域，这些设置事先并未与淘米和星钻做过任何说明，导致积木展主题非常混乱；F：你在7月中旬向淘米和星钻提出了后续的广州站和上海站无法履约落实的请求，那么为什么在合同签署时明确表示可以在上述两地进行？2016年8月5日，淘米公司向生禾公司支付第三笔运营费用投资款中应由淘米公司负担的8万元，余28万元未付。2016年8月10日19：42，吴某某向刘某某等人发送邮件，内容：关于此次展出的意见我司回复如下：1.依据7/27的三方会议的沟通，我司已于商场指引及线上推广先行进行调整；2.依约合同，会展结束后10个工作日内会提交此次特展长沙站的展览资料给予贵司；3.广州站开展事宜，请再以书面或邮件形式告知，广州站开展时间、地点等事宜，我、地点等事宜贵司告知，与贵司沟通确认后执行；4.我司已收到贵司给付第三期款项八万元整，依约合同贵司尚有28万款项拖延给付，拖延时间已达一个月，请依约合同进行付款。2016年8月11日10：17，刘某某向章依婷发送邮件，内容：对于8月2日我们提出的六个问题，我们希望你们能够做出一个正面的明确的一一对应的回答和解释。这些问题涉及到本场积木展的整体运营，也涉及到今后是否能够按照合同约定继续执行。如果我们在本场活动结束之前(8月15日)还没有收到这些回答或解释，接下来将由我们的法务直接参与并跟进解决处理。2016年8月14日，星钻赛尔号积木探索乐园(长沙站)正式闭展。2016年8月18日下午5：21，刘某某向章依婷发送微信：“下一场广州展计划在12月到1月左右吧，正好我们三方一起讨论下”，章依婷回复：“那也差不多时间，要提前两个月准备，好啊”，刘某某说：“那先暂定29号吧”。2016年8月22日下午4：03，刘某某向章依婷发送微信：“依婷，收到你们发的邮件了，会议时间我和陈总确认了下，下周二，即30号可以的，你这里方便吗？另外陈总的积木本周商场能否放行寄回星钻公司吗？”2016年8月24日16：29，吴某某向刘某某等人发送邮件，内容：附上星钻赛尔号积木探索乐园结案，请查收！附件为星钻赛尔号积木探索乐园结案报告.pdf及星钻赛尔号积木探索乐园媒体露出.pdf。同日23：22，吴某某向刘某某等人发送邮件，内容：附上档案为此次特展相关费用发票与票务资料，另票务渠道还有：妈妈网、妈妈蜜、大号爱圈内还在结算中，后续再提供资料；若有任何异议请于8/30会议当天提出，未提出异议的，视为认可我司提供的资料与金额；另8/24有相关资料已快递至贵司，请注意并查收，快递编号：XXXXXXXXXXXX。邮件附件为发票扫描档.zip及票务明细.zip。附件《展览演出项目结算确认函》记载：星钻赛尔号积木探索乐园长沙站主办方票款收入为89,400.912元，生禾公司应分35%计31,290.3192元，淘米公司应分65%计58,110.5928元，应付款58,110.59元。2016年8月29日上午10：11，刘某某向章依婷发送微信：“依婷，前面阿玲和我说今天运积木的运费要他们出，你看看能否先出一下，后续的事情我们明天详细沟通”，章依婷回复：“不好意思，这个事情我们已经协调不了公司，抱歉了”；刘某某说：“积木已经装车了，那接下来等明天沟通结果咯？”，章依婷回复：“都运走啦！”；刘某某说：“运走啦？那运费星钻出阿？她们说不出啊！”，章依婷回复：“这笔运输费用，不在运营的费用内，所以我们无法出款；这个，我就不清楚，你们之间的条款怎么订的，积木作品是属于星钻的展品，来去的运输都不属于运营内喔！从长沙撤场的广州运输人工，都是属下一场的喔；因为，运费都是现金结，货到付款啦”；刘某某说：“我看了下合同，积木属于展品应该算入运营成本，你们应该支付运费的，前面陈总给我电话发火了，意思说明天三方会议他不来了；我们之间的费用结算明天可以一起谈，三方会议举行不了的话，后续事宜就解决不了”，章依婷回复：“你不觉得很奇怪吗？到现在，没有按合同履行基本的是哪方？让我们毫无保留的垫资”，刘某某回复：“我们有我们的意见，不是一方说了算的”。2016年9月5日，淘米公司向生禾公司发送《解除协议告知函》：我司与贵司于2016年5月1日签订了《“星钻赛尔号积木探索乐园”(暂定名)授权许可使用协议》，授权贵司开展室内积木展览。鉴于一系列根本违约行为，我司认为，贵司已经严重违反了诚实信用等根本法律原则，践踏了商业信用，协议目的已无法实现，不存在继续履行的意义，贵司严重违约行为包括但不限于：一、拒绝履行协议，未按照协议第2.8条的履行时间准备举办广州站巡演；二、违反协议第3.2条的约定，擅自变更门票价格，未达到长沙展览的最低门票总收入；三、违反协议第3.4条的约定，擅自进行招商，在约定商业品类外进行招商、隐瞒招商收入；四、违反协议第4.3.1.1条的约定，未按时向甲方提交符合验收标准的长沙首场展览活动设计规划、场地规划及运营计划，甲方指出后，拒不修正；五、违反协议第5条的约定，未按照甲方要求的授权标的使用规范布局、设计、装置展览场地及展品，未遵循送审规范，未得到甲方就授权场景最终审核验收通过，且拒绝修正；六、违反协议第6条的约定，向甲方及冠名商提供质量低劣、价格虚高的互动体验装置及展览场地设施，部分设施为报价单虚构，并未实际提供；七、违反诚实信用原则及一般注意义务，向消费者提供存在严重质量问题的展览服务，歪曲我司品牌形象，严重损害了我司及我司关联方的商业信誉。现根据协议第11条“违约责任”及3.8条的约定，协议已无法继续履行，我司现正式告知贵司，自本告知函发出之日起，《“星钻赛尔号积木探索乐园”(暂定名)授权许可使用协议》效力终止。请贵司于5日内，自觉承担如下责任：一、返还我司已经给付的展览设计、制作投资款100万元及长沙站展览的运营投资款34万元，合计134万元；二、因未达到最低门票总收入，向我司给付相当于长沙展览门票总收入5%的违约金，即4,470元，如发现隐瞒门票收入，则需增加相关违约金；三、因擅自招商、隐瞒招商收入，向我司给付相当于隐瞒收入3倍的违约金；四、根据本协议第5.5条的约定，将授权设备、互动体验装置、展品及其他所有设施按照甲方要求送至甲方指定地点、交于甲方指定收货人，相关费用由贵司承担，指定地点：广东省汕头市澄海区登峰路广峰工业区，指定收货人：周某，联系方式：XXXXX****XX……；等等。2016年9月12日，生禾公司向淘米公司发送《公司函》：我司与贵司于2016年5月17日签署了《“星钻赛尔号积木探索乐园”(暂定名)授权许可使用协议》，就长沙、广州、上海、北京四地的展览运营达成共识。2016年8月22日，贵司提出于2016年8月30日在上海就广州站的运营事宜进行会议沟通，但当我司如期抵达上海后，贵司又单方提出取消会议，致使双方就下一站广州站的运营事宜拖延运营。2016年8月24日，我司在长沙站运营结束后，已依约向贵司提交了有关活动运营的相关材料文件。至此，我司已经按照双方所签署的协议所约定的内容履行完毕我司在长沙站所应尽的合同义务。而相对的，按照双方协议4.3条所约定的关于长沙站贵司应支付的第三笔及第四笔款项一直无故拖延未予支付。同时我司将保留根据协议4.3.1.6第二款的约定要求贵司支付违约利息的权利。此外，按照协议4.3.1.4条约定，贵司应在广州站正式开启前20个工作日，将运营费用的50%，即26万元支付予我司，以便后续项目的开展。综上，我司正式函告如下：1、请贵司在9月15日前，依约向我司支付长沙站后续两笔尾款共计44万元，我司将在收款后与贵司进行结算；2、请贵司在9月15日前，依约向我司支付广州站50%的运营费用26万元，由于贵司迟延付款的行为，我司将根据协议约定顺延开展展览活动。同时，保留向贵司追究由于活动顺延给我司造成损失的权利；3、根据贵司要求，我司已于2016年8月26日完成了长沙站的撤展，该次撤展所产生的撤展费并不属于本场运营费，请贵司在9月15日前向我司支付由我司代为垫付的撤展费用41,407.20元……；等等。2016年9月13日，淘米公司向生禾公司发送《公司函回函》：1、针对贵司函中提出的“8月22日，贵司提出于2016年8月30日在上海就广州站的运营事宜进行会议沟通，但当我司如期抵达上海后，贵司又单方提出取消会议，致使双方就下一站广州站的运营事宜拖延运营。”这一情况，我司在此明确告知贵司，第一，贵司并未就广州站运营事宜与我司进行任何沟通或者提供任何资料；第二，我司也从未主动与贵司提出就广州站运营事宜进行会议沟通；第三，对于贵司8月22日提出的想召开三方会议讨论长沙站后续执行工作事宜及下一站工作计划事宜，我司曾于2016年8月24日正式书面告知过贵司，在进行长沙站后续执行工作事宜及下一站工作计划事宜前，应优先落实一系列事宜，其中包括星钻公司制作的所有积木产品需要及时寄回星钻公司，并取得星钻公司认可。但截至2016年8月30日，贵司并未落实该事宜，导致星钻公司无法认可该事项并出席会议，因此我方迫不得已只能延后会议，但是贵司负责人出国且后续并未主动与我司确认开会时间。故，贵司提出的上述情况，并不存在。2、针对贵司在函中提出的“2016年8月24日，我司在长沙站运营结束后，已依约向贵司提交了有关活动运营的相关材料文件。至此，我司已经按照双方所签署的协议所约定的内容履行完毕我司在长沙站所应尽的合同义务。而相对的，按照双方协议4.3条所约定的关于长沙站贵司应支付的第三笔及第四笔款项一直无故拖延未予支付。同时我司将保留根据协议4.3.1.6第二款的约定要求贵司支付违约利息的权利。”这一情况，首先，按照合同的约定，贵司应当在活动结束后【10】个工作日内，向我司提交有关活动运营收入与支出的全部信息，包括但不限于账目明细、售票记录由我司进行审核，我司可以提出异议或要求贵司进一步提供账务资料以便审核。其次，关于第三笔及第四笔付款，我司并未无故拖延，第一，我司按照合同约定已经向贵司支付第三笔付款中的8万元，关于第三笔付款中由我司代付的28万元，贵司从未向我司提出书面申请并告知这笔代付款应付给何方，交易的内容等代付明细，鉴于此，我司合理认为，鉴于未发生代付事项，因此也不存在代付义务的履行事宜，故我司不存在无故拖延行为；第二，关于第四笔付款，根据合同约定，我方付款的前提是长沙地区展览活动正式结束，且甲方足额收到乙方给付的授权许可使用费后【10】个工作日内，向乙方给第四笔投资款，但是贵司一方面存在擅自更改门票价格的行为，另一方面，也未曾向我司支付过任何授权许可使用费用，因此支付第四笔投资款的前提并未满足，故，我司并不存在贵司提出的无故拖延行为；3、贵司函中提出的“按照协议4.3.1.4条约定，贵司应在广州站正式开启前20个工作日，将运营费用的50%，即26万元支付予我司，以便后续项目的开展。”这一情况，我司深感莫名，鉴于贵司长沙站执行的实际执行情况，以及贵司在长沙站展会执行过程中当面提出的因为贵司自身能力不足以举办广州站展览故无法履行广州站展览开展，同时，贵司从未与我司就广州站开启进行沟通，也未曾将任何书面广州站展会的计划交由我司审核，故，我司并不认为支付的前提存在……；等等。2016年9月19日，生禾公司向淘米公司发送《公司函》：首先，贵司拟于2016年8月30日召开贵司、我司及星钻三方的会议旨在总结长沙站的运营及广州站的运营安排。为此，我司已经将关于长沙站的相关材料寄送贵司，也配合贵司将积木产品寄送给星钻公司。但应明确的是，我司与星钻并未签署合同，相互之间不存在应负权利义务，贵司也不应将由贵司对星钻承担的义务，强加在我司身上，要求我司代为履行。8月30日的会议即使星钻公司不参加，贵我双方亦可以就长沙站的总结及广州站的运营安排进行沟通讨论，毕竟合同是由贵我双方签署，并不涉及星钻公司，他的参加与否不影响贵司与我司对合同双方权利义务的履行，亦不能作为贵司拖延履行自身义务的借口。其次，“付款”作为合同的核心条款，贵我双方在签署《“星钻赛尔号积木探索乐园”(暂定名)授权许可使用协议》时，就已经进行了详尽的沟通。并且，贵我双方所签署的合同对于该笔费用已经约定的十分明确：“甲方于长沙地区的展览活动正式开始后的10个工作日内向乙方给付第三笔投资款20%，人民币36万元”，从未约定我司需要向贵司提供“应付何方，交易的内容等代付明细”的付款前置条件。贵司以此推脱应尽的付款责任显然与合同约定不符。再次，我司已经依约完成了合同中我司应尽的义务，而恰恰是贵司一直在拖延履行付款这一根本义务。贵司所主张的拟单方解除合同的行为，我司不予认可。由于贵司拖延支付第三笔费用，根据双方合同约定，我司有权暂不履行后续义务，直至贵司完全履行。同时根据双方合同约定，由于贵司的拖延履行行为，给我司后续履行造成的损失应承担赔偿责任。因此，贵司应依约向我司支付未支付的费用，同时在未完全清偿费用前，依照合同约定应承担逾期违约利息。同时，贵司还应对于后续广州站、上海站等未能依约履行造成我司的损失应承担赔偿责任。庭审中，淘米公司确认其已经给付的展览设计、制作投资款100万元已全部用作展览设计和制作。庭审中，淘米公司向法庭提交展览现场照片一组，欲证明现场与设计方案及设计规范严重不符，包括：1.彩虹桥顶部与设计不符；2.场馆门口缺少两个人物立像；3.品牌介绍墙被遮挡；4.售票处未摆放米咔；5.星空通道与设计不符；6.星空通道墙面、地面与设计不符、地面与设计不符设计规范不符；等等。生禾公司质证表示，对照片的真实性认可，但对于相关改动淘米公司均未提出过任何异议。以上事实，除当事人陈述外，另有生禾公司提交《“星钻赛尔号积木探索乐园”(暂定名)授权许可使用协议》、电子邮件、微信聊天记录、网上银行交易明细、《解除协议告知函》、2016年9月12日《公司函》、《公司函回函》、2016年9月19日《公司函》、展览现场照片、淘米公司提交展览现场照片、电子邮件、双方确认的附件清单等证据证实。本案其他证据或与本院认定的事实无关，或欠缺证据相印证，本院均不予采信。审理中，淘米公司陈述，本案商业投入已经远大于合同约定的商业收益，继续履行原合同不经济且缺乏效率，同时生禾公司在履行过程中存在诸多违约行为导致双方的信任基础缺失，基于上述考虑，即便淘米公司关于合同解除的各项事由均不成立，淘米公司亦不愿再继续履行与生禾公司之间的《“星钻赛尔号积木探索乐园”(暂定名)授权许可使用协议》。本院认为，生禾公司与淘米公司签订的《“星钻赛尔号积木探索乐园”(暂定名)授权许可使用协议》合法有效，双方均应按照约定全面履行各自义务。从协议签订目的来看，系通过将淘米公司持有的“赛尔号”卡通形象通过各种形式及载体进行综合展出，从而达到品牌宣传和获得商业利益的目的；对于生禾公司来说，主要义务为展览设计、制作、搭建、运输、仓储等，保证展览现场在符合淘米公司要求的前提下顺利运行，对于淘米公司来说，主要义务为给付展览设计、制作投资款及运营费用投资款。一、关于淘米公司的违约责任本院认为，虽然《“星钻赛尔号积木探索乐园”(暂定名)授权许可使用协议》对双方的违约责任均有非常详尽的约定，但在正常的商业活动中，经常发生双方在实际履行过程中对合同条款进行变更的情形，或者双方均未按照合同条款履行的情形。本案中，双方约定第一笔投资款72万元支付后，生禾公司应在收到款项的7个工作日内提交长沙首场展览活动设计规划、场地计划、运营计划，并应按淘米公司提出的修改建议进行修改直至淘米公司满意，淘米公司书面确认后，生禾公司方可进行展览准备工作(包括物料制作等)。而实际情况是，一方面，从2016年6月22日的微信聊天记录看，生禾公司已经进入物料制作阶段致部分设计无法修改(后考虑到项目进度不再修改)；另一方面，双方约定第二笔投资款54万元应于2016年6月3日支付，而淘米公司直至2016年6月20日才将该笔款项付给生禾公司。虽然从合同条款看，双方均存在未能完全按照合同履行的情形，但该种违约行为并未构成对合同条款的根本违反，也没有造成合同无法继续履行的法律后果，因违约导致的法律责任几乎可以忽略不计。从双方继续善意履行后续合同义务也可以看出，双方对于对方的该违约行为并未打算追究。鉴于双方均存在对合同主要义务的一般违约事实且违约程度相当，根据违约相抵原理，本院在此不再对双方的该违约行为进行追究。故对于生禾公司要求淘米公司支付第二笔投资款54万元的迟延付款违约利息的诉请，本院不予支持。关于第三笔投资款中的8万元，根据协议约定，淘米公司应于长沙地区的展览活动正式开始后的10个工作日内(2016年7月15日)支付给生禾公司。实际履行中，淘米公司以财务需要看到运营明细和展品制作明细后才能走下一步付款流程为由，一直拖延支付；在收到相关明细后，2016年7月18日，刘某某向章依婷发送微信称：“明天会支付8万元，剩下的28万元代付款需要财物审核后支付，公司私有化以后第三方公司会参与审核，速度会慢点，但该支付的肯定会付……”；但直至2016年8月5日，淘米公司才向生禾公司支付该8万元运营费用投资款。淘米公司上述迟延支付行为已经构成违约，依约应向生禾公司支付违约金；协议第4.3.1.6条约定：“甲方延迟付款的，每延期一(1)个日历日须向乙方支付欠付款项千分之三的违约利息，违约利息总额不得超过欠付款项”，该违约金计算标准过高，本院依法调整为按照日万分之五计算，关于起算时间,现生禾公司自愿从2016年7月30日起算,本院予以确认，故违约金=80,000元*0.0005/天*6天=240元。关于第三笔投资款中的28万元，根据协议约定，由淘米公司先为生禾公司代付，生禾公司在长沙站活动结束后10个工作日内再将该笔款项返还给淘米公司，但在实际履行过程中，在生禾公司多次催讨下，淘米公司以财务审核较慢为由，拒绝为生禾公司代付该笔款项，且直至活动结束仍未支付，淘米公司的行为系对该条款的根本违反，亦违背了该条款签订时的初衷，应当依照协议约定承担相应的违约责任。协议第4.3.1.6条约定：“甲方延迟付款的，每延期一(1)个日历日须向乙方支付欠付款项千分之三的违约利息，违约利息总额不得超过欠付款项”，该违约金计算标准过高，本院依法调整为按照日万分之五，自淘米公司付款期限届满次日(2016年7月16日)计算至生禾公司应向淘米公司返还该笔款项之最迟日(2016年8月26日)，关于起算时间,现生禾公司自愿从2016年7月30日起算,本院予以确认，故违约金=280,000元*0.0005/天*27天=3,780元。至于生禾公司要求淘米公司继续支付该笔款项，本院认为，该28万元本就系淘米公司代生禾公司垫付，现长沙站展览已经结束，该款亦失去了代付的意义，故对于生禾公司的该项诉请，本院不予支持。二、关于生禾公司的违约责任1.关于擅自变更门票价格本院认为，协议附录2：《票务结构说明》仅是双方对于门票价格的初步约定，该说明底部亦备注：“具体的票务合作模式，以乙方与第三方最终签订的合约为准”。在2016年5月31日召开的三方会议上，商定会后由生禾公司整理目前长沙媒体资源及票务沟通基本情况；同日，生禾公司章依婷向淘米公司潘某某等人发送了标题为“星钻赛尔号积木探索乐园票务资讯与介绍”的电子邮件，对变更后的票价进行了说明，根据淘米公司提供的展览现场售票口照片可见，现场售票价格与生禾公司提供的票务资讯记载价格一致，而淘米公司直至展览结束都没有在电子邮件或者微信群中对该价格提出过任何书面或口头异议，应视为接受该价格。故对于淘米公司的该主张，本院不予采纳。2.关于擅自招商本院认为，根据淘米公司提供的白熊咖喱现场照片，本院无法推断出具体拍摄时间；退一步讲，即便白熊咖喱的品牌形象曾经在展览期间出现在展览场所附近，亦无法证明相关物料系由生禾公司制作并摆放在展览场所，根据生禾公司自述，白熊咖喱系其售票渠道，且白熊咖喱在展览场所(泊富·ICITY美好生活中心)亦有分店，不排除存在白熊咖喱自行制作相关物料并就近摆放的可能性，故不能认定是生禾公司的招商行为。关于中国联通，本院认为，根据淘米公司提供的现场照片可见，中国联通的logo于展览期间放置于展览场所内，且以明显的方式注明“全场网络及Wifi由中国联通独家提供”，该表述应当视作中国联通的一种宣传推广行为，根据协议第3.4.1条，招商包括但不限于参展招商、广告招商、授权品销售招商等一切商业合作形式，故该情形应当属于协议约定的招商行为。生禾公司虽辩称因场地内相应的设备都是需要无线网络(WIFI)接入的，生禾公司与中国联通口头协商，将中国联通的logo放置在展览场地内，中国联通则免费为场地内设备提供无线网络，但未能就该主张向本院提交任何证据，也未能举证证明曾就该招商行为提前向淘米公司进行过告知，故对于生禾公司该项辩称，本院不予采纳。考虑到中国联通系为展览场所提供网络服务，淘米公司作为展览投资方亦是受益者，故本院酌情将生禾公司的招商收入定为10,000元，生禾公司应按照该收入的3倍向淘米公司支付违约金计30,000元。3.关于未按时提供场地计划、设计规划及未提供运营计划根据协议4.3.1.1条约定，生禾公司应在收到第一笔投资款的7个工作日内提交长沙首场展览活动设计规划、场地计划;淘米公司于2016年5月30日支付生禾公司第一笔投资款72万元，故生禾公司最迟应于2016年6月8日前提供相关计划、规划。根据本案已经查明的事实，2016年4月12日，生禾公司向淘米公司提供了展览场所的区域规划及场地需求；2016年5月31日，生禾公司向淘米公司发送电子邮件，内容为：“展览的内部空间设计已经完成，请观看动线影片……”;2016年6月1日，生禾公司将《星钻赛尔号空间视觉设计稿》通过电子邮件交淘米公司送审，生禾公司已按约定时间向淘米公司提交了设计规划、场地计划，不存在违约。关于运营计划，首先，双方在协议中对于运营计划的含义及内容并没有做具体明确的约定，本院按照一般常理理解，运营计划应包含展览顺利运营所需的一切软件要素，包括运营时间、前期宣传、门票定价、入场规则、活动设计、场地管理等，而这些内容大部分在生禾公司于2016年5月31日向淘米公司发送的电子邮件附件《2016星钻赛尔号积木探索乐园【特别企划】》中均有体现，可以认定生禾公司已按协议约定时间向淘米公司交付了运营计划，实际上，长沙站展览也已经依照该计划顺利运营完毕。故对于淘米公司的该主张，本院不予采纳。4.关于现场与设计方案及设计规范严重不符如前所述，双方在本案《“星钻赛尔号积木探索乐园”(暂定名)授权许可使用协议》履行过程中均存在不同程度的部分违反协议条款的行为，不应简单依据协议约定来确定双方的违约责任。实际上，受各种因素影响，本案双方在履行协议时已经比预期进度晚了许多。2016年5月23日，生禾公司章依婷在微信群里说：“大家分工合作，我们这里展区拿到图素时间真的太晚了，设计已经爆炸了”。而自2016年6月1日生禾公司首次提交《星钻赛尔号空间视觉设计稿》后至展览开始前一周，双方一直持续不断地在讨论场景内部设计的修改问题。2016年6月22日，淘米公司王某在微信群里说：“展览内部场景的设计还是问题比较大，已经进入制作的部分考虑项目进度就不修改了，有些设计没问题，婷婷梳理一下优先级，也可以安排制作不影响进度……陈总也看一下室内效果图，有问题一起提出来，做最后的调整吧”。淘米公司主张最终图稿未完全送审，但实际情况是，双方在备展过程中一直不断地在对相关设计进行修改和调整，最终考虑到项目进度问题，淘米公司放弃了对已经进入制作阶段的设计的修改，甚至在展览正式开始以后，双方还在微信群里讨论原画墙制作事宜，故实际履行过程中已不存在最终图稿送审的问题。关于现场与设计方案及设计规范严重不符，本院认为，协议第6.2条约定：“甲方若发现乙方实际制作搭建的“星钻赛尔号积木探索乐园”活动及其宣传物料与经确认的图稿、方案不一致……，甲方有权要求乙方(根据上下文理解此处应为中止或类似字眼)活动的制作搭建、运营活动或相关宣传，并有权责令乙方就该次活动及相关宣传进行整改，若乙方仍进行运营的，则构成违约，甲方有权立即解除合同，并要求乙方赔偿所有相关损失”；协议第11.1.1条约定：“乙方未按照约定的授权标的使用规范、授权使用方式、授权类型、授权地域等使用授权标的或违反其在本合同中的承诺、约定事项，甲方有权随时通知乙方进行纠正，停止违约行为，销毁不符合规定的授权场景及宣传物料，同时按照本条第11.2的约定处理”。从上述约定可见，协议对于在生禾公司违约时淘米公司可以行使的权利给予了最大程度的保护，淘米公司在庭审中自认在活动现场派驻了相关工作人员，如果淘米公司认为现场搭建的物料与图稿方案及设计规范不一致，完全可以要求生禾公司进行整改、销毁不符合规定的授权场景，生禾公司拒不整改的，淘米公司有权直接解除双方协议。淘米公司主张曾口头提出过整改意见，但并未提供相关证据加以证明，如果淘米公司认为该种违约行为足以导致合同目的无法实现，应当在发现时及时以书面方式告知生禾公司。现淘米公司未能举证证明曾就相关整改意见以任何口头或书面形式告知过生禾公司，淘米公司于2016年8月2日向生禾公司提出的六点意见，也仅是展览后期在门票收入未达到协议约定的情况下，淘米公司单方提出的认为导致本次展览失败的主要原因，其中并未提及具体明确的整改要求。不可否认的是现场确实存在与设计方案及设计规范部分不符的情形，但该履行上的瑕疵从客观上并未导致合同无法继续履行的后果，与此相对，淘米公司怠于履行协议赋予的各项权利，未能及时要求生禾公司对上述瑕疵进行更正，亦是长沙站展览最终呈现效果与预期设想差异较大及导致大部分投资落空的原因之一。5.关于未达到长沙站展览最低门票总收入协议第11.3条约定：“本合同期间内，若乙方未达到本协议约定的任何一地最低门票总收入，甲方有权解除合同，并要求乙方向甲方给付相当于当地展览活动门票总收入的5%的违约金”；同时协议第11.6条约定：“甲方未能履行本合同项下的付款责任，乙方有权顺延履行自身义务，同时乙方不再承担未达到最低门票总收入的违约责任”。本院此前已经认定淘米公司就其未向生禾公司支付28万元投资款的行为应向生禾公司承担违约责任并支付利息损失，故依据上述约定，生禾公司无需承担长沙站未达到最低门票总收入的违约责任，对于淘米公司主张长沙站门票总收入5%的违约金，本院不予支持。三、关于协议解除及投资款返还淘米公司于2016年9月5日向生禾公司发送《解除协议告知函》，在告知函中以生禾公司存在前述违约行为为由，要求解除双方签订的《“星钻赛尔号积木探索乐园”(暂定名)授权许可使用协议》。协议第11.2条约定：“除特别约定的相关违约责任外，发生11.1条约定的情形时，致使合同无法继续履行的，甲方有权立即通知乙方解除合同，甲方发出通知之日合同解除，有权要求乙方返还甲方全部已实际给付的展览设计、制作投资款(即100万元)，以及乙方违约行为出现及延续的相关场次展览活动中，甲方就上述场次已向乙方支付的运营费用投资款；乙方委托甲方代付的运营费用仍需返还给甲方。”根据该约定，即便生禾公司存在协议第11.1条约定的违约行为，该行为须致合同无法继续履行，才能满足合同解除的前提条件。而实际履行过程中，直至长沙站展览结束，淘米公司也未曾就生禾公司的违约行为提出过任何口头或书面形式的异议，证明该行为并不足以对合同的继续履行产生实质性的阻碍，事实上也未导致合同无法继续履行的法律后果。鉴于此，淘米公司以生禾公司违反协议第11.1条为由，要求解除与生禾公司之间的协议并返还已支付的投资款34万元，缺乏事实依据，本院不予支持。至于解约理由中“未达到长沙展览的最低门票总收入”，如前所述，因淘米公司未能履行付款责任，生禾公司无需承担长沙站未达到最低门票总收入的违约责任，淘米公司无权依据该条款解除系争协议。综上，淘米公司在2016年9月5日发送给生禾公司的《解除协议告知函》中据以解除系争协议的各项理由均不成立，该《解除协议告知函》不具有法律效力。淘米公司关于要求确认《“星钻赛尔号积木探索乐园”(暂定名)授权许可使用协议》自2016年9月5日解除的诉请，缺乏事实及法律依据，本院不予支持。至于2016年9月13日淘米公司向生禾公司发送的《公司函回函》,其内容不涉及协议解除事宜,仅是双方就合作过程中的争议事项进行沟通,不存在效力问题。尽管本院认定淘米公司关于合同解除的事由不成立，但就如本院一开始所述，双方签订协议的主要目的为通过将淘米公司持有的“赛尔号”卡通形象通过各种形式及载体进行综合展出，从而达到品牌宣传和获得商业利益的目的。而从长沙站的履行结果来看，实际的宣传效果和门票收益远没有达到双方在订立合同之初的预期，同时双方在合同履行过程中亦各自存在违约行为，致使协议履行已缺乏基本的信任基础，后续展览难以继续推动；淘米公司作为一方当事人亦已明确表达了不愿继续履行的主观意愿，故《“星钻赛尔号积木探索乐园”(暂定名)授权许可使用协议》事实上已无法继续履行，本院认定系争《“星钻赛尔号积木探索乐园”(暂定名)授权许可使用协议》自本案庭审终结之日起终止履行。对于生禾公司要求继续履行《“星钻赛尔号积木探索乐园”(暂定名)授权许可使用协议》的诉请，本院不予支持。四、关于支付授权许可使用费及第四笔投资款根据协议第3.3条约定：“乙方在各地活动结束后10个工作日内，向甲方提交有关活动运营收入与支出的全部信息，包括但不限于账目明细、售票记录，由甲方进行审核，甲方可以提出异议或要求乙方进一步提供账务资料，审核通过后，甲方通知乙方于【7】个工作日内按约定分成方式支付授权许可使用费，包括具体数目”。本案展览于2016年8月14日结束，之后，2016年8月24日，生禾公司吴某某通过电子邮件及邮寄方式向淘米公司提交了长沙站展览的费用发票及票务明细，淘米公司在收到上述材料后未予回复，亦未提出异议。现系争协议已经终止，根据法律规定，合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力，故生禾公司应向淘米公司支付该笔费用。关于第四笔投资款18万元，该笔款项的付款条件为生禾公司向淘米公司足额支付了授权许可使用费，现因本案判决，该笔款项的付款条件已经成就，淘米公司应向生禾公司支付该笔款项，考虑到展览现场的最终呈现效果与生禾公司提供的设计方案确存在不一致的情形，生禾公司对此负有履行瑕疵的责任，本院酌情减免淘米公司的部分投资款支付义务。五、关于设备及展品的返还根据协议第5.5条约定：“本合同项下乙方生产的所有设备、设施(不包含布展、AV设备等租赁设备)活动结束后均归甲方所有，乙方应当于活动结束后[5]个工作日内通知甲方，并按照甲方对于运输及包装的要求和时限，运至甲方指定地点、交于甲方指定收货人，相关费用由运营费用支出，……除设备、设施的自然损耗外，甲方有权就其任何人为损害要求乙方进行赔偿”；第5.6条约定：“乙方在履行本合同中基于甲方授权标的而创作的一切作品及道具物品，该一切作品及道具物品的所有权及知识产权均归甲方及甲方指定的关联方所有”。鉴于本案协议已经终止，生禾公司应向淘米公司返还该部分设备及展品。关于淘米公司要求生禾公司交付相关软件，本院认为，生禾公司提供的“展品硬体及软体制作费”预算明细中包含证件打印程序1套8,000元(租赁2个月)，电脑锁屏展示程序1套4,800元(租赁2个月)，互动投影程序2套合计173,000元。前两项程序淘米公司仅有使用权，所有权不属于淘米公司，淘米公司无权要求返还；互动投影程序系以淘米公司制作费用投资款购买，并用在租赁的互动设备(高配电脑、互动体感设备)上供展览使用，与互动设备并非密不可分，生禾公司应当予以返还。六、关于飞船和机器人的赔偿问题根据协议第5.5条约定：“……除设备、设施的自然损耗外，甲方有权就其任何人为损害要求乙方进行赔偿”。对此本院认为，协议解除后，应当首先对设备、设施进行返还，确无法返还的，淘米公司可以要求生禾公司进行赔偿。生禾公司主张飞船和机器人并非完全损坏不能使用，而是为了便于存放做的正常拆卸，本院经对生禾公司提供的组装照片进行审查，结合一般常理推断，对生禾公司的该主张予以采信。鉴于生禾公司承诺对可能存在的损坏进行修复并承担相应的修复费用，本院在此对淘米公司的该项诉请予以调整，首先要求生禾公司对飞船和机器人进行返还并使其达到可以使用的状态，确无法返还的，再行赔偿。关于赔偿标准，本院认为，系争展品的实用价值主要体现在展出过程中，按照双方原本的计划，系争展品共在四场展览中进行展出，展出结束后，对于协议双方而言，系争展品即失去了其作为展品的价值而仅余作为一般物品的残值；同时，系争展品在展出过程中特别是首次展出过程中必然会发生较大磨损和折旧，故在确定赔偿标准时，应综合考虑上述各项因素。本院据此酌情认定，若生禾公司无法返还飞船及机器人展品，则应按照预算明细所载制作成本的70%向淘米公司进行赔偿。最后，本院注意到，本案《“星钻赛尔号积木探索乐园”(暂定名)授权许可使用协议》签订之初，双方也曾有过合同履行的“蜜月期”，之所以最后的履行结果没有达到双方的预期，除违约因素外，亦可能包含诸多外部因素，如市场调研是否客观深入，广告宣传是否全面到位，双方是否正确预估了预期收益，以及对风险承担是否有足够预判；等等。本院在法理之外，盼望双方能够秉持诚实信用原则，适当反思己方在本次展览活动中欠缺之处，从本次展览活动中汲取经验教训，避免重蹈覆辙。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第七十七条第一款、第九十七条、第九十八条、第一百零七条、第一百一十条、第一百一十四条、第一百一十九条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：一、上海淘米动画有限公司于2016年9月5日发出的《解除协议告知函》无效；二、北京生禾创意文化有限公司与上海淘米动画有限公司于2016年5月17日签订的《“星钻赛尔号积木探索乐园”(暂定名)授权许可使用协议》自2017年8月30日终止履行；三、上海淘米动画有限公司于本判决生效之日起十日内偿付北京生禾创意文化有限公司利息损失4,020元；四、上海淘米动画有限公司于本判决生效之日起十日内支付北京生禾创意文化有限公司投资款120,000元；五、北京生禾创意文化有限公司于本判决生效之日起十日内支付上海淘米动画有限公司招商违约金30,000元；六、北京生禾创意文化有限公司于本判决生效之日起十日内支付上海淘米动画有限公司授权许可使用费58,110.59元；七、北京生禾创意文化有限公司于本判决生效之日起十日内按照如下地址及联系方式向上海淘米动画有限公司交付玻璃钢公仔5个、展台1组(包括2个白色展台及1个条状积木块)、展台石头40个、蓝绿色展台1个、进门开关台1个、pad展示台8个、丛林展台1组(包括1块丛林地板及1个底座)、石头8个，地点：广东省汕，地点海区登峰路广峰工业区，收货人：周某，联系方式：XXXXX****XX；八、北京生禾创意文化有限公司于本判决生效之日起十日内向上海淘米动画有限公司交付互动投影程序2套；九、北京生禾创意文化有限公司于本判决生效之日起十日内按照如下地址及联系方式向上海淘米动画有限公司交付飞船、机器人各1个并使其恢复到可以正常使用的状态，否则北京生禾创意文化有限公司应分别按照制作价格(飞船50,000元、机器人160,000元)的70%向上海淘米动画有限公司进行赔偿，地点：广东省汕，地点海区登峰路广峰工业区，收货人：周某，联系方式：XXXXX****XX；十、驳回北京生禾创意文化有限公司的其余诉讼请求；十一、驳回上海淘米动画有限公司的其余反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费9,364.80元，由北京生禾创意文化有限公司负担6,584.40元，由上海淘米动画有限公司负担2,780.40元；反诉案件受理费减半收取计9,800元，由北京生禾创意文化有限公司负担1,001.38元，由上海淘米动画有限公司负担8,798.62元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。审 判 长  包 莉人民陪审员  韩建丽人民陪审员  姚志峰二〇一八年一月四日书 记 员  李润青附：相关法律条文一、《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。……第七十七条当事人协商一致，可以变更合同。……第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第九十八条合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十条当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：（一）法律上或者事实上不能履行；（二）债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高；（三）债权人在合理期限内未要求履行。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。第一百一十九条当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。……二、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。三、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。