浙江省杭州市滨江区人民法院 民 事 判 决 书 （2016）浙0108民初2189号 原告（反诉被告）：浙江新天装饰工程有限公司杭州分公司，住所地浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路1750号信雅达国际创意中心1幢902室。 负责人：杜美芳，总经理。 委托诉讼代理人：戴武装，男，公司项目经理。 委托诉讼代理人：丁哲军，浙江沪鑫律师事务所律师。 被告（反诉原告）：上海青年汇投资管理股份有限公司，住所地上海市宝山区共和新路4727号202R室。 法定代表人：王亚琴，总经理。 委托诉讼代理人：底世清、钱思洋，北京炜衡（杭州）律师事务所律师。 原告浙江新天装饰工程有限公司杭州分公司（以下简称新天公司）诉被告上海青年汇投资管理股份有限公司（以下简称青年汇公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2016年5月3日立案后，青年汇公司提起反诉，本院依法审查后予以受理，对本诉与反诉合并，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。双方当事人的委托诉讼代理人均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 新天公司向本院提出诉讼请求：1、解除原被告于2015年12月5日签订的《装饰装修工程施工总承包合同》；2、被告支付原告已完成工程款（减去已支付的）3399061.08元，合同外增加工程量工程款约52万元；3、被告向原告支付滞纳金425248元（暂算至2016年5月4日）；4、被告承担本案诉讼费用。诉讼过程中，新天公司增加诉讼请求：1、被告赔偿原告公证费用22000元；2、被告支付原告建筑材料款总计27707.50元。新天公司变更第3项诉讼请求为：被告向原告支付滞纳金375540.50元。事实与理由：原被告经协商，于2015年12月5日签订《装饰装修工程施工总承包合同》。合同约定原告包工包料为被告装饰装修位于杭州市滨江区（名称青年汇杭州项目装修装饰工程），工程合同固定价998万元，总工期120天，原告开始施工5个工作日内，被告支付原告预付款1497000元，原告在完成全部隐蔽工程且经被告验收合格后，被告向原告支付进度款1996000元，工程竣工验收合格再付1497000元等内容。原告按期开工并认真履行义务，同时配合被告做好合同外增加的工程。但被告首期预付款迟迟不支付，虽经原告多次书面催讨，至今还未付清。特别是2016年1月25日，隐蔽工程验收合格后，对于被告应付的1996000元进度款分文未付，在原告多次催讨下才于2016年3月29日支付140万元，迫于无奈，原告于2016年4月20日发函要求被告履行合同付款义务，否则因被告严重违约，原告只能解除合同，然被告仍未按合同付款。 青年汇公司辩称，青年汇公司按照约定向新天公司支付工程款，但新天公司未能按照合同约定施工，而是将工程转包给案外人戴武装，并由其负责实际施工，同时新天公司没有按约及时履行消防等相关报批手续，导致工程被勒令停工，实际施工人自身组织管理工作等较差，施工进度严重拖拉且存在明显的偷工减料、漏项施工等情况。上述一系列情况最终导致该工程质量严重低劣不合格。青年汇公司多次要求新天公司予以纠正，并对质量问题限期整改，但新天公司对此不予理会，反而发函威胁青年汇公司要求对合同内容进行变更，被拒绝后消极怠工，鉴于此，青年汇公司根据合同约定，以新天公司存在质量问题，明确表示无法继续履行合同为由依法于2016年4月16日解除了合同，新天公司无权再次解除合同。青年汇公司通过法院委托浙江新世纪工程检测有限公司（以下简称新世纪公司）对新天公司施工工程质量进行鉴定，经鉴定新天公司在土建砌筑、抹灰粉刷、排油烟系统、消防水单等各方面均存在严重质量问题。青年汇公司多次要求新天公司就该部分工程予以维修整改，但新天公司均置之不理。根据合同第约定，因新天公司质量不合格且拒不整改，青年汇公司有权扣除该部分对应工程款。根据合同约定，增加部分工程量未超过总工程量的10%的不应另算工程造价。根据涉案工程的造价鉴定报告，新天公司完成的工程量对应工程款约为400万元，质量不合格工程量110余万元，增加造价98000元，新天公司实际能够主张的工程款约为280万元。且增加部分工程价款，既没有相应的工程联系单，也不能证明是因为设计调整而产生工程量增加。青年汇公司已经向新天公司支付了工程款289.7万元，不需要再向新天公司支付任何工程款。新天公司施工存在严重质量问题未进行整改，青年汇公司先不向其支付剩余工程款项是符合合同约定的，不属于未按期支付工程款。合同解除是新天公司违约导致，青年汇公司没有违约，新天公司要求青年汇公司支付违约金没有依据。且新天公司所主张的违约金计算标准明显过高，即使青年汇公司确实存在延期付款情况，新天公司也应以应付金额为基数，按照银行同期贷款利率标准，主张逾期付款滞纳金。新天公司退场时，青年汇公司已进行拍照摄像固定新天公司退出时的工地现场。对新天公司的公证，青年汇公司既不知情也不认可，其主张公证费及检查费没有依据，合同解除是新天公司违约造成，由此造成的损失由其承担。新天公司主张的建材款，青年汇公司并未接收也未实际使用，新天公司未与青年汇公司办理交接手续，无权要求青年汇公司支付。新世纪公司鉴定报告中的质量问题与青年汇公司提出的基本一致，因新天公司不认可且拒不整改导致本次鉴定，该费用应当由新天公司承担。 青年汇公司向本院提出反诉请求：1、反诉被告承担因工程不合格整改所需费用81万元；2、反诉被告支付违约金199.6万元；3、反诉被告赔偿三个月的经营损失136.39万元；4、本案诉讼费由反诉被告承担。事实和理由：2015年12月5日，青年汇公司与新天公司签订《装饰装修工程施工总承包合同》，约定新天公司包工包料为青年汇公司装饰装修位于杭州市滨江区。合同还对双方各项权利义务进行了约定，在一方明确表示不履行合同主要义务或已完成的工程质量不合格，并拒绝修复的情况下，相对方有权解除合同，并要求违约方赔偿违约金。合同签订后，青年汇公司按照合同约定于2016年12月6日通知新天公司开工，并支付了部分装修款。新天公司未按约及时履行消防等相关报批手续导致该工程被勒令停工，且其自身组织管理工作较差，施工进度严重拖拉，并存在明显的偷工减料、漏项施工等情况。新天公司还将工程转交不具备施工资质的个人负责施工。上述一系列情况最终导致该工程质量严重低劣不合格。青年汇公司多次通知并要求立即整改，但新天公司对此不予理会。在合同履行期间，新天公司以亏损等为由发函威胁青年汇公司要求更改合同内容，在青年汇公司拒绝后，新天公司消极怠工。鉴于新天公司的种种违约行为，青年汇公司为维护自身的合法权益，并避免损失的进一步扩大，于2016年4月16日解除了与新天公司的总承包合同，并要求新天公司及时整改和退场，并承担相应的违约责任。但新天公司对此置之不理，仍派人对工地进行阻扰和干涉。 新天公司对青年汇珠反诉辩称，工程未完工，存在瑕疵可通过修复补充，在工程未完工的情况下提出赔偿，反诉请求没有法律依据，也没有证据，新天公司不予认可，请求依法予以驳回。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。新天公司提交的装饰装修工程施工总承包合同、预算报价书、工程开工令、催款通知函、工程款支付申请表、工程款项公函、上海浦发银行支票、工作联系单、设计变更单、函、快递查询单、公证书、保证金通知函、保证金收据、公证费发票、摄影摄像制作费发票、中国联合工程公司司法鉴定报告书、鉴定费发票，青年汇公司对上述证据真实性无异议，故本院对上述证据真实性予以确认，并作为认定本案相关事实的依据。新天公司提交的隐蔽工程验收纪要有双方盖章及员工签名，中国联合工程公司的工作联系函系鉴定机构中国联合工程公司出具，青年汇公司对其真实性有异议，但未提交相反证据，故对其真实性予以确认，并作为认定本案相关事实的依据。新天公司提交的工程量清单系其单方制作，无其他证据相印证，故对其真实性不予确认。新天公司提交的剩余材料款结算单，青年汇公司认为签字人员非青年汇人员且无青年汇盖章，不予认可，本院认为新天公司未提交签字人员信息，故对该证据不予采纳。 青年汇公司提交的装饰装修工程施工总承包合同、投标报价书、财务凭据、法务联系单、浙江新世纪工程检测有限公司鉴定报告、检测费发票，新天公司对上述证据真实性无异议，故本院对上述证据真实性予以确认，并作为认定本案相关事实的依据。青年汇公司提交的工程鉴定报告、光盘、整改工程汇总报价单系其单方制作，其提交的房屋租赁合同、上海市房屋租赁合同、装饰装修工程总承包合同、协议书及营业执照（上海域莉）、分部分项工程量清单与计价表、消防工程施工合同、三方协议、工程结算编制说明、维修方案及报价、工程项目工作联系单、工程图纸系青年汇公司与案外人之间关系，无其他证据相印证，新天公司对上述证据真实性有异议，故对上述证据真实性不予确认。青年汇公司提交的建设工程消防验收意见书系消防部门出具材料，新天公司对其真实性有异议，但未提供相反证据，故对该证据真实性予以确认，并作为认定本案相关事实的依据。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2015年12月5日，青年汇公司（发包方、甲方）与新天公司（承包方、乙方）签订《装饰装修工程施工总承包合同》（青年汇杭州滨江服务式公寓），戴武装作为新天公司代表在合同上签名。合同约定工程地点为杭州市滨江区；工程内容为室内装饰装修工程、二次土建工程、消防系统及报验、排烟系统、强弱电工程、给排水工程、热泵设备安装工程、监控系统、一卡通门禁系统及门锁安装、设备工程、钢结构搭建工程、门牌制作安装等；承包方式为固定总价承包，乙方总包工、包全部材料；本工程质量应达到国家、上海市或专业的质量检验标准、设计标准，标准若有冲突，以质量高者为准，双方另有约定除外；设计重大变更导致工程量增加占总工程量的10%以上的，可以调整工程价款等。关于工期的约定：总工期120日，开工日期2015年12月6日，竣工日期2016年4月5日；乙方不能按期开工的，应提前10日以书面形式通知甲方，如甲方5日内未做出答复的，视为同意延期开工，具体开工日期将另行约定；如甲方不同意延期开工，则工期不顺延等。关于工程价款的约定：本工程承包方式为包工包料，固定总价总承包，不得高于该价款；工程价款总计998万元；因承包人过错造成建设工程质量不合格，承包人拒绝修理、返工或者改建的，发包人应当减少支付的工程款并从总价款中减去不合格工程的价款；预付工程款为工程总价的15%，预付款金额为1497000元，支付时间为合同签订后，乙方开始进场施工5个工作日内；乙方在完成全部隐蔽工程且经由甲方验收合格后，甲方向乙方支付工程总价20%的进度款，金额为1996000元；乙方应在完成全部工程后，移交甲方使用，乙方向甲方提供施工质量证明文件、竣工结算报告及完整的结算资料及竣工图，经甲方相关验收人员和监理审核确认无误后，甲方向乙方支付工程总价15%的进度款，金额为1497000元，支付时间为工程全部验收合格5个工作日内等。关于违约责任的约定：甲方不能按时支付工程预付款、工程中期款、竣工结算款的，每延误一日应向乙方支付迟延部分工程款2‰的违约金；由于乙方责任延误工期的，每延误一日乙方应向甲方支付合同金额的2‰的违约金，乙方向甲方支付营业赔偿金及延期违约金的同时，应向甲方额外支付因乙方原因造成的甲方支付监理方的延期监理报酬；违约方承担违约责任后，有下列情况的，可以终止或解除合同：（1）合同已无法履行；……（4）一方明确表示不履行合同主要义务；……（6）已经完成的工程质量不合格，并拒绝修复的；……以上，如因甲方原因导致合同终止或解除的，甲方应赔偿乙方合同金额50%的违约金；如因乙方原因导致合同终止或解除的，乙方应赔偿甲方合同金额50%的违约金并赔偿甲方相当于3个月的经营性损失。 青年汇公司向新天公司发出开工令，明确开工日期为2015年12月6日。2016年1月5日，青年汇公司支付新天公司工程款75万元。2016年1月25日，青年汇支付新天公司保证金5万元，由新天公司代其向杭州创伟科技园物业管理有限公司支付装修保证金，杭州创伟科技园物业管理有限公司向新天公司出具收据。2016年1月25日，青年汇公司项目经理王爱军、机电设计师、水暖工程师、设计总监、设计经理参加由新天公司组织的隐蔽工程验收会议，并在隐蔽工程标准验收表上签字，认可所列检查内容合格。2016年1月27日，新天公司向青年汇公司发催款通知函，写明“本项目装饰施工合同工程款预付款为15%，到今天只到位资金7.5%（75万），另7.5%（74.7万）资金未到位。本工程隐蔽工程已竣工验收合格，后续饰面工程已完成40%。由于工程工期比较紧张，又碰到年关在即，所有材料及人工要提前预定，希望贵公司及时支付为谢”等内容，王爱军签字确认收到通知函。2016年1月28日，新天公司向青年汇公司发工程款支付申请表，要求其在2016年1月30日前支付工程款1996000元，王爱军签字确认收到申请表。2016年2月5日，新天公司向青年汇公司发工程款项公函，再次催讨工程进度款，王爱军签字确认收到公函。2016年2月5日，青年汇公司支付戴武装工程款20万元。2016年2月18日，新天公司向青年汇公司就项目变更增加部分工程确认事宜发工作联系单。次日，青年汇公司设计总监姚磊签字确认。2016年2月19日，新天公司向青年汇公司就项目变更部分事宜发设计变更单，姚磊等人签字确认。2016年3月2日，青年汇公司支付新天公司项目预付款20万元。2016年3月7日，青年汇公司支付新天公司工程款20万元。同日，新天公司向青年汇公司就项目变更部分事宜（以下内容仅限样板间）发设计变更单，王爱军签字确认。2016年3月24日，青年汇公司支付新天公司工程款5万元。2016年3月29日，青年汇公司支付新天公司部分合同款140万元。2016年3月30日，青年汇公司支付新天公司部分合同款47000元。2016年3月31日，青年汇公司向新天公司给付支票199万元，该支票无法兑现。 2016年3月31日，青年汇公司就延误问题和质量问题向新天公司发两份法务联系单，要求新天公司就未完成部分和砌筑墙面抹灰、隔墙厚度等质量问题部分在3日内整改，否则有权随时解除合同，不再支付后续款项，并要求新天公司将对上述违约行为承担全部赔偿责任。新天公司于次日收取邮件，但未予以整改。2016年4月16日、17日，青年汇公司以新天公司有重大偷工减料质量问题及严重延误问题且无法继续履行合同主要义务为由，分别向戴武装和新天公司法定代表人发法务联系单，要求立即解除合同、于4月19日中午前完成项目交接并撤离场地、承担合同总金额50%及青年汇公司3个月经营损失的违约金即不少于799万、承担后续新工程队的施工费用等内容，戴武装于4月26日收到邮件，新天公司于5月3日收到邮件。2016年4月21日，新天公司向青年汇公司发函催讨首期款余款5万元、进度款余款596000元、逾期付款滞纳金、增加工程量对应工程款47万元，要求收函后5日内支付上述款项，否则因严重违约将立即解除合同，并要求立即支付已完成工程全部款项（已完成总工程量约七、八成），并承担违约责任，青年汇公司于次日收到邮件。2016年4月，新天公司退场，未完成全部工程。2017年7月27日，杭州市公安消防支队滨江区大队对涉案工程消防验收评定为不合格。 浙江省杭州市之江公证处接受新天公司委托于2016年5月26日对涉案工程状况进行拍照、摄像保全，新天公司支付公证费19000元，支付摄影摄像制作费3000元。 新天公司向本院申请对涉案工程已完成工程量价格按合同约定价格进行司法鉴定，并支付鉴定费57980元。中国联合工程公司接受本院委托于2017年7月24日作出司法鉴定意见为总造价3998394.23元（此部分未计入墙体一般抹灰的造价），其中增加部分审核为98189元；室内墙面抹灰在设计说明中要求“以涂料为饰面，以抹灰面为基底的质量要求；抹灰面达到高级抹灰标准”，而实际施工（3-9层）采用界面剂铺网格布再铺界面剂的施工方式，此变更有签字的手写联系单但未经过设计单位、业主单位盖章确认，故暂未计入本次结算总价，按现场实际所用材料的综合单价计算，涉及金额为180978.3元。中国联合工程公司于2017年8月24日向本院发工作联系函，因个别清单项相比审计有所改动，导致施工措施费及税金相应改动，故经核计总造价改为4009439.06元。另两部分费用是否计取请法院审定：第一，A户型、B户型、D/E户型墙柱面均为在墙体上批刮界面剂而不是使用水泥砂浆一般抹灰，鉴定报告只计入卫生间工程量，A户型、B户型按一般抹灰费用及D/E户型按批刮界面剂费用；第二，消防整改项目合同价格为40万元，参照定额水平按实结算，最终审核费用为218941元，由于整改项目与定额实际水平有一定差距，且合同界限模糊，施工单位送审金额为30万元，建议据送审金额补充差价81059元。 青年汇公司向本院申请对涉案工程的质量进行司法鉴定，并支付鉴定费110989元。浙江新世纪工程检测有限公司接受本院委托于2016年11月22日作出司法鉴定意见，认为：1、土建砌筑及抹灰粉刷方面：⑴、“设计及施工说明7.2.3隔墙工程”中明确，客户与客房之间采用150mm厚轻质隔墙（加气块），现场实际加气块厚度为120mm。范围为全部楼层墙体砌筑（3F-10F）；⑵、因墙体厚度不满足设计要求，隔壁相邻房屋开关插座点位预埋底盒未错位预埋，导致底盒预埋墙体对穿开孔，范围为所有客房内预埋底盒，252个房间；⑶、砌筑墙面应采用水泥砂浆抹灰，确保平整度，现场实际为直接在加气块墙面批刮界面剂，范围为全部楼层墙体砌筑；⑷、隔墙顶端孔洞缝隙过多过大，未封堵，现多数房间已经封板，未经过甲方隐蔽验收，范围为所有客房，252个房间；⑸、墙体砌筑门洞口上未加门洞过梁。范围为所有客房，252个房间，以及每层的辅房；⑹、卫生间区域墙体砌筑前应浇筑砼防水倒梁，现场实际没有倒梁，范围为所有客房，252个房间；2、排油烟系统，图纸中明确φ160排油烟管采用UPVC管连接入立管烟道，现场实际是采用PVC和软管连接，图纸中明确立管采用成品水泥预制烟道，现场实际采用砖块砌筑，范围为所有客房，252个房间；3、消防方面：消防报警系统采用PVC管穿线，防火涂料刷不到位或漏涂，范围为所有客房，252个房间；4、水电方面：给水管60%存在接头渗漏现象，电路穿线混乱，后期无法调试，重新布线。 另查明，王爱军和戴武装签字的手写工作联系单写明：因实际结构尺寸尤其走道宽度偏小，三至十层卫生间、房间及走道隔墙原设计施工厚度为150mm，改为120mm，费用不增不减；因工期紧且天气严寒，对房间及走道的墙柱面抹灰方式变更为批界面剂铺网格布再批界面剂粉刷施工，具体费用不增不减等内容。 本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。青年汇公司应按约定支付工程款，新天公司应按约定完成符合质量要求的工程。按合同约定，青年汇公司应于新天公司进场施工后5个工作日内支付预付款1497000元，于完成全部隐蔽工程且经由青年汇公司验收合格后支付进度款1996000元。青年汇公司主张新天公司实际进场晚了5天，但未提供证据，不予采纳。即便青年汇公司该主张成立，但其直至2016年1月5日才第一次付款75万元，至2016年3月24日累计支付工程款140万元。2016年1月25日，双方就隐蔽工程验收合格签字确认。现青年汇公司主张验收表是新天公司单方制作且利用青年汇公司人员不专业，该验收表记载的部分内容实际并未施工，墙面隐蔽施工会将水电路隐蔽工程遮盖，不可能于同一天对全部隐蔽工程进行验收。本院认为，验收人员是代表青年汇公司的专业人员，验收当时认可工程合格，并未就工程质量提出异议，此时青年汇公司应及时按合同支付工程进度款1996000元，但其并未支付，直至2016年3月29日经多次催讨才支付140万元，于3月30日支付47000元，于3月31日给付不能兑现的支票199万元，可见其在认可工程质量的情况下也不及时付款。依据司法鉴定意见，新天公司完成工程质量确实存在不合格，且未予整改，存在违约。戴武装代表新天公司与青年汇公司签订装饰装修合同，故对青年汇公司主张新天公司转包案外人戴武装，不予采纳。综上所述，青年汇公司未按合同及时付款，违约在先，新天公司完成工程质量存在不合格且未予整改，也存在违约。 双方合同约定，违约方承担违约责任后，可以终止或者解除合同。青年汇公司向新天公司发解除通知时，其作为违约方未承担违约责任，故约定解除合同的条件未成就，合同未解除。当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，当事人可以解除合同。青年汇公司迟延支付工程款，经多次催告仍未足额支付，新天公司要求解除合同，本院予以支持。 本院认为，手写工作联系单明确对墙柱面抹灰施工方式进行了变更，青年汇公司项目经理王爱军签字确认，应视为青年汇公司意见，虽无单位盖章确认，不影响其效力，故该墙柱面抹灰项目造价180978.3元应计入工程款。新天公司无消防施工资质，仍承接涉案项目的消防系统及报验工作，经杭州市公安消防支队滨江区大队消防验收，综合评定涉案工程消防验收不合格，故对该部分工程量本院不予认可，按鉴定实际费用218941元从鉴定总造价中扣除。青年汇公司主张，总承包合同约定涉及重大变更导致工程量增加占工程量10%以上，才可调整工程价款，故增加造价98000余元不应计入总造价。本院认为，合同相关约定是以整个工程完工为基础，现工程未完工且双方对工程量和质量均有异议，应按实际工程量计算，故对青年汇公司要求扣除增加造价，不予采纳。新天公司代青年汇公司向杭州创伟科技园物业管理有限公司支付的装修保证金，鉴于该款系装修保证金且收据交款人系新天公司，宜由新天公司向杭州创伟科技园物业管理有限公司退款，青年汇公司已支付新天公司保证金5万元，在其应付工程款中予以扣除。综上所述，依据司法鉴定意见，涉案工程总价款为3971476.36元（4009439.06+180978.3-218941），扣除青年汇公司已付工程款284.7万元及保证金5万元，青年汇公司尚需支付新天公司工程款1074476.36元。 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任；当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。新天公司未按合同约定完成质量符合约定的工程，构成违约，其要求青年汇公司支付滞纳金，不予支持。青年汇公司未按约定及时履行付款义务，其单方解除合同致使新天公司不能继续履行整改义务，构成违约，其要求新天公司支付整改费用、违约金及经营损失，不予支持。新天公司要求青年汇公司支付建筑材料款，但未提供青年汇公司接收建筑材料的证据，不予支持。鉴定费、公证费等费用系双方取证支出，由各自负担。 依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第一百零七条、第一百二十条、第二百八十一条、第二百八十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下： 一、浙江新天装饰工程有限公司杭州分公司与上海青年汇投资管理股份有限公司签订的《装饰装修工程施工总承包合同》于本判决生效之日起解除； 二、上海青年汇投资管理股份有限公司于本判决生效之日起五日内向浙江新天装饰工程有限公司杭州分公司支付工程款1074476.36元； 三、驳回浙江新天装饰工程有限公司杭州分公司的其他诉讼请求； 四、驳回上海青年汇投资管理股份有限公司的反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费41554元，由浙江新天装饰工程有限公司杭州分公司负担27084元，由上海青年汇投资管理股份有限公司负担14470元。反诉案件受理费20080元，由上海青年汇投资管理股份有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院。 审 判 长  蔡智群 人民陪审员  谢建儿 人民陪审员  杜文华 二〇一八年一月三十日 代书 记员  冯佳睿