四川省广安市广安区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川1602民初4914号 原告:李玉婷，女，汉族，生于1987年8月1日，住四川省广安市广安区。 被告:四川省博美百佳装饰工程有限公司广安分公司，住所地四川省广安枣山物流商贸园区站前大道1号万贯法国风情街4幢2楼207号和208号。 负责人：何燕。 被告：四川省博美百佳装饰工程有限公司，住所地大英县蓬莱镇卓筒大道。 法定代表人：舒君。 被告：广安市朗润装饰工程有限公司，住所地四川省广安枣山物流园区站前大道东段1号4-207/4-208号。 法定代表人：张敏。 被告：张敏，男，汉族，生于1984年12月8日，住四川省广安市前锋区。 原告李玉婷与被告四川博美百佳装饰工程有限公司广安分公司（下简称博美公司广安分公司）、四川省博美百佳装饰工程有限公司（下简称博美公司）、广安市朗润装饰工程有限公司（下简称朗润公司）、张敏装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年7月8日立案后，由本院审判员杨秀华独任审判，于2019年10月15日、2019年11月15日公开开庭进行了审理。原告李玉婷到庭参加了诉讼，被告博美公司广安分公司、被告博美公司下落不明，本院向其公告送达了开庭传票等相关法律文书，公告期满后，仍未到庭参加诉讼；被告朗润公司、被告张敏经本院传票传唤未到庭参加诉讼；本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告李玉婷向本院提出诉讼请求：1、请求依法判决四被告返还原告支付的未施工部分的装修款100000元，并支付违约金30177.6元；2、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2018年10月21日,原告与被告博美公司广安分公司签订了一份《广安市家庭装饰装修施工合同》,合同编号2018106,约定由被告博美公司广安分公司负责完成原告在广安市广安区南城印象8-703的整体装修,合同签订之日付30%,水电完工并验收合格付30%,木工、泥工完工并验收付35%,整体完工验收合格15日内付5%，同时在合同12.1条约定了违约责任,违约方应向守约方支付工程造价20%的违约金,若因此造成损失的,违约方应予以赔偿。合同签订后,原告依约履行了合同义务,先后向被告博美公司广安分公司支付了两笔工程款90527.82元,但是被告博美公司广安分公司只做到第二期工程且未完工,在2019年1月底以即将过年为由单方停工。2019年春假假期结束后，原告联系被告博美公司广安分公司要求立即复工，但相关设计师及项目经理均表示已离职,装修事宜要联系被告博美公司广安分公司的另一经理被告张敏。原告即刻联系了被告张敏,被告张敏却单方告知原告由被告朗润公司接手完成原告房屋剩下的装修工程,并要求原告缴纳第三期装修工程款,承诺交款后即刻复工。原告又于2019年3月17日支付了第三笔装修工程款4万元。但在原告转款后,被告朗润公司并未至现场进行任何施工。因被告博美公司广安分公司、被告朗润公司严重违约,2019年3月29日原告约见被告张敏要求退款和赔偿。但被告张敏表示不同意退款,表态会继续履行装修义务,并作出书面承诺,承诺在两个月之内完成剩下所有的装修项目,2019年5月17日交房,如有违约,按完工量的百分之十退款,同时未完成部分全额退款,由被告张敏支付。但在此之后,原告的装修工程仍未有任何施工和进展。原告认为,被告博美公司广安分公司没有按照合同约定履行装修义务,严重违反了合同约定。被告朗润公司承诺被告博美公司广安分公司的债务由其承担,被告张敏亦承诺如未完成上述装修项目,退款部分及违约金由其支付,被告朗润公司、被告张敏加入了案涉装修合同的债务承担。被告博美公司作为被告博美公司广安分公司的总公司,应直接承担被告博美公司广安分公司债务的清偿责任。综上所述,原告为维护自己的合法权益,特提起诉讼。庭审中，原告当庭将第1项诉讼请求装修款的金额申请变更为85030元。 被告博美公司广安分公司、博美公司、朗润公司、张敏未作答辩。 经审理查明：2018年10月21日,原告（甲方）与被告博美公司广安分公司（乙方）签订了《广安市家庭装饰装修施工合同》,主要约定由被告博美公司广安分公司负责完成原告在广安市广安区南城印象8-703的整体装修,工程造价150888元，工程承包方式为乙方包工、部分包材料，甲方提供部分材料，同时在合同12.1条明确约定，合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价20%的违约金，若因此造成损失的，违约金应予以赔偿。2019年3月17日，被告张敏在该合同第2页顶部书面批注：现经甲乙双方协商，此工地在2019年5月17日前完工交付给甲方。 2018年10月7日，被告博美公司广安分公司向原告出具收到装修定金3000的收款收据，于2018年11月25日，又向原告出具收到装修工期款45260元的收款收据。2019年3月17日，被告朗润公司向原告出具收到装修款82270元的收款收据。原告共计支付装修款130530元。 合同签订后,原告称其先后向被告博美公司广安分公司支付了两笔工程款90527.82元,原告又于2019年3月17日向被告张敏账号支付了第三笔装修工程款4万元。原告提供的转款记录显示具体转款时间：2018年10月21日，通过扫收款码付款给被告博美公司广安分公司出纳郭晓杰42267.82元，2018年11月25日，通过扫收款码付款给被告博美公司广安分公司出纳郭晓杰35260元。 2019年3月29日，被告张敏出具承诺，主要内容为：因博美公司广安分公司与被告朗润公司签订转让协议，原告的装饰装修由朗润公司接手，具体由他本人负责，一起债权债务由他本人承担，具体工期大致如下…，如他按上述工期完成工作，原告按合同约定支付款项，如未按上述承诺完成工作，他自愿按完成工作的10%退款给原告，未完成部分全额退款，由他本人支付。 被告博美公司广安分公司、被告朗润公司负责原告房屋装修的项目经理雷某出庭证明，原告的房屋整体装修项目目前已完成部分分别为：餐厅吊顶安装，价值约8000元；厨卫墙砖地砖铺贴，价值约26000元；厨卫两扇门及一个厕所蹲坑安装，价值约2000元；水电安装，价值约8000元；两个飘窗石材和门槛石安装，价值约1500元，拆墙，价值约4000元；所有完工项目价值总和约49500元，已完工约占全部工程的40%，折合合同价款约为60000元。 2019年11月8日，四川省广安市金城公证处对原告房屋装修状况进行了保全证据公证。 原告与被告博美公司广安分公司签订的《广安市家庭装饰装修施工合同》也未依约载明甲乙双方各提供的装饰装修材料明细表。被告博美公司广安分公司对原告房屋制作的预算表未提供具体装修项目的金额。原告未申请对被告已完工造价进行评估。 被告朗润公司是个人独资企业，被告张敏系被告朗润公司的法定代表人和投资人。被告博美公司广安分公司系被告博美公司的分公司。2019年1月至2019年3月，证人雷某在被告朗润公司工作，担任工程部总监职务。 上述事实，有《广安市家庭装饰装修施工合同》、预算表、收款收据3张、转款记录、现场照片、证人雷某证言、企业信用信息公示系统查询结果、（2019）川1602民初4921号民事判决书及原告的当庭陈述等证据予以证实。 本院认为，本案主要的问题是责任主体和责任范围问题。 第一，关于责任主体的问题。被告博美公司广安分公司向被告朗润公司转让对原告的债务，未得到原告的明确同意，故被告博美公司广安分公司应当继续承担其对原告的责任。被告博美公司广安分公司系被告博美公司的公司，根据公司法的相关规定，其应对分公司的债务承担民事责任。被告朗润公司的法定代表人张敏代表被告朗润公司自愿受让被告博美公司广安分公司与原告签订的《广安市家庭装饰装修施工合同》中约定的债权债务，故被告朗润润公司应对原告承担责任。被告张敏接收了原告向其直接交纳的部分装饰装修款，且被告朗润公司是个人独资企业，被告张敏系被告朗润公司的法定代表人和投资人，另被告张敏向原告出具了承诺书，承诺其本人自愿承担债务，故被告张敏亦应依约依法对原告承担责任。综上，四被告均是本案的责任主体。 第二，关于责任范围问题。原告与被告博美公司广安分公司签订的《广安市家庭装饰装修施工合同》系双方真实意思表示，合法有效，合同双方均应当全面履行义务。被告未按合同约定完成装饰装修工作，构成违约，致使原告的合同目的无法实现，原告请求返还未装饰装修部分的款项，实际系原告解除与被告博美公司广安分公司签订的《广安市家庭装饰装修施工合同》。由于合同未进行对账确认，合同及预算表均未约定各项费用清单，由于原告不申请司法鉴定评估，被告亦未到庭申请司法鉴定评估，本院根据原告举示的被告博美公司广安分公司、被告朗润公司的项目经理雷某出庭证言和书面证明，对所有完工项目价值总和约49500元的事实予以确认，故根据原告已交纳的工程款130530元，被告应返还的金额为81030元。合同明确约定，违约方应向守约方支付工程造价20%的违约金,由于被告未到庭对违约金约定标准提出抗辩意见，故本院应当依据双方的合同约定确认违约金的数额，工程造价为150888元，故其20%的数额为30177.6元。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第八十四条、第九十四条第四项、第一百零七条，《中华人民共和国公司法》第十四条，《中华人民共和国个人独资企业法》第三十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下： 一、被告四川博美百佳装饰工程有限公司广安分公司、四川省博美百佳装饰工程有限公司、广安市朗润装饰工程有限公司、张敏返还原告李玉婷支付的未施工部分的装饰装修款81030元，并支付违约金30177.6元，两项共计111207.6元； 二、驳回原告李玉婷的其他诉讼请求。 上述债务，义务人应于本判决生效之日起十五日内履行完毕，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息，权利人可在本生效判决规定的履行期限最后一日起二年内向本院申请执行。 本案受理费2604元，由原告李玉婷负担90元，被告四川博美百佳装饰工程有限公司广安分公司、四川省博美百佳装饰工程有限公司、广安市朗润装饰工程有限公司、张敏共同负担2513元，向广安市广安区人民法院交纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院或广安市中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出上诉状副本，上诉于广安市中级人民法院。同时预交上诉案件诉讼费，逾期未预交又提不出缓交申请的，依法按自动撤回上诉处理。 审 判 长  杨秀华 人民陪审员  曾小琴 人民陪审员  刘庆容 二〇一九年十一月十五日 书 记 员  陈侣帆 附相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第八十四条债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。 第九十四条第四项有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国公司法》第十四条公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。 《中华人民共和国个人独资企业法》第三十一条个人独资企业财产不足以清偿债务的，投资人应当以其个人的其他财产予以清偿。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己的主张，有责任提供证据。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。