乌兰察布市中级人民法院民事判决书（2017）内09民终1173号 上诉人（原审被告）：内蒙古诚泰建筑安装工程有限责任公司。法定代表人：智效贤，董事长兼总经理。委托诉讼代理人：郭玉杰，男，内蒙古诚泰建筑安装工程有限公司时代佳欣分公司经理。委托诉讼代理人：张俊玲，女，公司职工。被上诉人（原审原告）：张国统，男，汉族，1963年4月8日出生，住址甘肃省靖远县。 原审被告：内蒙古诚泰建筑安装工程有限责任公司时代佳欣分公司。法定代表人：郭玉杰，男，经理。委托代理人：张俊玲，女，公司职工。上诉人内蒙古诚泰建筑安装工程有限责任公司因与被上诉人张国统、原审被告内蒙古诚泰建筑安装工程有限责任公司时代佳欣分公司劳务合同纠纷一案，不服集宁区人民法院（2017）内0902民初1559号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年11月8日立案后，依法组成合议庭开庭进行了审理。上诉人内蒙古诚泰建筑安装工程有限责任公司的委托诉讼代理人郭玉杰、张俊玲，被上诉人张国统，原审被告内蒙古诚泰建筑安装工程有限责任公司时代佳欣分公司的法定代表人郭玉杰、委托诉讼代理人张俊玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。内蒙古诚泰建筑安装工程有限责任公司上诉称请求：撤销原审判决，依法改判上诉人公司只承担被上诉人劳务费28840元。事实与理由，原审判决认定事实不清。被上诉人张国统承包的包墙保温工程存在严重质量问题，已构成违约，无权主张全额支付工程劳务费，且应赔偿我公司的经济损失。一审期间，我公司提供证据证明，被上诉人张国统承包的呼和浩特市金城百合商住小区二标1#楼室外墙保温工程，存在严重质量问题，并且不积极整改，整改后工程仍不符合质量要求，导致工期延误，发包方呼和浩特市乾元房地产开发有限公司对我公司罚款40000元，给我公司造成经济损失。该损失后果完全由被上诉人张国统违约行为所致，应由其对上诉人承担违约赔偿责任。故被上诉人的要求全额支付工程劳务费的诉讼请求不应得到全额支持。被上诉人张国统辩称：外墙保温工程质量不存在问题，经过质检，甲方已经验收。2016年6月20日我方除上料口以外的工程完工，23日甲方代表驻工地施工员刘燕清验收工程，对工程量进行计算，并出具5853.8平方米的确认单据。2016年12月21日工地施工员胡殿国再次出具工程量确认单，外墙保温面积包括上料口共5960平方米。房地产开发公司对诚泰公司的罚款与我没有任何关系，上诉人在施工过程中从未以任何方式通知被上诉人工程质量存在问题，直到本案一审时才提出。至于工程延期导致公司罚款也是不真实的，虽然双方约定2016年6月9日交工，但在施工过程中由于供电检修、上诉人其他经济纠纷、不能及时提供施工材料及天气等原因造成几次停工，在多种外界因素的制约下，被上诉人加班加点于2016年6月23日顺利完成除上料口以外的全部工程，并经工地施工员全面检验合格后出具工程量确认单，完全可以说明并不存在质量不合格问题。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，上诉人的上诉请求无事实及法律依据，应当予以驳回。原审被告内蒙古诚泰建筑安装工程有限责任公司时代佳欣分公司辩称：因为被上诉人张国统没有按照约定履行合同，没有按期完成工程量，有工程质量不合格等原因所以导致我们不能进行后续工作，造成工期延误，房地产公司对我公司进行罚款，我们有权拒绝履行其支付全部劳务费用的要求。原告张国统向本院提出诉讼请求：1.判令被告偿还原告工程施工劳务工资本金68840元整；2.本案诉讼费由被告负担。一审法院认定事实，2016年5月8日，原告与被告佳欣分公司签订《建筑工程施工劳务合同》，合同约定原告以清包工的形式承包被告佳欣分公司承建的呼和浩特市金城百合商住小区二标1#楼外墙保温工程，同时该合同对承包单价、工期、质量、工程款支付等作出约定，其中承包价为：按建筑物外墙面积计算，29元/㎡。2016年6月23日，被告佳欣分公司工地负责人刘燕青给原告出具单据，写明“1#楼现完成保温面积5853.8平米”并在该单据签名。2016年12月21日，被告佳欣分公司工地负责人胡殿国给原告出具单据，写明“呼和浩特金城百合1#楼外墙保温面积5960平方米”并签名。截止原告起诉前被告佳欣分公司前后分三次给付原告劳务工资款104000元。一审法院认为，原告与被告佳欣分公司签订的《建筑工程施工劳务合同》中第六条的约定，涉及的第三方未作出承诺，该条依法不成立。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条规定当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认，承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。被告佳欣分公司工地负责人前后两次给原告出具了工程量签证书面材料，根据上述法律规定，应为工程量的确认。被告佳欣分公司辩称的原告所作工程存在不合格，甲方作出罚款四万元应由原告承担的理由，被告佳欣公司仅提供自己单方的“进度申请表”未有其他证据佐证，不予采纳。依照《中华人民共和国公司法》第十四条第一款的规定，被告佳欣分公司不具有法人资格，其民事责任应当由被告内蒙古诚泰建筑安装工程有限责任公司承担。综上所述，原告主张被告给付工程施工劳务工资的诉讼请求，符合法律规定，予以支持（按照被告佳欣分公司工地负责人出具的工程量材料确认的面积及双方签订劳务合同约定的每平方米29元承包单价，减去被告佳欣分公司已经给付部分）。依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条规定，判决：被告内蒙古诚泰建筑安装工程有限责任公司于本判决生效之日起十日内给付原告工程施工劳务工资68840元。如果未按照本判决指定的期间履行上述给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费760元由被告负担。本院二审期间，依法组织当事人围绕上诉请求进行了举证质证，本院查明的事实与原审法院查明的事实一致，本院予以确认。另查明，上诉人内蒙古诚泰建筑安装工程有限责任公司二审中出示《罚款通知单》，以证明呼和浩特市乾元房地产开发有限责任公司因金城百合商住二标段1#楼外墙保温工程质量存在问题，整改后的质量仍不能满足规范要求，对其处以40000元罚款。该《罚款通知单》仅有金城百合项目工程部盖章，监理单位栏没有加盖监理单位公章及负责人签字。本院认为，上诉人内蒙古诚泰建筑安装工程有限责任公司主张被上诉人张国统承包的呼和浩特市金城百合商住小区二标1#楼室外墙保温工程质量存在问题，无权要求全额支付工程劳务费。对此，上诉人内蒙古诚泰建筑安装工程有限责任公司二审中出示《罚款通知单》，因该《罚款通知单》仅有金城百合项目工程部盖章，监理单位栏没有加盖监理单位公章及负责人签字，且被上诉人张国统对《罚款通知单》的真实性不认可，上诉人亦未提供其他相关鉴定报告等证据,对保温工程质量存在问题予以证明，故本院对该份证据不予认可。上诉人公司工地施工员分别两次给被上诉人出具工程量确认单据，应视为对工程量的确认，且原审被告时代佳欣分公司已分三次给付被上诉人劳务费104000元，也应视为对工程量的认可。因原审被告时代佳欣分公司不具备承担民事责任的法人主体资格，故原审判决上诉人内蒙古诚泰建筑安装工程有限责任公司承担给付被上诉人张国统劳务费68840元的责任并无不当。综上所述，上诉人内蒙古诚泰建筑安装工程有限责任公司的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条、《中华人民共和国公司法》第十四条第一款、《中华中民共和国合同法》第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费800元，由上诉人内蒙古诚泰建筑安装工程有限责任公司负担。本判决为终审判决。审 判 长 王凤兰 审 判 员 王小琪审判 员 杨 洁二〇一八年一月二十五日书记 员 孙跃飞