重庆市第四中级人民法院民 事 判 决 书(2018)渝04民终2号上诉人（原审被告）：重庆黔龙阳光地产发展有限公司，住所地重庆市正阳工业园区金龙路，统一社会信用代码91500114745335382W。法定代表人：徐江，该公司董事长。委托诉讼代理人：陈双，重庆汇润律师事务所律师。委托诉讼代理人：胡静波，重庆汇润律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：董小平，女，1986年10月7日生，土家族，住重庆市酉阳土家族苗族自治县。委托诉讼代理人：廖珩翔，重庆市酉阳县桃花源法律服务所法律服务工作者。上诉人重庆黔龙阳光地产发展有限公司（以下简称黔龙公司）因与被上诉人董小平商品房预售合同纠纷一案，不服酉阳土家族苗族自治县人民法院(2017)渝0242民初2996号民事判决，向本院提起上诉。本院于2018年1月2日立案后，依法组成合议庭，于2018年1月16日公开开庭进行了审理，上诉人黔龙公司的委托诉讼代理人陈双、胡静波，被上诉人董小平的委托诉讼代理人廖珩翔到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。黔龙公司上诉请求：撤销一审判决，改判驳回董小平的一审诉讼��求，一、二审诉讼费由董小平负担。事实和理由：1.黔龙公司迟延办理案涉房屋产权登记是因酉阳县政府行为所致。一是酉阳县政府隐瞒酉阳县气象局地块不能出让开发的真相，违规出让给黔龙公司，导致黔龙公司无法按时履行《商品房买卖合同》约定义务；二是酉阳县政府多次调整黔龙公司受让土地地块用地范围、用途规划，因规划几经调整而无法按期正常施工，无法按照原规划方案开发；三是酉阳县政府未按《招商引资协议》的约定完成拆迁进度。以上酉阳县政府的行为属于《合同补充协议》第十四条约定的免责事由，黔龙公司依约不应承担迟延办理产权登记违约责任。2.即使黔龙公司应承担违约责任，也只能从董小平起诉之日倒推两年计算违约金。超过两年的部分已过诉讼时效，不应支持。董小平辩称，1.其所购房屋系黔龙阳光新世界翠堤湾一期工���，一期工程涉及1、2、3号楼，所涉地块为Z68-1/02，该地块早已完成拆迁。一期工程也于2013年5月21日取得《建设工程竣工验收备案登记证》，已具备办理产权登记条件。黔龙公司迟延办理产权登记系其自身原因所致，与政府行为无关，不符合《合同补充协议》第十四条约定的免责事由。2.黔龙公司至今未取得案涉房屋的产权登记受理单，根据《商品房买卖合同》第十三条的约定，董小平的诉讼请求未超过诉讼时效。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。董小平向一审法院起诉请求：1.黔龙公司向土地房屋登记机构提出办理董小平所购房屋产权证申请，并取得登记受理单；2.黔龙公司支付截至2017年7月11日止的逾期办证违约金49012元；3.黔龙公司承担本案诉讼费。一审法院认定事实：董小平（乙方）与黔龙公司（甲方）签订《商品房买卖��同》，约定由董小平购买黔龙公司开发预售的位于酉阳县玉柱社区黔龙阳光新世界2-8-X号商品房，建筑面积90.42平方米，房屋总价款为341788元。该合同第十三条第2款约定：“预售商品房的，在本商品房实际交付使用之日起60日内，由甲乙双方向房屋所在地土地房屋登记机构提出办理本商品房《房地产权证》的申请，提交土地房屋登记机构规定的相关资料，并取得土地房屋登记机构出具的登记受理单”；第十三条第4款约定：“如因甲方的责任，未能按期向房屋所在地登记机构提交办理本商品房《房地产权证》的申请，取得土地房屋登记机构出具的登记受理单的，双方同意按下列方式处理：按逾期时间，分别处理：（1）逾期在90日（含）之内……（2）逾期超过90日后……乙方要求继续履行合同的，合同继续履行，自约定向土地房屋登记机构提交资料并取得登记受理单之���起，至甲方实际提交资料并取得土地房屋登记机构出具的登记受理单之日止，甲方按日向乙方支付已付房价款万分之1的违约金，并于甲方实际取得土地房屋登记机构出具的登记受理单之日起30日内向乙方支付违约金”。双方的《合同补充协议》第四条约定：“关于买卖合同第十三条产权登记的时间，属预售商品房的，甲乙双方同意由本商品房交付使用之日起60日内变更为120日内办理”；第十三条约定：“买卖合同及本《合同补充协议》所表示“日”计算方式是指扣除国家法定公休日、休息日的其他天数之和”；第十四条约定：“因政府、公用企业的行为导致无法履行买卖合同或迟延履行的情况下，买卖合同的权利、义务双方互不追究责任”。该合同签订后，董小平方通过首付和按揭的方式付清了购房款，并向黔龙公司支付了大修基金、契税、办证费等费用。2013年6���5日，黔龙公司将房屋交付董小平使用。一审法院认为，双方签订的《商品房买卖合同》及《合同补充协议》是双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合同成立并生效，双方应按照约定履行自己的义务。董小平依约向黔龙公司支付了购房款、大修基金、契税、办证费用等，但黔龙公司至今未能向董小平交付房地产权证或土地房屋登记机构出具的登记受理单，这已构成违约，黔龙公司应当承担向土地房屋登记机构提出办理董小平所购买商品房产权证的申请并取得登记受理单，以及支付董小平逾期办理产权证违约金的责任。逾期办证违约金的起算日为本商品房实际交付使用之日即2013年6月5日起120个工作日的次日，即2013年11月28日。董小平主张将逾期办证违约金计算至2017年7月11日止，一审法院予以确认。逾期办证违约金的金额，一审法院支持以董小平已付房款为基数，按照每日万分之一的标准计算2013年11月28日起至2017年7月11日止，即341788元×0.0001×1321天=45150元，董小平主张的超出部分不予支持。至于黔龙公司的答辩意见，一审法院分别作如下答复：第一，黔龙公司辩称董小平在该房交付后并没有在60日内向土地房屋登记机构提出办理商品房产权证的申请，也没有提交土地房屋登记机构规定的相关资料，说明未能办理《房地产权证》是由于董小平自己没有履行义务，故责任应由董小平自己承担。虽然申请办理商品房产权登记并取得登记受理单系双方共同的义务，双方应当相互配合完成，但办理商品房产权登记的资料是由董小平向黔龙公司提交而不是直接向行政主管部门提交，因此黔龙公司有告知董小平办理商品房产权登记所需资料的义务，在因董小平提交资��不齐或交纳的办证费用不足导致无法办理时，还负有及时告知董小平补交资料或办证费用的义务。黔龙公司没有举示证据证明未在约定期限内办理商品房产权登记系因董小平提交的资料不齐或交纳办证费用不足，且黔龙公司已经履行了通知董小平补充相关办证资料或费用而董小平拒绝补充，故董小平至今未能取得涉案商品房的《房地产权证》的责任在于黔龙公司。第二，黔龙公司辩称董小平是按揭购房，所办理的《房地产权证》将抵押在银行，故迟延办证并不会给董小平造成直接损失的问题。造成损失并非承担合同违约责任的必要条件，故对黔龙公司的该项辩解意见不予采纳。第三，黔龙公司辩称未能办理《房地产权证》，有政府未完成该项目拆迁工作，没有将出让地以净地交给黔龙公司的原因，根据《合同补充协议》第十四条约定应免除黔龙公司的责任。涉案房屋所在楼盘部分房屋已经取得了《房地产权证》，由此可以认定政府原因不会对黔龙公司办理《房地产权证》产生影响。第四，黔龙公司辩称根据诉讼时效规定，逾期办证违约金最多只能支持两年。根据《商品房买卖合同》第十三条的约定，黔龙公司应于实际取得登记机构出具的登记受理单之日起30日内向董小平支付违约金，基于该约定，董小平主张的逾期办证违约金的诉讼时效应从实际取得登记受理单之日起30日后起算。黔龙公司在董小平提起诉讼时仍未取得该受理单，因此董小平提出逾期办证违约金的诉讼请求没有超过诉讼时效。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款，《中华��民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下:一、重庆黔龙阳光地产发展有限公司于本判决生效之日起30日内向房屋所在地土地房屋登记机构提出办理董小平所购买的位于酉阳县玉柱社区黔龙阳光新世界2-8-X号商品房《房地产权证》的申请，并取得土地房屋登记机构出具的登记受理单；二、重庆黔龙阳光地产发展有限公司于本判决生效之日起10日内支付董小平算至2017年7月11日期间的逾期办证违约金45150元；三、驳回董小平的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1105元，减半收取552.5元，由重庆黔龙阳光地产发展有限公司负担。二审中，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。黔龙公司提交了酉阳气象文〔2011〕8号文件及公文处理签，拟证实2011年酉阳县政府在与黔龙公司签订土地出让合同时隐瞒了气象局地块不能出让的事实，导致其不能按合同约定办理产权证。本院经审查认为，黔龙公司提交的证据系复印件，无法确认其真实性，且与本案不具有关联性，故不予采信。本院二审查明，黔龙公司原拟开发的黔龙阳光新世界项目包括Z63-X/02、Z63-2/02、Z65-1/02、Z66-1/02、Z68-1/02地块，其中Z63-X/02、Z63-2/02地块为气象局片区，Z66-1/02地块为黔龙阳光新世界二期工程蓝水溪组团（4、5号楼）用地，Z68-1/02地块为黔龙阳光新世界一期工程翠堤湾组团（1、2、3号楼）用地。气象局片区地块、黔龙阳光新世界二期工程蓝水溪组团、黔龙阳光新世界一期工程翠堤湾组团地块系相互独立的地块。2015年6月12日，黔龙公司已经为黔龙阳光新世界一期工程翠堤��组团1号楼3-X的业主崔雪、田桂花办理了《房地产权证》。本院查明的其他事实与一审查明的事实相同。本院认为，本案二审争议的焦点为：一是黔龙公司应否承担迟延办理产权登记的违约责任；二是黔龙公司的诉讼时效抗辩主张能否成立。现就此评述如下：一、关于黔龙公司应否承担迟延办理产权登记违约责任。黔龙公司对其存在迟延办理产权登记的违约事实无异议，只是抗辩认为其迟延办理产权登记是因酉阳县政府政策规划调整等行为所致，存在免责事由，不应承担违约责任。经查，首先，案涉房屋属于黔龙阳光新世界一期工程翠堤湾组团，而在案证据证实酉阳县政府规划调整的对象是黔龙阳光新世界二期工程蓝水溪组团，与案涉房屋无关。气象局片区地块亦与案涉房屋无关。其次，案涉房屋所属的黔龙阳光新世界一期工程翠堤��组团已于2013年5月21日取得《建设工程竣工验收备案登记证》，具备了办理产权登记的条件。2015年6月12日，黔龙公司为黔龙阳光新世界一期工程翠堤湾组团1号楼3-X的业主崔雪、田桂花办理了《房地产权证》能够印证黔龙阳光新世界一期工程翠堤湾组团具备办理产权登记条件的事实，亦足以证明气象局片区地块是否能够出让、蓝水溪组团用地规划是否调整、原规划的拆迁进度是否完成均不影响案涉房屋产权登记的办理。黔龙公司辩称其迟延办理产权登记系因酉阳县政府隐瞒气象局片区地块不能出让、蓝水溪组团用地规划调整、拆迁进度未按约完成所致与查明的事实不符。再次，董小平于2013年6月5日接房，根据《合同》第十三条、《合同补充协议》第四条、第十三条的约定，黔龙公司为董小平办理房屋产权登记的履行期为房屋实际交付使用之日(2013年6月5日)起120个工作���内。而在案证据证实酉阳县政府2014年9月18日才进行用地规划调整，即使该用地规划调整对黔龙公司办理产权登记有影响，也是在黔龙公司已经迟延办理产权登记后才进行的规划调整，参照《中华人民共和国合同法》第一百一十七条“……当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任”之规定，黔龙公司主张因酉阳县政府规划调整免责于法无据。综上所述，黔龙公司上诉主张的迟延办理产权登记的免责事由无事实和法律依据，对《合同补充协议》第四条第4项、第十四条是否认定为格式条款，均不影响黔龙公司在本案中应承担迟延办理产权登记违约责任的认定。二、关于黔龙公司诉讼时效抗辩主张能否成立。就逾期办证违约金的支付问题，双方的《合同》第十三条第四款第二项约定：“甲方实际取得土地房屋登记机构出具的登记受理单之日起30日内向��方支付违约金”。一方面，约定黔龙公司取得商品房所有权转移登记受理单之日起30日内支付违约金，按通常理解，黔龙公司未取得该登记受理单即因支付违约金期限未到而可以拒付违约金。但依此解释，黔龙公司在迟延取得商品房所有权转移登记受理单达几年之久后，购房人尚不能追究其迟延履行违约责任，这显然违反了诚实信用原则，以及双方在合同中确立的恪守承诺并追究违约责任的订约目的。因此，黔龙公司不能以该约定作为其拒绝承担迟延履行违约责任的理由。另一方面，该约定能够对抗黔龙公司的诉讼时效抗辩主张。《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条第二款规定：“诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。”既然约定黔龙公司取得登记受理单后30日内支付违约金，那么，购房人就有理由相信并等待黔龙��司在取得登记受理单后30个工作日内支付迟延履行违约金。由此可以认为，其迟延履行违约金支付请求权的诉讼时效期间应从黔龙公司取得登记受理单后第31个工作日起计算。黔龙公司在董小平起诉前未取得登记受理单，因而不存在其违约金支付请求权超过诉讼时效期间的问题。鉴此，本院对黔龙公司提出的时效抗辩主张不予采纳。综上所述，黔龙公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费928元，由重庆黔龙阳光地产发展有限公司负担。本判决为终审判决。审判长  谭中宜审判员  何 玉审判员  万永福二〇一八年一月二十五日书记员  简 鑫