云南省文山市人民法院民 事 判 决 书(2019)云2601民初4066号原告：李金键，男，彝族，1985年6月2日生，云南省砚山县人，住砚山县。被告：文山古德房地产开发有限责任公司，住所地云南省文山壮族苗族自治州文山市普阳路延长线水岸四季莱茵，统一社会信用代码91532600795179322D。法定代表人：杨昊天，该公司董事长。委托诉讼代理人：尹利丹，该公司员工(特别授权）。原告李金键与被告文山古德房地产开发有限责任公司（以下简称古德房地产公司）合同纠纷一案，本院于2019年8月27日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告李金键、被告古德房地产公司的委托诉讼代理人尹利丹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。李金键向本院提出诉讼请求：1.判令古德房地产公司支付李金键利息损失78644.4元、违约金21600元，共计100244.4元；2.判令古德房地产公司立即办理李金键相关产权登记证书；3.判令古德房地产公司承担本案诉讼费。开庭审理过程中李金键撤回办理相关产权登记证书的诉讼请求。事实和理由：李金键于2012年7月19日与古德房地产公司签订合同，以334148元的金额购买古德房地产公司所开发位于文山市望华路延长线的古德水岸区，李金键按合同约定履行付款义务，按合同第七条约定，古德房地产公司应在2012年12月31日前将经建设主管单位组织验收合格，并符合合同约定的商品房交付给李金键。合同签订后因古德房地产公司经营管理不善，开发项目进度停滞不前，引起多次到文山市政府门口聚集上访的群体事件，并于2015年元月7日在文山市住建局主持下，古德房地产公司同意承担已付款部分的利息及违约期间银行按揭的贷款利息，并按原合同的约定支付违约金。2017年10月25日因古德房地产公司不主动履行合同义务，李金键等为使损失不扩大，经多次与原施工方文山宏建建设工程有限公司（以下简称宏建公司）磋商达成共识，李金键等筹款2050000元续建自救，2018年年底基本达到验收条件后入住。李金键因古德房地产公司不履行合同导致生活、经济、工作上产生了许多困难，为维护李金键合法权益，请求法院依照《中华人民共和国合同法》，最高人民法院关于贯彻执行《中华人民共和国民法通则》若干问题意见第七十二条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用若干问题解释》的相关规定，判令古德房地产公司履行合同义务，承担李金键的所有经济损失。古德房地产公司辩称，一、《商品房购销合同》没有约定利息损失78644.4元、违约金21600元，李金键的该项诉讼请求不应得到支持。双方签订《商品房购销合同》是双方真实意思表示，双方的权利义务应根据合同设定，在履行《商品房购销合同》过程中没有约定利息损失、房屋租金条款，不应承担没有条款的违约责任；2012年7月19日李金键与古德房地产公司签订《商品房购销合同》购买古德水岸二期37栋3单元602号商品房一套，按照合同约定交房时间为2012年12月31日前交付李金键，古德水岸二期是整体规划，涉及小法古区旧城改造，是文山市政府进行征收的项目，项目由政府拆迁，古德房地产公司建设，拆迁工作从2011年4月至2017年4月才完成，拆迁工作周期长、成本高，造成资金链断裂，水岸二期项目建设受到很大影响，2015年由政府牵头，古德房地产公司、宏建公司、文山东阳建筑工程集团有限公司（以下简称东阳建筑公司）、文山佳园房地产开发有限责任公司（以下简称佳园房地产公司）签署《合作协议》，签署协议后古德水岸二期工程由宏建公司、东阳建筑公司垫资建设，工程进行到2015年10月因诸多因素整个二期工程停止建设，造成逾期交房；李金键为了房屋建设要求37栋尽快复工，在复工前业主委员会代表多次与宏建公司、佳园房地产公司、古德房地产公司、政府相关部门协商达成共识，同意在不追究古德房地产公司延期交房的经济及法律责任的前提下完善后续建设工程，李金键等同意不追究，采用自救方案的方式筹资部分自救款（未交房款的30%作为启动资金，所交启动资金冲抵房款，李金键所述的2050000元不是业主自筹资金，而是业主应补交所欠的房款，到2018年12月底才全部交清所欠房款），交由宏建公司进行后续设施建设，剩余未交的房款办理银行按揭，先期工程款由垫资方垫资建设。2018年12月37栋完工，李金键在办理接房手续后违反承诺；佳园房地产公司及宏建公司提供的证据已证明在交房前李金键已同意不再追究古德房地产公司延期交房违约责任的事实；违约金的问题，古德房地产公司因政府拆迁和历史遗留问题造成逾期交房，古德房地产公司根据实际情况理应承担违约责任，李金键主张的违约金过分高于实际损失，根据合同法第一百一十四条第二款规定“约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院予以减少”，李金键计算的违约金已远远超出法定标准，李金键合同交易价2916元，当下参照同期同地段相同房屋的市场标准房价可达4800元至5500元/㎡左右，房屋延后交易，给李金键带来的是很高的利益而不是损失，李金键提出的经济损失不存在，李金键主张的利息及违约金不予承担；办理产权证问题，古德水岸二期是整体规划，因历史遗留问题，项目土地证公司用于融资加快拆迁建设，现古德房地产公司向法院申请破产重组，待重组方清算债务后，交由重组方按规定办理。二、李金键请求超过2年诉讼时效，其诉求依法不应得到支持。根据《中华人民共和国民法通则》第135条的规定，向人民法院申请保护民事权利的诉讼时效期间为2年，李金键于2012年12月31日实际交房之日起至今超过6年多的时间，李金键未向古德房地产公司及法院主张过违约金请求权，到李金键起诉已超过2年，丧失胜诉权，不受法律保护，请求法院驳回李金键诉讼请求。三、本案诉讼费由李金键承担。综上所述，李金键主张利息、违约金的理由不能成立，驳回其诉讼请求，诉讼费李金键承担。李金键围绕诉讼请求依法提交以下证据：1.《商品房购销合同》（复印件），证明李金键与古德房地产公司通过订立合同后，双方就产生权利义务关系,原告按约定支付房款,被告就应按约定时间交房，被告不按约定时间交房即为违约行为；2.《关于水岸二期延期交房的处理意见》（复印件），证明古德房地产公司逾期交房经购房户多次要求，古德房地产公司同意每天支付违约金10元、承担违约期间的利息；3.《通知》（复印件），证明昆明福邻物业公司是古德水岸二期物业的实际管理方，该公司通知交房的时间视为古德房地产公司交房时间，即为逾期交房终止时间；4.《签合同交费表》《收据》（复印件），证明李金键已履行付款义务，而古德房地产公司恶意拒绝履行义务；经质证，古德房地产公司对李金键提交的第1组证据《商品房购销合同》真实性无异议，对于每天10元违约金有异议，不予认可，因37栋在复工前政府有关部门人员、佳园房地产公司、宏建公司、古德房地产公司、业主委员会代表多方多次商议达成共识，已不再追究古德房地产公司逾期交房的经济及违约责任前提下才同意复工，此提议是复工前工作重点，如果业主不同意，古德房地产公司是不会同意复工并完成后续建设工程的；第2组证据《关于水岸二期延期交房的处理意见》不予认可，这份处理意见是在2014年年底至2015年3月之间，因拆迁工作受阻，水岸二期项目无法推进，同时有部分业主对古德房地产公司曾多次出现过激行为，考虑到社会稳定问题而出具的处理意见，并非古德房地产公司的本意，古德房地产公司不应承担责任；第3组证据《通知》不予认可，因为房屋交接工作，按流程应由建设施工方完工后，交由开发商，由开发商交由物业管理公司，但建设施工方完成建设后，没有移交给古德房地产公司，所以不具备交房事实；第4组证据无异议。本院认为，李金键提交的证据能够反映案件真实情况、与案件待证事实相关联、来源和形式符合法律规定，本院予以采信。古德房地产公司针对其辩解，提交以下证据：《会议纪要》两份、《致37栋购房者书》《倡议书》《会议记录》（均为复印件），证明2017年12月7日、2018年2月8日、2018年3月4日商讨水岸二期事宜，37栋业主同意不再追究古德房地产公司延期交房的经济及法律责任。经质证，李金键对古德房地产公司提交的《会议纪要》《致37栋购房者书》《倡议书》《会议记录》认为不客观真实，无关联性，不予认可，原告没有参与会议，所有会议记录均无原告及业主代表的签字，原告对上述证据并不知情，原告也从未授权给业主代表说不要违约金，业主代表也不可能同意。本院认为，古德房地产公司提交的证据能够反映案件真实情况，与案件待证事实相关联，来源和形式符合法律规定，本院予以采信。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2012年7月19日古德房地产公司（甲方）与李金键（乙方）签订《商品房购销合同》，合同约定“乙方购买甲方开发建设的水岸二期第37幢第3单元第6层602号商品房，该商品房总价款为334148元。甲方应于2012年12月31日前，将经建设单位组织验收合格，并符合本合同约定的该商品房交付给乙方。甲方如未按本合同第七条约定的时间交房，按自本合同约定的交房时间届满后的次日起至实际交房之日止90天内，甲方按每天10元向乙方支付违约金，合同继续履行。逾期90天后，乙方有权决定是否解除合同，如解除合同，则甲方向乙方支付总房款2%的违约金，甲方向乙方退还已付房款，已发生的交易相关税费由甲方承担，甲方不再承担逾期90天内的责任；如继续履行合同，甲方每逾期一天按10元向乙方支付违约金”等内容。李金键按合同约定于2013年5月23日前向古德房地产公司付清了购房价款334148元。2012年12月31前古德房地产公司未交房。本院(2019)云2601民初4049号案件查明，2015年1月7日古德房地产公司作出处理决定“……四、继续保留房源的客户，我司按不同栋号分别约定交房时间，补签购房协议，除承诺按原合同赔偿违约金外，同时按照已付款的银行同期利率计算，计算时间从原合同交房日起至实际交房日止；五、继续保留房源的客户，已经在银行办理银行按揭的，我司承担从原合同约定交房时间当月起至实际交房月期间的银行按揭贷款利息；七、我公司承诺……37栋……在2015年12月31日前交房”等内容。2015年12月31日古德房地产公司未交房。2017年12月7日由佳园房地产公司董事长黄文生组织古德水岸二期37栋业主代表栋长王金刚、1单元的单元长杨连顺、2单元的单元长孟金莲、3单元的单元长张登豪、4单元的单元长朱良芬及相关人员商讨37栋楼动工及相关事宜，形成会议纪要，参会人员黄文生、马志国、杨显奎、王金刚、杨顺（实为杨连顺）、孟金莲、张豪（实为张登豪）、朱良芬一致同意：购房户先交欠房款的50%作为启动资金，存入政府的监管账户，其余房款在完工后交清，购房户不再追究古德公司延期交房违约金及相关责任，也不能以违约金事项作为理由不来交付房款，在规定的时间不来交款的购房户，古德公司将把房子出售，待出售后返还以前业主交的首付款，不计利息。2018年2月8日，2017年12月7日参会的人员再次召开会议确认：争取在2018年3月10日前再次确定动工时间，完善共管账户。2018年3月4日张兴武、黄文生、马志国、罗荣华、胡云春、张文迪、37栋业主代表王金刚、张登豪等及部分业主参加佳园房地产公司37栋专题会议确认：1、3月6日开工三个月完成，6月30日完成全部工程消防工程，楼层对讲系统；2、专款专用政府监督，37栋古德公司交房违约金问题，由于古德公司已经无力进行赔偿，业主同意不再追究古德公司经济赔偿及违约责任；3、启动资金2018年3月25日为期，业主资金进入专管账户，其余资金暂由佳园垫资。2018年3月16日垫资建设方佳园房地产公司发出内容为“……五、所有购房者一致同意按所签购房协议执行，不再追究古德水岸延期交房产生的利息及相关违约责任……”等的倡议书，王金刚把倡议书发在37栋业主微信群。2018年12月20日文山福邻物业管理服务中心通知37栋业主接房，李金键接房。25日佳园房地产公司发出致37栋购房者书，内容为“根据业主自救委员会的承诺，即不以任何借口和理由追究古德公司延期交房的经济及法律责任……，必须在12月31日下午5点30分前持不追究古德公司违约责任的承诺书，并将所涉及房款及相关费用交纳票据到佳园公司办公室办理手续……”等。经双方当事人确认本案争议焦点为：古德房地产公司是否赔偿李金键利息损失78644.4元，支付李金键违约金21600元。本院认为，李金键、古德房地产公司签订的《商品房购销合同》系双方的真实意思表示，水岸二期37栋业主代表王金刚、杨连顺、孟金莲、张登豪、朱良芬代表37栋业主与垫资建设方佳园房地产公司等协商形成会议纪要同意和确认购房户不再追究古德房地产公司延期交房的经济赔偿及违约责任亦系真实意思表示，内容均不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗，签订《商品房购销合同》、形成《会议纪要》时具有相应的民事行为能力，《商品房购销合同》《会议纪要》有效，各方应当按《商品房购销合同》《会议纪要》诚实履行各自的义务。37栋业主代表与相关各方协商一致可以变更合同全部或部分约定，李金键作为37栋3单元602号业主应遵守合同变更后不再追究古德房地产公司延期交房的经济赔偿及违约责任的约定，李金键提交的证据未能证明古德房地产公司在合同约定部分变更后应承担延期交房的经济赔偿及违约责任，李金键要求古德房地产公司赔偿利息损失78644.4元、支付违约金21600元，本院不予支持。因合同约定发生变更对李金键的诉讼请求不予支持，古德房地产公司抗辩违约金过高、诉讼时效不再作评述。综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：驳回李金键的诉讼请求。案件受理费2120元，减半收取计1060元，由李金键负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于文山壮族苗族自治州中级人民法院。审判员  杨景景二〇一九年十一月二十五日书记员  王 丹