湖北省宜昌市伍家岗区人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂0503民初1149号原告：胡小未，女，1982年8月19日出生，汉族，住湖南省临湘市。委托诉讼代理人：郑书华，湖北百思特律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘超，湖北百思特律师事务所律师。被告：宜昌星港房地产开发有限公司，住所地宜昌市沿江大道****，统一社会信用代码914205000554395713。法定代表人：王昌彦，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：刘继炎，湖北诚业律师事务所律师。原告胡小未与被告宜昌星港房地产开发有限公司(以下简称“星港房地产公司”）商品房销售合同纠纷一案，本院于2019年4月18日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告胡小未的委托诉讼代理人郑书华，被告星港房地产公司的委托诉讼代理人刘继炎到庭参加了诉讼，被告星港房地产公司当庭提出反诉，但经本院释明未在规定期限内缴纳反诉费，本院按自动撤回反诉处理，对其反诉请求不予审理。本案现已审理终结。胡小未向本院提出诉讼请求：1、判令被告继续履行原、被告2015年8月29日签订的房屋买卖合同（即被告向原告交付位于城东大道与中南路交汇处月星国际城B1号楼1层000116号房屋并办理房屋产权证书）。2、判令被告支付自2016年1月1日起到实际交房之日止，以725288元为基数按日万分之二支付逾期交房的违约金（计算到2019年2月28日止为166816.24元）。3、本案诉讼费被告承担。事实和理由：2015年8月29日，原告和被告签订宜昌市商品房买卖合同，原告购买被告建设的月星国际城B1号楼一层000116号商铺，合同签订后原告支付购房款725288.00元。合同约定被告交付房屋日期为2015年12月30日，同时约定预期交房超过30日的，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同规定的最后交付期限的第二天起到实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交房款万分之二的违约金。但被告至今未向原告交付房屋，损害了原告利益。为维护原告合法权益，特诉至人民法院，请求判如所请。星港房地产公司辩称：一、案涉商铺不具备交付条件，原告主张交付商铺并办理房产证的诉讼请求不能成立。原告购买的商铺为“月星国际城”B1栋一层000116号商铺，B1栋楼至今未竣工验收，也未办理竣工验收交付使用备案证，不具备法定或《宜昌市商品房买卖合同》第九条约定的交付条件。在案涉商铺尚未交付的情况下，原告主张办理房产证没有法定或约定依据。二、答辩人不能交付案涉商铺的原因是资金链断裂导致“月星国际城”商业楼烂尾。答辩人因经营管理不善而资金链断裂，进而导致“月星国际城”商业楼项目自2015年底就处于半停工状态，后形成烂尾楼。商铺业主因担心、焦虑而多次上访、堵路。为化解社会矛盾，伍家岗区宝塔河街办、东星社区抽调专人成立临时退铺协调专班，经当地政府督促，武汉德成控股集团有限公司（以下简称“武汉德成公司”）筹借资金近2亿元专户存储，用于支付退铺款。经过多方不懈努力，至2018年12月20日，该项目商铺业主538户中已有493户签订了退铺协议，其中487户办理了退铺退款手续。目前，只有包括原告胡小未在内的45户商铺业主未签订退铺协议。武汉德成公司同意筹借资金退铺并消除烂尾楼的前提是：投资后续工程建设不受人为干扰，并确保其正常的投资回报。案涉商铺项目现已更名为“德成都汇君泊”，即使建成，也要优先确保武汉德成公司的合法权益。三、答辩人愿尽最大诚意与原告协商解除案涉《商品房买卖合同》。答辩人已竭尽所能筹借资金，如能解除合同，答辩人愿按《宜昌市商品房买卖合同》第十九条第一款的约定承担解除合同的违约责任。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2015年8月29日，胡小未（买受人）与星港房地产公司（出卖人）签订《商品房买卖合同》一份，约定胡小未购买星港房地产公司建设的位于宜昌市城东大道与××路交汇处月星国际城B1号楼B1座1层000116号商业营业用房（产籍号为03-0037-0466-000116），建筑面积29.97平方米，房屋总价725288元整；胡小未于2015年8月31日交纳了购房款405288元，于2016年4月30日交纳100000元，2016年8月29日付清尾款220000元。同时，合同中约定：“第九条：出卖人应当在2015年12月30日前将商品房交付买受人使用；出卖人交付的商品房符合下列条件：⑴完成规划、单体工程质量、消防、环保、人防、绿化等专项验收；⑵公共配套设施、市政公用设施按设计要求建设，并满足使用功能要求；⑶供电、给水、排水、燃气等设施按设计要求建成，并经有关行业单位认可达到正常使用条件；⑷完成商品房项目竣工交付使用相关手续（取得商品房项目竣工交付使用备案证）；⑸电话、有线电视入户并具备开通条件；⑹电话、有线电视入户并具备开通条件（商铺无）……。因不可抗力或者买卖双方在合同中约定的其他原因，需延期交付使用的，出卖人应当在发生之日起30日内书面告知买受人。第十条：出卖人逾期交房超过30日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同书面通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的0.005%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第九条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之二的违约金。”同时查明，星港房地产公司已于2019年10月10日取得月星国际城B1楼的《宜昌市商品房项目竣工交付使用备案证》，星港房地产公司至今未向胡小未交付涉案房屋。另查明，2018年1月16日，星港房地产公司作出《致月星国际城商铺业主的一封信》，载明公司因竣工备案延迟和项目纠纷不断，项目招商失败，B3、B4及酒店建设资金庞大，公司作出项目暂停和撤出的决定，并在伍家岗区政府相关部门的监督下，成立退铺专班，按照所有购铺业主投入的本金全额退款等内容。2018年2月7日，宜昌市伍家岗区宝塔河街道办事处、宜昌市伍家岗区东星社区居民委员会发出《致月星国际城商铺业主的一封信》，指出月星国际城退铺工作于2018年1月16日正式启动，截止目前已签订退铺协议474户，签约率达88%，倡导商铺业主退铺。三峡环球港项目和月星国际城项目实际为同一项目，该项目多次公开对外宣称已有多家品牌进驻，即将开业。本院认为：胡小未与星港房地产公司签订的《商品房买卖合同》系双方真实意思表示，合同内容不违反法律、行政法规强制性规定，本院依法予以确认。双方当事人应按照合同约定履行各自的义务。2019年10月10日，星港公司取得包括案涉房屋在内的月星国际城B1楼的《宜昌市商品房项目竣工交付使用备案证》，该证是对整个项目的综合验收合格后，由有权机关颁发，该证除要求单体工程质量验收合格外，还要求有规划、消防、人防、燃气等专业管理部门出具的专项验收合格证明材料，以及开发企业与供电、给排水等营运部门签定的有关合同协议及已经达到正常使用条件的证明材料。该证足以证明涉案房屋已达到交房条件，星港公司主张涉案房屋未达到交付条件，无法律依据。即使案涉房屋部分配套设施尚不齐全，星港公司负有继续施工以达到合同约定的交付条件的义务，而不能以案涉房屋的配套设施尚不齐全为由拒绝履行交房义务。同时，因星港房地产公司未按约定如期交房，构成违约，应按照合同约定支付相应的违约金。对于办证时间的问题，《宜昌市商品房买卖合同》中约定了“出卖人应在商品房交付使用之日起60日内将符合办理房屋权属登记的资料提交产权部门办理房屋产权证书”，星港房地产公司有为胡小未办理房屋产权登记证书的合同义务。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百三十条、第一百三十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告宜昌星港房地产开发有限公司于判决生效之日起三十日内支付原告胡小未逾期交房违约金，违约金数额以725288元为基数，按照日万分之二的标准，自2016年8月30日起计算至实际交房之日止。二、宜昌星港房地产开发有限公司于判决生效之日起三十日内向胡小未交付位于宜昌市城东大道和中南路交汇处的月星国际城B1号楼B1座1层000116号商业营业用房（产籍号为03-0037-0466-000116），并在交付上述房屋六十日内，协助胡小未办理房屋产权证书。如果被告未按本判决指定的期间向原告履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费1818元，由被告宜昌星港房地产开发有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省宜昌市中级人民法院。审判员 李 琳二〇一九年十一月十二日书记员 夏梦蝶