山东省泰安高新技术产业开发区人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁0991民初437号原告（反诉被告）：泰安市祝阳建筑安装工程公司，住所地山东省泰安市祝阳镇。法定代表人：赵焕星，经理。委托诉讼代理人：李伟刚，山东华林律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘峰，山东华林律师事务所律师。被告（反诉原告）：山东医药技师学院，住所地山东省泰安高新区凤天路999号。法定代表人：李松涛，院长。委托诉讼代理人：冯军，山东泰润律师事务所律师。委托诉讼代理人：李海波，山东泰润律师事务所律师。原告（反诉被告）泰安市祝阳建筑安装工程公司与被告（反诉原告）山东医药技师学院建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）泰安市祝阳建筑安装工程公司委托诉讼代理人李伟刚、刘峰，被告（反诉原告）山东医药技师学院委托诉讼代理人冯军、李海波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）泰安市祝阳建筑安装工程公司向本院提出诉讼请求：1、请求法院依法判令被告立即支付原告工程款336000元并自起诉之日起按同期银行贷款利率支付利息至付清为止。2、本案诉讼费、保全费等全部由被告承担。事实和理由：2016年9月14日原告和被告签订《建设工程施工合同》，原告为被告建设的综合教学楼（一期）及学生餐厅施工图纸内的建筑、装饰、安装等工程进行施工。合同签订后，原告严格按照被告的施工要求对综合教学楼及餐厅等工程进行施工。期间，被告拨付给原告部分工程款。2019年1月，经过竣工结算审核，原告施工的工程总审定结算金额为26625775.27元。期间，原告为被告出具合格发票。依据合同约定付款条件，被告应付25294486.51元（质保金除外），但被告仅付24958486.51元，现阶段欠付336000元。为此，特向贵院具状起诉，请贵院依法判决。被告（反诉原告）山东医药技师学院辩称：被告不存在欠付原告工程款事实，应依法驳回原告诉求。被告（反诉原告）山东医药技师学院向本院提出反诉请求：1、判令反诉被告承担逾期竣工违约责任，支付反诉原告逾期竣工违约金53.1万元；2、本案反诉费用由反诉被告承担。事实与理由：2016年9月14日反诉原告作为发包人、反诉被告作为承包人签订《建设工程施工合同》一份，合同约定由反诉被告施工反诉原告综合教学楼（一期）及学生餐厅建设工程，具体包括施工图纸内的建筑、装饰、安装工程施工。根据《建设工程施工合同》第一部分合同协议书第二条关于合同工期的约定，工期总日历天为180天。双方在《建设工程施工合同》第二部分通用合同条款第7.3.2开工通知中约定工期自开工通知中载明的开工日期起算。监理单位下达的合同项下工程的全面开工通知中载明的开工日期为2016年11月11日。按照《建设工程施工合同》第一部分合同协议书第二条合同工期的约定，工期总日历天数为180天，自2016年11月11日至2017年5月9日扣除法定节假日、冬季施工等客观原因造成的施工间歇，反诉被告应在2017年7月7日完成竣工。而本案中反诉被告实际交付工程的时间是2018年3月24日，以此时间作为竣工日期，因反诉被告原因造成工期延误达177天。根据双方在《建设工程施工合同》第三部分专用合同条款第7.5.2款的约定，因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金：3000元/天。故反诉被告应向反诉原告承担逾期竣工的违约责任，其应支付反诉原告逾期竣工违约金53.1万元。综上，请贵院依法查清事实，支持反诉原告的反诉请求。原告（反诉被告）泰安市祝阳建筑安装工程公司辩称：根据合同的约定答辩人所施工的工程工期是180天，监理单位于2016年11月11日正式开工建设的，根据被答辩人的推算，称答辩人施工的工程应在2017年7月7日竣工，答辩人实际交工是在2018年3月24日，扣除法定节假日、冬季施工等以此推算工期延误177天。但是通过被答辩人提供的证据看出，只是扣除因天气原因、法定节假日停工的天数，并没有扣除被答辩人的自身原因造成的工期延误天数，其提交的证据不能证实是由于答辩人的原因造成工程逾期竣工，所以被答辩人反诉答辩人要求承担逾期竣工违约责任是没有任何事实依据的。退一步讲，即使存在逾期竣工的事实，但也没有像反诉人所称的逾期177天，根据监理单位出具的《情况说明》等证据能证实答辩人施工的工程竣工时间应该执行2018年1月17日而不是反诉人主张的2018年3月24日。答辩人仅总工期拖延16天，不是工期逾期177天。再者，即使答辩人存在逾期施工违约行为，根据双方之间签订合同约定的违约金3000元／天实属过高，请贵院依据本案钢材上涨投标价格相差太大、被答辩人的原因等因素，对违约金数额予以调整降低。综上，被答辩人所称的逾期竣工并不是答辩人的原因造成。请法院依法查清事实，驳回被答辩人的反诉请求。原告（反诉被告）泰安市祝阳建筑安装工程公司针对其诉讼请求，向本院提交了如下证据材料：1、原被告签订的《建设工程施工合同》一份。2、审核报告书及竣工结算审核报告各一份。3、发票复印件64张。4、收据、银行流水各一张。被告（反诉原告）山东医药技师学院针对反诉部分，向本院提交了如下证据材料：1、原被告签订的《建设工程施工合同》一份。2、开工报告复印件两份。3、开工令两份。4、监理日志14份。5、工作联系单一份。6、付款通知。7、监督检查表及建设工程整改报告。8、监理公司出具的情况说明。反诉被告针对反诉原告反诉理由提交了以下证据。1、工作联系单6份。2、监理公司出具的情况说明一份。3、监理公司出具工程超期的进一步明确一份。4、工作联系单4份。5、电子邮件四封。6、电子邮件六封。本院依法对担任该工程的监理人员岳春生进行了调查，双方当事人进行了质证。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对原告提交的证据1、2、3、4，对被告提交的证据1、2、3、7等证据双方当事人均无异议，本院予以确认并在卷佐证。对有异议的被告提交的4、5、6、8等证据，即证据4是监理日志，是专业监理真实记录了当时的施工情景，故本院予以采信。证据5是工作联系单，反诉原告没有提交送交反诉被告的证据，且反诉被告不认可，故本院不予采信。证据6是付款通知，该通知真实反映了反诉原告付款及扣款的实际情况，故本院予以采信。证据8为施工超期时间及计算金额，该证据与反诉被告提交的证据3相矛盾，故该两份证据本院不予采信。对反诉被告提交的1、2、3、4等证据，即证据1是工作联系单，该证据由监理公司签收，监理公司并没有提出异议，故本院予以采信。证据2、3是由监理单位出具的向反诉原告反映施工工程的情况说明，反诉原告当时没有提出异议，故本院予以采信。证据4是反诉被告向反诉原告出具的施工进度情况说明，该份证据是反诉被告写给反诉原告的，反诉原告没有收到该证据，且反诉原告也不认可，故该证据本院不予采信。对证人泰安瑞兴工程咨询有限公司担任该工程的监理人员岳春生的调查中，是这样表述的，暂估的项目学校在参与招标的过程中，拖延了工期，暂估的项目需要走招标程序，按照合同在招标时，学校作为监督人参与，认为施工单位工期延误了16天。以上监理公司的监理的证人证言，全面、客观的叙述了工期拖延的情况具体情况，本院予以采信。根据当事人陈述及经审查确认的证据，本院认定事实如下：2016年9月14日，原告泰安市祝阳建筑安装工程公司与被告山东医药技师学院签订了《建设工程施工合同》，原告承揽了被告综合教学楼（一期）及学生餐厅工程施工，合同开工时间为2016年9月20日，实际开工日为2016年11月11日，计划竣工时间为2017年3月19日，因为双方的原因，造成了施工工程延期，合同还约定了逾期违约金，每天3000元，该合同价款为26429386.27元，2019年1月23日经过竣工结算审核，原告施工的工程总审定金额为26625775.27元，被告支付了24958486.51元，扣除质保金，余款336000元被告未付。该工程已交付使用。本院认为，原被告双方签订的《建设工程施工合同》合法有效，双方当事人应依合同切实履行各自义务，对原被告均具有法律约束力。对被告欠工程款336000元双方均无异议，故原告要求被告支付欠款的请求，本院予以支持。原告要求支付利息的请求，因合同没有约定，故本院不予支持。反诉原告反诉称反诉被告支付反诉原告逾期竣工违约金53.1万元的理由，本院认为，在庭审中，反诉被告提交的工作联系单中体现出，反诉被告多次向监理公司及反诉原告反应因合同暂估价项目迟迟未确定，影响了工程，反诉原告及监理公司没有明确的答复，故影响工程拖延的责任在反诉原告。因双方向法庭提交的证据不一致，本院对该工程的监理进行了调查且双方进行了质证，监理明确了该工程反诉被告拖延16天，造成工程拖延，反诉被告承担16天的责任。故本院部分支持反诉原告的请求。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：一、被告（反诉原告）山东医药技师学院于本判决生效后十日内偿还原告（反诉被告）泰安市祝阳建筑安装工程公司工程款336000元。二、驳回原告（反诉被告）泰安市祝阳建筑安装工程公司的其他诉讼请求。三、原告（反诉被告）泰安市祝阳建筑安装工程公司于本判决生效后十日内偿还被告（反诉原告）山东医药技师学院逾期竣工违约金48000元。四、驳回被告（反诉原告）山东医药技师学院的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取3170元，由被告山东医药技师学院负担，先由原告垫付，在执行时一并执结。反诉费4555元由反诉原告山东医药技师学院负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省泰安市中级人民法院。审判员  孟宪彬二〇一九年十一月二十八日书记员  赵 云