福建省福州市仓山区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0104民初468号 原告：郑培烝，男，1974年9月28日出生，汉族，户籍地福建省福州市鼓楼区，现住福州市仓山区。 原告：陈榕烽，女，1981年11月19日出生，汉族，户籍地福建省福州市仓山区，现住福州市仓山区。 上述原告郑培烝、陈榕烽共同委托诉讼代理人：陈大勇、刘侹杰，福建融成律师事务所律师。 被告：福建鸿博房地产开发有限公司，住所地福州市仓山区建新镇。 法定代表人：尤玉仙，该公司董事长。 委托诉讼代理人：左向真、李晓东，福建智君律师事务所律师。 原告郑培烝、陈榕烽与被告福建鸿博房地产开发有限公司（以下简称鸿博公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2019年1月9日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告陈榕烽及其委托诉讼代理人陈大勇、刘侹杰，被告鸿博公司委托诉讼代理人李晓东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 郑培烝、陈榕烽向本院提出诉讼请求：1.判令鸿博公司按已付购房款人民币416000元以每日万分之二的标准向郑培烝、陈榕烽支付自2016年3月1日起至实际交房之日止的逾期交房的违约金，暂计至起诉之日，违约金为人民币77625.6元；2.判令鸿博公司承担本案诉讼费和财产保全费。事实和理由：2015年10月11日，郑培烝、陈榕烽向鸿博公司购买坐落于福州市仓山区××街道××道××路××室××层××号车位（面积44.4平方米），总价款416000元,并签订《商品房买卖合同》，约定：出卖人应当在2016年2月29日前将符合约定条件的商品房交付买受人使用（第八条）；出卖人逾期交付的违约责任，自合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付违约金（第九条，未约定违约金计算标准）。合同附件六补充协议第五条第4款约定：买受人逾期办理房屋交付手续，或因买受人原因造成房屋未能按期交付的，每逾期一日，买受人应向出卖人支付购房款总额的万分之二作为违约金。合同签订后，郑培烝、陈榕烽支付了全部购房款，但鸿博公司迟延至今未交付房产，鸿博公司已构成违约，鸿博公司应向郑培烝、陈榕烽承担违约责任，违约金应按合同附件六补充协议第五条第4款所约定日万分之二标准支付。故依法具状起诉，请求判如所请。 鸿博公司辩称：一、本案系因福州市地铁一号线施工单位占用涉讼地下车库进出口的施工现场导致逾期交付车位，非属鸿博公司的责任，依据公众利益优先原则及双方之间合同的约定，不应由鸿博公承担逾期交付车位的违约赔偿责任。第一，2009年12月25日，鸿博集团通过公开挂牌拍卖方式竞买得福州市仓山区临江街道观井、观海路北侧，南江滨路南侧宗地2009-31地块。2010年4月18日，鸿博集团在福州市设立鸿博公司负责上述地块的开发建设。开发建设过程中，因福州市地铁一号线建设，出于公共利益优先原则，自2011年12月起鸿博·梅岭观海项目的观进、观海地块部分现场无条件被地铁建设单位占用，作为地铁施工作业场地，造成该地块房地产项目开发整体停滞。福州市地铁一号线完工期限原计划为2014年底，但实际建设过程中因地铁一号线路段的土地、房屋征收及管线建设延误，致工期实际延迟至2016年底，达两年之久。延期占用期间，地铁建设单位分别于2015年8月11日、2016年3月7日致函鸿博公司，告知将至2016年8月方可退出所占用场地。鸿博公司知悉后立即发函告知郑培烝、陈榕烽。该现场占用情形造成鸿博公司所开发涉讼商品房项目整体建设延期，且车库进入口地块被占用，无法完成交叉作业，故车库移交延期过错不在鸿博公司。地铁**线建设延期两年完成（原计划于2014年底通车，实际于2017年1月6日通车），造成涉讼商品房项目人防工程验收延期，相应延迟区间应计入鸿博公司顺延移交的时间内。第二，双方所签订《商品房买卖合同》及相关附件已就逾期交付车位作出特别约定（附件六补充协议第五条第5款）：如发生合同约定的不可抗力或以下情形之一的，鸿博公司可据实顺延交付车位日期，无需承担约责任：……因政府部门、市政能源部门进行与该房屋所在项目相关联的市政干线工程或采取临时措施而引起房屋延期交付的……其他不可抗力因素导致的情形；鸿博公司在上述事项发生时（包含属不可抗力的暴雨20天）均已依据合同约定向郑培烝、陈榕烽发函，充分履行了告知义务，故依据合同约定，鸿博公司不承担逾期交付车位的违约责任。二、涉讼地下车库具有人防工程属性，其交付使用受政府行政部门影响，未经政府人防部门验收，不得交付使用。依据《人民防空工程建设管理规定》第三十七条的规定，人民防空工程经验收合格的，方可交付使用。涉讼地下车库竣工后，交付使用仍应纳入政府人防行政部门的管理、验收。因地铁延期建设占用施工现场的影响未能全部消除，造成政府人防部门办理人防工程验收的延期，后致涉讼车位无法按时交付，责任不在鸿博公司，不应由鸿博公司承担赔偿责任。综上，因市政地铁建设占用鸿博公司施工场地，影响鸿博公司对涉讼地下车库的整体施工，造成政府人防部门验收延期，导致车位逾期交付，责任不在鸿博公司，依据双方合同约定，鸿博公司不应承担违约责任，恳请依法查明事实，驳回郑培烝、陈榕烽诉请。 本院经审理认定事实如下：2015年10月11日，郑培烝、陈榕烽作为买受人与出卖人鸿博公司签订《商品房买卖合同》，约定：郑培烝、陈榕烽购买由鸿博公司开发建设的坐落于福州市仓山区临江街道南江滨西大道南侧、观海路北侧江城锦绣商务住宅项目（原宗地2009-31号观井、观海地块）地下室地下**100车位，购房总价款416000元；出卖人应于2016年2月29日前依照国家和地方人民政府的有关规定，将符合各项约定条件的商品房交付买受人使用，但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：……2.施工期间发生降雨量超过60㎜或五级以上（包括五级）大风、地震及其他恶劣天气，出卖人可根据气象部门出具的证明顺延交房日期，因政府政策性原因及政府有关部门要求该项目暂停施工，出卖人可根据政府或相关部门出具的证明文件，按实际停工天数顺延工期（第八条）；除合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按合同规定的期限将商品房交付买受人使用，按下列第1种方式处理：1.按逾期时间，分别处理（不作累加）：（1）逾期不超过30日，自合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之一的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过30日后……买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之空（该比率应不小于本条第（1）项和第七条中的比率）的违约金（第九条）等；因发商无法按照第[1]约定，经双方协商一致同意，出卖人应当在商品房交付使用后365日内办理房屋所有权初始预登记，并将办理权属登记需由出卖人提供的资料交付买受人。如因出卖人的原因，买受人不能在商品房交付使用后365日内取得房屋权属证书的，双方同意按下列第（2）项处理：（2）买受人不退房，出卖人自逾期之日起每日按买受人已付款的0.001%向买受人支付违约金……。 2015年10月11日，双方签订合同附件六补充协议，约定：除合同及补充协议另有约定外，出卖人给买受人的所有通知（包括但不限于发送《入伙通知书》等）可用传真、挂号邮寄、特快专递、专人专递、在当地媒体报纸或网络媒体上发布公告等方式送达，文件送达的时间为……以挂号邮寄发出的，寄出后第7日为送达日，以特快专递发出的，寄出后第3日为送达日……，多次通知或以多种方式通知的，以第一次通知到达的日期为送达日，若买受人为多人时，出卖人向其中任何一人进行联系或发出任一种方式的通知，即视为向全体买受人发出通知（第一条）；合同第八条约定的房屋交付时间为2016年2月29日之前，具体时间以出卖人发出入伙通知确定的交房时间为准（不迟于前述交房日期），买受人对此无异议（第五条第1款）；双方一致同意将合同第八条所述的房屋交付条件修改为：商品房取得政府部门所出具该房屋质量验收合格的手续（即建设工程竣工验收证书）和消防验收合格，即具备向买受人交房的条件……（第五条第2款）；买受人逾期办理房屋交付手续，或因买受人原因造成房屋未能按期交付的，每逾期一日，买受人应向出卖人支付购房总款的万分之二作为违约金，且视为出卖人在入伙通知送达之日起的第5日已经将房屋交付买受人……双方明确，房屋一经交付，则视为买受人验收合格，买受人要求整修、整改或出卖人承担保修责任的，相关期间不视为出卖人逾期交房（第四条第4款）；如发生合同约定的不可抗力或以下情形之一的，出卖人可据实顺延交付车位日期，无需承担违约责任：（1）因政府部门政策变化或为遵守政府法令而引起房屋延期交付；（2）因政府部门、市政能源部门进行与房屋所在项目相关联的市政干线工程或采取临时措施而引起房屋延期交付……（5）买受人在房屋交付前仍有到期应付房款、违约金等或其他费用（含契税、公共维修基金等税费）尚未付清；（6）其他不可抗力因素导致的情形（第五条第5款）；如发生本条第5款[该款第（5）项除外]所述延期交房情况之一的，出卖人应在发生该情形后90日内通知买受人，如出卖人未履行本款所述通知义务，出卖人不得以此为由免除延期交房责任，但不可抗力等客观原因或买受人原因导致出卖人无法通知的除外（第五条第6款）；如发生不可抗力事件，受其影响的一方应在不可抗力发生之日起90日内通知另一方，并应于不可抗力事件影响消除后30日内，向另一方提供当地政府部门或公证机关出具的不可抗力事件发生的证明，否则，视为不可抗力事件未发生（第十二条）；补充协议作为合同附件，与合同正文具有同等法律效力，如与合同正文冲突，以补充协议为准等。 合同签订后，郑培烝、陈榕烽于2015年11月17日向鸿博公司支付了全部购房款。2018年8月，鸿博公司出具《车位交付通知书》，告知业主于2018年8月13日至梅岭观海营销中心办理车位交付手续等。但通知期日届满时诉争车位处设置有水箱，鸿博公司无法将车位交付给郑培烝、陈榕烽，2018年9月起鸿博公司的提供临时车位供郑培烝、陈榕烽泊车。 另，2015年8月11日，福州市城市地铁有限责任公司向鸿博公司出具榕地铁总函﹝2015﹞142号《关于福州市轨道交通1号线工程仍需使用福建鸿博房地产开发有限公司梅岭观海项目施工场地的情况说明函》，告知：根据1号线工程的整体工程筹划，由于过闽江段（达道站——上藤站区间）隧道施工需要，自2011年12月起，该标段施工单位上海市基础工程集团有限公司开始使用鸿博公司所开发鸿博·梅岭观海项目观进、观海地块间规划的上藤道路区域作为施工作业场地至今。目前其司仍在使用上述施工作业场地，按照工筹，需至2015年9月底方能退出大部分场地（其中工作竖井需使用至2016年3月底），届时方可将上述施工作业场地交由鸿博公司使用，请鸿博公司予以配合。 2015年11月27日，鸿博公司就郑培烝、陈榕烽购买涉讼车位所在项目的D#楼502单元房屋向郑培烝、陈榕烽出具《告业主通知书》（该通知书落款下方载有前述情况说明函及气象总结分别为附件1），告知：因福州市轨道交通1号线工程占用江城锦绣商务住宅项目观井、观海地块之间规划的上藤道路区域作为施工作业场地，导致其司迄今无法按照设计规划要求修建观井、观海地块之间的消防通道，难以开展江城锦绣商务住宅项目该区域消防工程施工工作，另因施工期间遭遇恶劣天气影响，导致江城锦绣商务住宅项目施工进度受到影响，故无法在原定合同所约定期限内交付房产，具体交付车位时间需根据地铁公司施工场地交还时间及其司消防工程施工、验收进展，再行通知各位业主等。郑培烝、陈榕烽于2015年12月29日收到。 2016年3月7日，福州市城市地铁有限责任公司向鸿博公司出具榕地铁总函﹝2016﹞37号《关于福州市轨道交通1号线工程仍需继续使用福建鸿博房地产开发有限公司梅岭观海项目施工场地的情况说明函》，告知：其司目前仍在使用鸿博公司所开发鸿博·梅岭观海项目观进、观海地块间规划的上藤道路区域部分施工作业场地，根据1号线过江段实际施工需要，需至2016年8月过江段联络通道施工完成后方能退出场地，届时方可将上述施工作业场地交由鸿博公司使用，请鸿博公司予以配合等。 2016年4月30日，鸿博公司就郑培烝、陈榕烽购买涉讼车位所在项目的D#楼502单元房屋及地下一层100车位向郑培烝、陈榕烽出具《告业主通知书》（该通知书上载有榕地铁总函﹝2015﹞142号、榕地铁总函﹝2016﹞37号情况说明函分别为附件1、2），告知：因福州市轨道交通地铁1号线工程未完工，仍占用涉讼项目地面区域作为施工作业场地，致使其司无法按原预定时间交付房产；根据目前进度，其司预计涉讼房产交付工作将推迟至2016年8月底，并有望提前完成，具体交付车位时间届时再行通知等。2016年4月30日，鸿博公司郑培烝、陈榕烽邮寄上述通知书，郑培烝、陈榕烽于2016年5月1日收到。 2015年5月6日，福州国土资源局出具榕土让［2015］06号《福州市国土资源局关于2015年第六次公开出让国有建设用地使用权的公告》，载明：宗地2015-16号建设必须满足市地铁公司《关于仓山观井观海地下空间开发涉及轨道交通1号线达道至上藤区间隧道保护控制标准与要求的函》（榕地铁总函［2015］43号）要求；若在2015年底前无法建设完成，则项目必须停止施工；宗地2009-31号“观井观海地块”项目业主单位承诺无偿提供观井、观海地块之间规划路地下空间结合部和出入口通行的通道，保证两个地下空间项目建成后畅通使用；宗地2015-16号位于福州市仓山区××道南侧，观井、观海规划路地下空间地块，土地面积4511㎡（合6.77亩），土地用途为停车场用地（地下空间）。 本院认为，郑培烝、陈榕烽与鸿博公司所签订《商品房买卖合同》及补充协议，系双方平等自愿达成，为双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按约履行。合同签订后，郑培烝、陈榕烽支付了全部购房款。鸿博公司未依约于2016年2月29日前向郑培烝、陈榕烽交付讼争车位即构成违约，依法应当承担违约责任。本案涉案工程建设因福州市轨道交通1号线工程建设需要导致迟延，依据商品房买卖合同及补充协议的约定，因政府部门、市政能源部门进行与房屋所在项目相关联的市政干线工程或采取临时措施而引起房屋延期交付的，鸿博公司可据实顺延交付车位日期，无需承担违约责任。本案中，鸿博公司在2016年3月7日福州市城市地铁有限责任公司向其致函告知因地铁1号线工程将逾期占用其项目场地后，于2016年4月30日即出具陈述该情况的告业主通知书并邮寄郑培烝、陈榕烽，已尽到于延期交付情形发生通知郑培烝、陈榕烽的义务，鸿博公司抗辩相应期间应从履行交付期间内扣除，符合合同约定，本院予以采纳。福州市城市地铁有限责任公司2016年3月7日所出具情况说明函内告知将持续占用涉讼车位所在项目部分区域作为施工作业场地至2016年8月过江段联络通道施工完成后方能退出场地，届时方可将上述施工作业场地交由鸿博公司使用，故本院认定扣减日期自2016年3月7日起至2016年8月31日。截止鸿博公司提供临时车位给郑培烝、陈榕烽泊车前一日迟延天数为2016年3月1日至2016年3月6日和2016年9月1日至2018年8月31日共计736天，依据合同第九条约定，逾期交付超过30日后，买受人不退房的，按日所计算逾期交付违约金比率不小于该条第（1）项中所约定的万分之一，故该期间逾期交付违约金按日万分之一标准，则鸿博公司应以已付房款416000元为基数，以每日万分之一标准支付逾期交付车位违约金为30617.6元（416000元×0.01%×736天）；但鸿博公司2018年9月起已提供临时车位供郑培烝、陈榕烽泊车，已满足的郑培烝、陈榕烽购买车位使用功能，故2018年9月1日起迟延交付违约金予以酌情调整按合同约定办证违约金标准计算即按日十万分之一计算。 福州市气象服务中心所出具气象总结中虽载有2013年2月1日至2015年8月31日期间福州市恶劣天气情况，但鸿博公司至2015年11月27日才出具告业主通知书上告知该情形并后续予以通知，未按补充协议约定尽到于每次不定期暴雨、高温、大风、台风天气发生或有相应持续结束后90日内通知郑培烝、陈榕烽的义务，且上述期间并未发生在本案合同期间，其据此抗辩恶劣天气所致延迟交付车位属合同约定免责情形，本院不予采纳。福州国土资源局于2015年5月6日所发布榕土让[2015]06号《福州市国土资源局关于2015年第六次公开出让国有建设用地使用权的公告》中载明：宗地2015-16号建设必须满足市地铁公司《关于仓山观井观海地下空间开发涉及轨道交通1号线达道至上藤区间隧道保护控制标准与要求的函》（榕地铁总函[2015]43号）要求，宗地2009-31号“观井观海地块”项目业主单位承诺无偿提供观井、观海地块之间规划路地下空间结合部和出入口通行的通道，保证两个地下空间项目建成后畅通使用，地铁1号线建设单位福州市城市地铁有限责任公司向鸿博公司所发送函件中亦明确使用鸿博公司所开发鸿博·梅岭观海项目观井、观海地块间规划的上藤道路区域作为施工作业场地，故郑培烝、陈榕烽抗辩地铁1号线建设对涉讼车位所在宗地2009-31号项目施工不造成影响，无依据，本院不予采纳。城市轨道交通建设为政府公益项目，本案地铁1号线建设属市政干线工程，政府立项后委托具体企业施工，并不影响其政府公益性，郑培烝、陈榕烽抗辩地铁1号线建设施工单位为企业法人，不属于补充协议所约定政府部门所进行市政干线工程建设，由此所致的迟延交付车位不属于补充协议所约定免责情形，本院不予采纳。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第三款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下： 一、福建鸿博房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向郑培烝、陈榕烽支付逾期交付车位违约金30617.6元，并以购车位款416000元为基数，自2018年9月1日起按日十万分之一标准计付逾期交付车位违约金至实际交付车位时止； 二、驳回郑培烝、陈榕烽的其他诉讼请求。 如果债务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1740元，适用简易程序减半收取计870元，由郑培烝、陈榕烽负担568元，福建鸿博房地产开发有限公司负担302元；财产保全费800元，由福建鸿博房地产开发有限公司负担。福建鸿博房地产开发有限公司负担的诉讼费用于本判决生效之日起七日内向本院缴纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于福州市中级人民法院。 审判员 林 珲 二〇一九年十一月十四日 书记员 施炜莹 附一：本民事判决书引用的法律条款 1.《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 2.《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 附二：执行申请提示 发生法律效力的民事判决、裁定、调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条规定，“申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。”