安徽省安庆市大观区人民法院民 事 判 决 书(2017)皖0803民初1295号原告：安徽海康药业有限责任公司，住所地安徽省安庆市大观区。法定代表人：张小顺，总经理。委托诉讼代理人：曹宗国，安徽恒物律师事务所律师。被告：常州市金典干燥设备有限公司，住所地江苏省常州市天宁区。法定代表人：巫黎勤。第三人：苏州台冷空调设备有限公司，住所地江苏省苏州市吴江区。法定代表人：陆林健，总经理。第三人：常州市瑞祥工控自动化有限公司，住所地江苏省常州市钟楼区。法定代表人：骆红涛。原告安徽海康药业有限责任公司（以下简称，海康公司）与被告常州市金典干燥设备有限公司（以下简称，金典公司）、第三人苏州台冷空调设备有限公司（以下简称，台冷公司）、常州市瑞祥工控自动化有限公司（以下简称，瑞祥公司）合同纠纷一案,本院于2017年7月7日立案受理后,依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告海康公司法定代表人张小顺及其委托诉讼代理人曹宗国，第三人台冷公司法定代表人陆林健到庭参加诉讼，被告金典公司、第三人瑞祥公司经本院传票传唤未到庭。本案现已审理终结。原告海康公司向本院提出诉讼请求：1、判决被告金典公司继续履行原告净化车间所有工程、微生物实验室调试工作，并由有资质的第三方检测验证；２、判决被告金典公司承担违约金365000元（工程余款281925元从违约金中扣除），并出具105万元17%增值税专用发票；３、被告承担本案全部诉讼费用。事实与理由：2016年3月5日，原、被告就原告方实验室设备、净化车间以及边台等工程，双方签订了加工承揽合同，合同优惠价125万元。2016年3月28日，原、被告又补充签订了加工承揽合同，合同优惠价13万元。2016年5月份，原、被告补充协议：“3、合同标的总价变为140万元；5、乙方保证在2016年6月30日前完工，如延迟甲方有权从乙方的合同价格里面，按每延迟一天扣除1000元”。被告未按期完工，原告先后用现金、银行转账等方式向被告支付了人民币1068075元。被告仅出具30万元17%增值税专用发票。由于金典公司严重拖延海康公司的工程时间，造成海康公司净化车间以及实验室净化未能按时竣工，并且未能按照合同要求提供相应的合格证、说明书等众多问题。2017年1月23日，原、被告双方鉴订了海康公司净化车间以及实验室工程承诺书。被告承诺：“１、金典公司必须在2017年4月1日之前完成净化车间以及微生物检测室的竣工、验收以及验证（需要第三方检测验证）工作，推迟一日罚款乙方1000元每日；4、金典公司必须在2017年3月30日之前将甲方已付工程款的17%增值税专用发票开给海康公司，否则甲方有权拒付工程款；６、金典公司总价再优惠5万元”。2017年1月23日，原、被告以及第三人四方（台冷公司未盖章）签订了补充协议，主要条款是“金典公司、台冷公司、瑞祥公司保证海康公司的设备售后服务事项”。合同标的物加工承揽设备，系被告在第三人处购买。被告将原告支付的加工承揽设备款挪作他用，未足额支付给第三人，第三人拒绝对原告的加工承揽设备进行安装调试。因此，被告至今未能完成原告净化车间以及微生物检测室的竣工、验收以及验证（需要第三方检测验证）等工作。综上所述，由于被告的违约行为，导致原告的加工承揽标的物至今不能投入生产使用。因此，特诉请你院依法判决被告继续履行合同并承担违约责任。第三人台冷公司述称，都是事实。被告金典公司未提交答辩。第三人瑞祥公司未到庭陈述。原告海康公司围绕诉讼请求依法提交了：营业执照、企业信息查询单、加工承揽合同、补充协议、承诺书、银行回单、收条、借条、费用报销单、货物运输承托协议书。本院组织当事人进行了质证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2016年3月5日，海康公司与金典公司签订一份《加工承揽合同》，约定：1、金典公司向海康公司提供：合同标的1设备：1、FYF-1000反应釜（内胆搪瓷外304），金额：32000元；2、FYF-1000反应釜（内外304），金额：32000元；3、PSF-1000全封闭平板离心机，金额：55000元；4、CT-C-I热风循环烘箱，金额：22000元；5、SZG-300双锥回转真空干燥机，金额：30000元；6、YK-160摇摆颗粒机，金额：12000元；7、20B高速粉碎机（带除尘），金额：18000元；8、ZS-500震动筛，金额：11000元；9、FST-250L反渗透纯化水，金额：45000元；10、反应釜不锈钢操作平台，金额：35000元；11、真空系统冷却塔及管道阀门，金额：40000元；12、设备安装费，金额：25000元。合计人民币金额357000元。合同标的2装修：13、质检中心无菌室，金额：318229元；14、精烘包车间净化，金额：935989元。合计人民币金额1254218元。标的1设备为357000元＋标的2设备为1254218元=1611218元，合同优惠：125万元。2、交货期：设备交货期为预付款到账30天发货，现场安装10天，装修部分为预付款到账5天发第一批货，7天内进场施工，35天内完工。3、结算方式：合同签订后付5万元，第一批货到付25万元，第二批货到付20万元，2017年1月10日前付30％，余30％交付之日起十二个月内付清。等相关内容，2016年3月28日，海康公司与金典公司又签订一份《加工承揽合同》，约定：金典公司向海康公司提供：1、高温台，金额6000元；2、高温台，金额5000元；3、三口水龙头，金额350元；4、洗手池，金额1100元；5、通风橱柜，金额6500元；6、边台，金额3500元；7、水槽，金额120元；8、三口水龙头，金额350元；9、边台，金额3500元；10、水槽，金额120元；11、三口水龙头，金额350元；12、边台，金额16800元；13、水槽，金额240元；14、三口水龙头，金额700元；15、中央台，金额5000元；16、中央试剂架，金额800元；17、水槽，金额120元；18、PP滴水架，金额300元；19、三口水龙头，金额350元；20、晾瓶柜，金额1600元；21、边台，金额3500元；22、水槽，金额120元；23、三口水龙头，金额350元；24、万象排气罩，金额1600元；25、更鞋柜，金额2000元；26、更衣柜，金额5000元；27、洗手池，金额1100元；28、手消毒，金额400元；29、更鞋柜，金额2000元；30、更衣柜，金额8000元；31、洗手池，金额2200元；32、手消毒，金额800元；33、三楼、四楼环氧地面按700平方计算，金额18200元；34、不锈钢边台，金额1000元；35、生物安全柜，金额18000元；36、不锈钢灭菌机，金额5000元；37、不锈钢边台，金额1000元；38、超净工作台，金额6000元。以上设备总价优惠价13万元整，交货期为预款到账10天发货，现场安装10天。结算方式：预付2万元，货到付5万元，安装完工付5万元，余1万元整交货之日起12个月内付清等内容。2016年5月，海康公司法定代表人张小顺与金典公司法定代表人巫黎勤签订《补充协议》，约定：（1）、车间（精烘车间和质检中心）所有都有金典公司完成（指净化、地面、水电自来水等）；（2）、净化车间和合成车间的隔断、3楼、4楼的隔断都是金典公司完成；（3）、价格现总价变为140万元；（4）、协议签订后海康公司支付给金典公司合同价款里面的人民币10万元；（5）、金典公司保证在2016年6月30日前完工，如延迟海康公司有权从金典公司的合同价款里面按每延迟一天扣除1000元整；（6）、3楼边台更换，增加8米边台。2017年1月23日，海康公司与金典公司签订《安徽海康药业有限责任公司净化车间以及实验室工程承诺书》，载明，由于金典公司严重拖延海康公司的工程时间，造成海康公司净化车间以及实验室净化未能按时竣工，并且未能按照合同要求提供相应的合格证、说明书等众多问题，现双方共同协商补充协议：1、金典公司必须在2017年4月1日之前完成净化车间以及微生物检测室的竣工、验收以及验证（需要第三方检测验证）工作，推迟一日罚款金典公司1000元每日；2、海康公司支付施工方、装卸费、运费以及净化设备的工程款全部包含在金典公司工程款里面，属于代付工程款，金典公司必须按照付款来开票；3、净化车间以及微生物检测室里面设备全部由金典公司提供。如需要海康公司购买的从工程款中扣除；4、金典公司必须在2017年3月30日之前将海康公司已付工程款的17％增值税专用发票开给海康公司，否则海康公司有权拒绝支付工程款；5、工程验收结束后，金典公司开具所有17％增值税专用发票给海康公司，海康公司按照合同以及补充协议付款，否则海康公司有权拒付工程款；6、海康公司2017年1月26日前支付金典公司10万元工程款，完工后至少再开30万元17％增值税发票后支付5万元工程款；2017年1月23日之前开30万17％增值税发票；金典公司总价再优惠5万元；7、其他未尽事宜双方协商解决，协商不成再以海康公司所在地法院判决为准。金典公司未按《安徽海康药业有限责任公司净化车间以及实验室工程承诺书》履行承诺，故海康公司起诉来院，要求判如所请。另查明，海康公司共支付金典公司各项费用，共计1067710元。2017年1月22日金典公司开据30万元的增值税发票给海康公司。本院认为：海康公司与金典公司签订的《加工承揽合同》、《安徽海康药业有限责任公司净化车间以及实验室工程承诺书》、《补充协议》，均系双方当事人真实意思表示，且不违反国家法律强制性规范，应认定合法有效。海康公司要求金典公司按《安徽海康药业有限责任公司净化车间以及实验室工程承诺书》继续履行原告净化车间所有工程、微生物实验室调试工作，并由有资质的第三方检测验证的诉讼请求，应予支持。由于金典公司严重拖延工程时间，构成违约。海康公司要求金典公司按每日1000元支付违约金，共计支付违约金365000元，明显过高，酌定支付违约金20万元给海康公司。海康公司要求金典公司按105万元17%增值税专用发票的诉讼请求，没有法律依据，不予支持。据此，根据《中华人民共和国民法通则》第一百零六条、《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告常州市金典干燥设备有限公司继续履行原告安徽海康药业有限责任公司净化车间所有工程、微生物实验室调试工作，并由有资质的第三方检测验证；二、被告常州市金典干燥设备有限公司在判决生效后，立即支付违约金20万元给原告安徽海康药业有限责任公司；三、驳回原告安徽海康药业有限责任公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费6780元，由被告常州市金典干燥设备有限公司负担。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于安徽省安庆市中级人民法院。审 判 长  马利平人民陪审员  宣立新人民陪审员  赵 莉二〇一八年一月五日书 记 员  杨柳馨附本案所适用相关法律条文：一、《中华人民共和国民法通则》第一百零六条：公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。二、《中华人民共和国合同法》第六十条：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。三、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。