贵州省纳雍县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）黔0525民初3909号 原告：黄鹂，女，1950年4月1日出生，穿青人，住贵州省纳雍县。 委托诉讼代理人（特别授权）：王奕，广东典元律师事务所律师，执业证号14451201610858270。 被告：贵州省慕俄格房地产开发有限公司，住所地贵州省纳雍县雍熙办事处县府街，统一社会信用代码：91520525584136920T。 法定代表人：陈静，该公司董事长。 委托诉讼代理人（特别授权）：唐明晋，贵州贵翔律师事务所律师。执业证号15201201210419540。 委托诉讼代理人（特别授权）：龙藤德，该公司副总经理。 原告黄鹂与被告贵州省慕俄格房地产开发有限公司（以下至判决主文前简称为“慕俄格公司”）商品房销售合同纠纷一案，本院于2019年10月9日立案受理后，依法适用简易程序于同年10月30日、11月28日两次公开开庭进行审理。原告黄鹂的委托诉讼代理人王奕、被告慕俄格公司的委托诉讼代理人龙藤德、唐明晋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告黄鹂向本院提出诉讼请求：1、判令被告承担未交付房地产权证的违约责任，依合同约定违约金计算至履行之日，暂计算到2019年9月2日为32339.20元；2、本案诉讼费用由被告承担。事实及理由：2016年8月8日，原告与被告签订《商品房买卖合同》，约定原告购买由被告开发位于纳雍县汇金国际Ｄ栋28-5号商品房，原告按约支付购房款196233元，办理了相关手续，被告也交付了商品房。合同约定，被告应于2017年5月31日前取得商品房所有权初始登记，并将办理商品房转移登记的有关文书交付给原告，而时至今日，被告未向原告办理、交付合同约定的房地产权证，根据合同约定，被告应向原告支付违约金196233元×824天×0.0002＝32339.20元。 被告慕俄格公司辩称，1、原被告双方没有约定被告有交付房地产权证的义务，原告也没有委托被告为其办理产权证；2被告于2019年5月28日通过在楼道张贴公告的方式通知业主办理转移登记的相关事宜并明确告知业主对房屋面积有误差的房款多退少补，原告未交清应补交的差价款，被告有权按原告累计逾期时间相应顺延办理房屋转移登记文件且不承担违约责任；3、原告未得到房屋产权证，是因政府未及时将案涉房屋所在小区消防通道的旧房拆除，导致楼盘验收不能通过，因此延误办理初始登记证的时间，被告已通知包括原告在内的业主，因为此事部分业主曾经堵塞小区通道、车库入口，后来通过政府协调，我公司承诺在政府完成旧房拆迁后两年内取得房屋初始登记才平息纠纷，而政府在2018年1月3日才启动拆迁工作，导致我公司未在合同约定期限内办理房屋初始登记证。根据合同约定，这属于不可抗力因素，应免除被告的责任；4、2017年12月11日也即是业主堵塞小区通道时，被告向业主出具的《承诺书》改变了合同约定办证的期限，且业主代表已经签字同意，那么原告取得房屋产权证的期限应是2019年12月31日，因此被告不存在违约的情况；5、即使我公司违约，原告主张的违约金也只能计算至2019年5月28日通知业主办证时截止。 本院经审理认定事实如下：被告慕俄格公司经纳雍县人民政府批准开发建设纳雍县汇金国际房地产项目，建设工程规划许可证号为“建字第520000201316053号”，预售许可证号为“纳商房预字第××号（4）”。 2016年8月8日，慕俄格公司为出卖人与黄鹂为买受人签订《商品房买卖合同》（合同编号为：2016001814），约定原告购买被告开发位于纳雍县汇金国际Ｄ栋28-5号商品房。合同约定，该商品房规划用途为住宅，建筑面积为77.87平方米，套内建筑面积65.84平方米，该商品房总价款为196233元，原告应于合同签订之日向被告一次性全部支付全部房款，被告应当在2016年11月30日前向原告交付该商品房；被告承诺于2017年5月31日前,取得该商品房所有权初始登记,并将办理商品房转移登记的有关文书交付给原告；被告不能在约定期限内向原告交付办理商品房转移登记的有关文书，约定日期起90日以后，原告不退房的，被告自约定日期起至实际交付办理商品房转移登记的有关文书之日止，按日向原告支付已付购房款万分之二的违约金。合同签订当日，原告向被告支付了全部房款196233元，被告按合同约定将汇金国际Ｄ栋28-5号商品房交付给原告占有使用。因被告开发建设的汇金国际项目未通过整体验收，未能在合同约定的期限内将办理商品房转移登记的有关文书交付给原告，原告于2019年9月2日取得案涉房屋权属登记证书。 另查明，《商品房买卖合同》约定向业主交付办理房屋转移登记的相关文书期限逾期后，部分业主多次聚集以各种方式向被告反映并主张权利。2017年12月11日，就相关业主聚集反映被告迟延办理房屋产权证书问题，纳雍县人民政府相关职能部门派员参与协调，被告于同日向广大业主承诺：汇金国际项目在县委宿舍拆除后一年内办理竣工验收备案，竣工验收备案后一年内为业主办理不动产登记证。2019年5月23日，被告取得了其开发的涉案房屋不动产权证。同年5月28日，被告在小区内醒目处张贴《关于办理汇金国际房屋产权登记之公告》，通知包括原告在内的业主于2019年6月1日至2019年8月30日期间前往慕俄格房开公司财务部办理房屋交易款项结清手续，并明确若在此期间未办理结清手续及未提交办证所需资料导致逾期办证或产生损失的，后果自负。 上述事实，有《商品房买卖合同》、收款收据及当事人陈述在案为凭，这些证据已经庭审质证和本院审查，可以采信。 结合双方当事人的诉辩主张及本院查明的事实，本案的争议焦点是：1、被告未按约定向原告交付涉案商品房权属登记证书是否构成违约；2、如构成违约，违约责任如何承担。 本院认为，关于被告未按约定向原告交付涉案商品房权属登记证书是否构成违约的问题，被告慕俄格公司是依法登记的房地产开发企业，其与原告黄鹂签订的《商品房买卖合同》合法有效，双方均应按合同约定条款全面履行合同义务，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。根据合同约定，限期向原告交付办理商品房转移登记的有关文书、确保原告不因被告原因迟延取得房屋权属证书，是商品房买卖合同项下被告应当承担的主要合同义务。因被告未按约定期限将办理商品房转移登记的有关文书交付原告，导致原告于2019年9月2日才取得案涉商品房权属登记证书，已经构成违约，应承担相应的违约责任。 被告的抗辩理由为：一是因政府不能完成旧房拆迁致使其消防不能通过验收属于不可抗力应予免责，二是原告未补交超面积的房屋价款、拒不提供办证的相关资料，不应承担违约责任。经审查，首先，根据《中华人民共和国合同法》第一百二十一条“当事人因第三方的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或按照约定解决。”的规定，无论造成涉案房屋不具备办理不动产权登记或办理转移登记条件的原因是被告原因还是第三人的原因，都不能改变被告逾期办证的事实，其提交的证据也不足以证明因政府原因未及时拆除旧房导致消防验收不能通过属于不可抗力，从而具有部分或者全部免责事由；其次，原告已按合同约定交纳了全部购房款，至于交付的房屋是否超过约定的面积，是不确定的因素，需经相关部门测量后才能确定，且被告也没有将涉案房屋测量应补交的金额具体通知原告，故对该抗辩理由不予采纳。 关于如被告构成违约，违约责任如何承担的问题，本案中，原、被告双方签订的《商品房买卖合同》中违约条款内容具体明确，且不违反法律、法规的强制性规定，被告逾期交付办理商品房转移登记有关文书的违约事实成立，应当依照合同约定向原告承担违约责任，被告应从违约之次日起即2017年6月1日起按日支付违约金，由于被告已经于2019年5月23日办理了涉案楼栋的初始登记并于2019年5月28日向业主发出公告，要求业主提交办证所需资料，可以认定截止2019年5月28日，被告已经具备向业主交付办理商品房转移登记相关文书的条件。因此，原告主张的违约金只能以已付购房款196233元为基数，从2017年6月1日起按日万分之二计算至2019年5月28日共727天，计算为196233元×727天×0.0002=28532.28元。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百三十五条、第一百三十六条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告贵州省慕俄格房地产开发有限公司于本判决生效之日起二十日内向原告黄鹂支付未按合同约定交付办理商品房不动产权属证书的违约金28532.28元。 二、驳回原告黄鹂的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1208元，适用简易程序审理减半收取计604元，由原告黄鹂负担71元，被告贵州省慕俄格房地产开发有限责任公司负担533元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于贵州省毕节市中级人民法院。 审判员  吴咏梅 二〇一九年十一月二十八日 书记员  何 方