山西省长治市潞州区人民法院民事判决书（2019）晋0403民初1728号原告莫明祝，女，1979年7月3日出生，汉族，河南省林州市人，自由职业，现住长治市。委托代理人牛步田，山西大路律师事务所律师。被告长治市双创梦工厂企业孵化服务有限公司。统一社会信用代码：×××。住所地长治市太行西街159号。法定代表人李忠三，职务执行董事。委托代理人张飞飞，男，1987年10月27日出生，汉族，山西省长治市人，系长治市双创梦工厂企业孵化服务有限公司职工，现住山西省长治市潞州区紫坊村东街137号。身份证号码×××。原告莫明祝与被告长治市双创梦工厂企业孵化服务有限公司劳务合同纠纷一案，本院于2019年7月18日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告莫明祝的特别授权代理人牛步田、被告长治市双创梦工厂企业孵化服务有限公司的特别授权代理人张飞飞均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告诉称：原、被告于2018年4月19日签订《工程劳务大清包施工合同》，合同约定被告位于锻压厂区的长治市双创梦工厂休闲广场商贸街项目由原告施工，原告于2018年10月完工，确定工程价款1308320元，被告支付55万元后未继续付款，后原告找高新区综合执法队处理该纠纷，在高新区综合执法队调解下，原告与被告达成调解协议，确定被告还欠原告工程款752000元，被告分四次付清，被告如约支付了前三期欠款，最后一笔252000元未如期支付，经原告催要被告也拒绝履行，原告无奈，诉至人民法院。请求人民法院判令：1、被告支付原告工程欠款252000元及利息2520元；2、诉讼费由被告承担。原告增加诉讼请求：请求被告另行支付3个月利息共计3780元。被告辩称：1、原告未按合同约定按时完工，工期延误155天，应从未退款中每天应当扣除一千元；2、原告施工工程质量不合格，根据合同约定，被告应当扣除5%的质保金共计64764元。原告为支持其诉请，向法庭提供下列证据：1、工程劳务大清包施工合同一份，证明双方约定工程单价360元/㎡，被告需要向原告提供钢筋、混凝土、砖、水泥、石粉等建筑材料。因被告供应材料不及时，导致原告延误工期，工期应当顺延；2、还款协议一份，证明是在高新区综合执法队调解下，原被告确定了未结清工程款数额以及付款期限；双方约定，如未按期付款应承担相应利息损失。针对原告所举证据，被告发表质证意见称：证据1真实性认可，但合同约定原告在延期和工程质量存在问题的情况下，应当扣除质保金和工期延误的罚金；原告应当提供相应的证据证明被告未及时供应材料；证据2真实性认可，但不同意原告的质证目的。当时为了保护工人利益，迫于压力与原告签订还款协议。被告向法庭提供下列证据：1、建筑安装工程预算书一份，证明原告完工时间是2018年10月15日，工程款总计1298200元；2、山西基斓工程检测有限公司检测报告四份，证明原告所建房屋存在工程质量问题，其中砂浆、混凝土检测不合格。针对被告所举证据，原告发表质证意见称：证据1真实性无异议，但证明目的不予认可，工期延误的原因是被告供应材料不及时导致；证据2真实性无异议，但客观性有异议，证明目的不予认可。该检验报告是被告单方委托，根据合同约定，混凝土等建筑材料是被告提供，混凝土砂浆的质量问题应当是被告责任，而不是原告。经审理查明：原告作为乙方与被告作为甲方于2018年4月19日签订《工程劳务大清包施工合同》，约定：一、工程名称：长治市双创梦工厂休闲广场商贸街。工程地址：锻压厂区（西厂区）；二、承包内容：甲方内容：1、甲方供应雨水管材料、污水管、水管、电管、钢筋、混凝土、水泥、砖、石粉等材料、住宿、水、电；2、协调施工中存在的各种关系及问题，为乙方施工准备条件；3、场地平整、轴线标高控制；4、水电甲方提供，不予扣除乙方。乙方内容：1、施工内容：8米宽道路两侧新建占地面积800平米的二层砖混结构，一层层高为3.6米，二层层高为3.3米，土方开挖，基础及垫层施工、主体（基础柱梁板砖墙）、内墙及地面抹灰、吊车等垂直运输、模板方木钢管及相关各种消耗辅材（比如铁丝钉子等）、施工机械及施工工具、工程意外伤害保险费用自行承担；2、做好施工组织管理、维持现场整理，做到工完场清、道路畅通；3、工程竣工未移交给甲方之前，乙方负责养护，乙方保护期间发生损坏，乙方负责恢复；三、合同工期：1、工期要求：甲方具备施工条件后，按甲方通知日期随时开工，45天后浇筑封顶。2、乙方延期：每天罚款1000元从合同价扣除；3、因甲方供应材料不及时或设计变更造成的停工，工期相应顺延；四、合同价款、付款及竣工结算：1、工程单价：360元/㎡（大清包不含税价，按实际面积计算）；2、按单价4个施工段付款：按总建筑面积的1/4付款（每层的1/2），前三次按单价的100%支付，第4次付款为竣工面积总价的90%支付余款（总价5%质量保证金）一年之内支付。机械到位进厂预付款为2万。预付款在4次付款时依次扣除，每次扣除5000元；五、工程质量及技术要求1、符合山西省质量验收标准，拆除模板后不再抹灰要求平整，接缝磨光。2、施工中出现质量事故乙方赔偿甲方损失（如浇筑中涨模、支撑不牢塌方）。3、严格执行施工规范、安全操作规范、防火安全规定、环境保护规定、严格按照甲方的要求和设计施工。六、安全文明施工。七、竣工验收乙方认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前3天内向甲方申请验收。八、合同的生效与终止1、本合同自甲、乙方双方签字盖章后生效。至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修（如地基基础和主体结构）条款仍生效外，其他条款即告终止。2、本合同签订后，双方应认真履行本合同，关于本合同的任何补充、修改均应经双方协商一致并采取书面形式进行。补充合同与原合同具有同等法律效益。合同签订后，原告在合同中签字、被告在合同中加盖公章。合同签订后，原告进场施工，于2018年10月15日完工。原告与被告的项目经理王永刚在建筑安装工程结算书中签字，确认工程造价为1298200元。被告向原告付款550000元后，再未付款。2018年12月10日原告在长治市××区的调解下，与被告达成还款协议，约定：一、经原、被告双方核定未结清的工程款为752000元；二、由于被告资金周转困难，经原告同意分四期支付工程款。第一期被告于2018年12月11日，向原告支付工程款100000元；第二期被告于2018年12月31日前，向原告支付工程款200000元；第三期被告于2019年1月20日前，向原告支付工程款200000元；第四期被告于2019年5月31日前，向原告支付工程款252000元。三、被告如未按本协议支付原告工程款，按未支付工程款余额参照中国人民银行利率支付相应的利息损失。四、如被告未按本协议支付原告工程款，原告有权向当地人民法院提起诉讼。本协议一式三份，由原、被告双方各持一份，高新区综合执法队存档一份。在该协议中，原告莫明祝签字、捺印，被告的项目经理王永刚签字、捺印，并加盖公章。被告按还款协议向原告支付500000元，剩余252000元未按协议约定支付。原告于2019年7月18日诉至本院，要求支付其诉请。另查明：2018年10月9日被告委托山西基斓工程检测有限公司对原告施工工程进行检测，2018年10月14日该公司出具检验报告，检验结论：经现场检测，该工程委托构件梁、柱混凝土（砂浆）强度均为实测值。本院认为，本案中，被告认为原告施工存在延误工期的情形，应扣除相应的款项的抗辩理由，因被告未提起反诉，也未向法庭提供原告延误工期的证据，故对此意见，本院不予采信。关于被告认为原告所建房屋存在质量问题的抗辩理由，根据原、被告签订的《工程劳务大清包施工合同》约定，由被告负责提供混凝土、钢筋等原材料，被告认为其提供的原材料没有问题，但原告在加工搅拌过程中导致混凝土和砂浆出现问题，使混凝土和砂浆的强度低于国家标准，但被告向法庭提供的山西基斓工程检测有限公司出具的检测报告的检验结论部分仅标注“混凝土、砂浆强度为实测值”，并未明确说明混凝土和砂浆的标准不符合国家标准，且不符合国家标准的原因是由于原告在加工搅拌过程中所致，故对被告的该辩解意见，本院不予采信。原、被告在高新区执法队主持调解下达成了还款协议，本院认为被告已经对原告施工的质量及工程价款予以认可，故原告主张要求被告支付剩余工程款252000元的请求，于法有据，本院予以支持。关于原告主张按年利率6%要求被告支付五个月利息的请求，因还款协议中约定“被告如未按本协议支付原告工程款，按未支付工程款余额参照中国人民银行利率支付相应的利息损失”，故本院认为应按同期人民银行贷款利率支付从2019年5月31日至2019年10月31日的利息为宜。综上，依据《中华人民共和国民法通则》第八十四条、《中华人民共和国合同法》第二条、第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告长治市双创梦工厂企业孵化服务有限公司于本判决生效后十日内支付原告莫明祝工程款252000元，并按同期人民银行贷款利率支付从2019年5月31日至2019年10月31日的利息；二、驳回原告莫明祝的其他诉讼请求。如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5118元，由被告长治市双创梦工厂企业孵化服务有限公司承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山西省长治市中级人民法院。审 判 长 李惠园人民陪审员 李庆英人民陪审员 吕耀宗 二〇一九年十一月十一日书 记 员 郭骏骝