宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院民事判决书（2018）宁0106民初5434号原告（反诉被告）：宁夏佳鹏工贸有限公司，住所地：宁夏回族自治区银川市西夏区。法定代表人：张锁胜，该公司总经理。委托诉讼代理人：寇存库，男，该公司员工。委托诉讼代理人：姜晶晶，宁夏德声律师事务所律师。被告（反诉原告）：银川市通城置业集团房地产有限公司，住所地：宁夏回族自治区银川市兴庆区。法定代表人：席华，该公司总经理。委托诉讼代理人：席娟，女，该公司员工。原告宁夏佳鹏工贸有限公司（以下简称佳鹏工贸公司）诉被告银川市通城置业集团房地产有限公司（以下简称通城置业公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年6月28日立案后，被告通城置业公司于2018年8月7日向法庭提起反诉，本院将本诉与反诉合并审理，后依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告佳鹏工贸公司的委托诉讼代理人寇存库、姜晶晶，被告通城置业公司的委托诉讼代理人席娟到庭参加诉讼。后原告申请对涉案工程造价鉴定，本院依法组织双方选定鉴定机构，后宁夏圣方工程造价司法鉴定所作出了司法鉴定意见书，双方对该鉴定意见书进行了质证。本案现已审理终结。原告佳鹏工贸公司向本院提出诉讼请求：1.请求人民法院依法判令被告向原告支付工程款652470元，利息169402.96元(利息按照中国人民银行同期贷款利率计算，暂计2013年10月1日至2018年7月31日期间的利息，其余利息算至还清为止)，共计821872.96元；2.本案的诉讼费由被告承担。事实与理由：2012年7月5日，原告与被告签订了《工程承包合同》，约定由原告负责承建被告发包的位于银川市XX住宅小区安防及智能化工程，合同对工程质量、承包方式、工程价款、双方的权利义务及违约责任等均作出了明确约定，合同同时约定“如甲方提出增减项目或变更设计，应及时通知甲方，双方确认工程质量的变化后等情况后工期顺延”。后被告分别于2013年3月20日、2013年4月5日、2013年4月8日三次增加了工程量，合同金额共计1502470元。涉案工程交工验收后，被告称还有二期工程继续交由原告承建，但随后被告又将二期工程承包给了他人，因此被告一直未就涉案工程向原告进行结算，原告依约完成了涉案工程的施工工作，但被告却未按合同约定全面履行付款义务，截止目前，尚欠原告工程款共计652470元，原告多次催要，被告均拒绝支付。综上，被告拒不履行付款义务的行为已严重侵犯了原告的合法权益，原告为维护自身合法权益，根据《民事诉讼法》规定，特向贵院提起诉讼，望贵院査明事实，判如所请。被告通城置业公司辩称：因为工程合同是2012年7月5日签订的，被告按照合同的约定的付款情况已经全部支付工程款，涉案工程在竣工验收合格2015年6月4日，合同约定的付款为工程的95%，合同第12条违约责任第4款工期逾期一天按合同总价0.5%支付违约金，原告迟延交工730天，原告应赔偿被告5146000元，因原告未给被告报送相关材料，导致双方至今没有结算，希望双方协调解决，对于原告起诉要求的工程款没有事实依据，因原告违约在先，被告不同意支付利息。反诉原告通城置业公司向本院提出诉讼请求：1.请求依法判令反诉被告向反诉原告支付逾期完工违约金850000元；2.本案反诉费由反诉被告承担。事实与理由：2012年7月5日，反诉原告与反诉被告签订《工程承包合同》约定反诉被告承包反诉原告的XX住宅小区安防及智能化工程，工程总价款暂定1410000元，工期为60天。合同第十二条约定，如反诉被告不能在约定的时间内完工，每逾期一天，反诉被告应按合同总价的0.5%向反诉原告支付违约金，同时赔偿因延误工期给反诉原告造成的实际损失，合同签订后，反诉被告未依约施工，直至2015年6月4日才完成涉案工程的施工。因此，反诉被告应当按照合同约定向反诉原告支付逾期完工违约金，违约金共计5139450元(自2013年6月5日计算至2015年6月4日，共计729天)。现反诉原告仅要求反诉被告支付85万元逾期完工违约金，剩余部分反诉原告自愿放弃。综上，反诉原告为维护自身合法权益，特向法院提起反诉，望法院判如所请。反诉被告佳鹏工贸公司辩称：1.反诉原告诉请及事实理由均没有事实及法律依据，其主张不应成立，涉案工程在开工后，因被告工程中预埋管路问题致使原告的设备迟迟不能正常安装，原告以向被告就以上问题进行多次沟通，并于2013年1月21日向被告的项目负责人提交了工程联系单，希望被告能够尽快解决预埋问题，其次在2013年3月至4月间，原被告之间进行了3次工程量的增加，对设备的数量及价格均由经济签证单予以证明，综上所诉，根据原被告之间的工程承包合同的第二款的第二条、第三条约定，以上两种情形均属于合同约定的工期顺延的情形，而不是因原告的原因导致工期顺延，因此在合同履行中，原告并无任何违约的情形，也不应该支付任何违约金。当事人围绕诉讼请求提交了证据，本院组织双方进行了质证，对双方无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证，具体包括：原告提交的证据一、工程承包合同一份。对于有争议的证据，本院认证意见如下：1.原告提交的证据二、经济签证单三份，被告对其中一张IC卡6万元的签证单认可，对其他不认可，经审查IC卡6万元的签证单载明有陈X贵、马X签字，其他两张也有该二人签字，经法庭询问被告是否鉴定，被告表示不鉴定，故本院认定经济签证单三份真实、合法，与本案有关联性，本院予以确认；2.证据三、工作联系单一份，被告对三性无异议，本院予以确认；3.原告提交的证据四、工程竣工验收单一套225页中隐蔽工程验收单1张有被告盖章，本院予以确认，其余没有被告盖章，本院不予确认；4.原告提交的证据五工程预结算审查定案表一份，系原告单方制作，被告不认可，本院不予确认；5.原告提交的证据六施工图纸原件两张，本院予以确认，但达不到原告的证明目的；6.被告提交的证据一工程合同一份，证据四竣工验收单一份，原告对三性认可，本院予以确认；7.被告提交的证据二、工作联系单一份、EMS快递单一份，原告不认可，没有送达材料，本院不予确认；8.被告提交的证据三设备移交单一份，该证据上有张鹏斌签字，与经济签证单上该人的签字一致，本院予以确认；9.鉴定意见书一份，本院予以确认。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2012年7月5日，原告佳鹏工贸公司与被告通城置业公司签订《工程承包合同》，约定由原告负责承建被告发包的位于银川市金凤区XX住宅小区安防及智能化工程，合同约定暂定价为1410000元，最终以委托的审计部门审核的决算价为准，工期为60天。合同约定“如甲方提出增减项目或变更设计，应及时通知甲方，双方确认工程质量的变化后等情况后工期顺延”;合同同时约定，如不能在约定的时间内完工，每逾期一天，原告应按合同总价的0.5%支付违约金，同时赔偿因延误工期给反诉原告造成的实际损失。后双方分别于2013年3月20日、2013年4月5日、2013年4月8日三次增加了工程量。2013年10月20日，双方对建筑隐蔽工程进行验收。2015年6月4日才完成涉案工程的全部验收。被告共支付给原告工程款85万元。现原告向本院提起诉讼，请求判如所请。另查明，本院组织双方委托的宁夏圣方工程造价司法鉴定所出具圣方鉴字[2019]003号鉴定意见书，意见为无争议的工程造价1288225元，有争议的为合同预算书工程量造价为109701元;依据设备移交单工程量造价为18109元。本院认为，当事人应当严格按照合同约定履行合同义务。被告依约完工，被告应当支付工程款，因涉案工程已经过质保期，故对原告要求被告支付工程款本院予以支持。因双方无争议的涉案工程造价为1288225元，本院予以确认。履行合同义务一方应对其履行的义务承担举证责任，原告举证的合同预算书被告不认可，该预算书系原告单方计算，本院对该预算书不予确认，对原告依据该预算书主张争议部分造价109701元本院不予支持。对于争议部分设备移交单工程量造价本院确认为18109元。故涉案工程总造价为1306334元（1288225元+18109元），被告已经支付85万元，剩余456334元（1306334元-85万元）被告应当支付给原告。涉案工程于2015年6月4日竣工验收，被告应当承担从该日起至2018年7月31日付款利息80385元（456334元×年利率5.5%÷360天/年×1153天）。因双方有增加工程量，但未对增加工程量后的工期进行约定，故反诉原告通城置业公司要求的逾期竣工违约金本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零九条的规定，判决如下：一、被告银川市通城置业集团房地产有限公司于本判决书生效后十五日内支付原告宁夏佳鹏工贸有限公司工程款456334元、利息80385元，合计536719元；二、驳回原告宁夏佳鹏工贸有限公司的其他诉讼请求；三、驳回反诉原告银川市通城置业集团房地产有限公司全部诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费12019元，原告宁夏佳鹏工贸有限公司负担4251元，被告银川市通城置业集团房地产有限公司负担7768元。反诉案件受理费6150元，由被告银川市通城置业集团房地产有限公司负担。鉴定费10000元，原告宁夏佳鹏工贸有限公司负担5000元，被告银川市通城置业集团房地产有限公司负担5000元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审 判 长 张国华人民陪审员 马学仁人民陪审员 许建华 二〇一九年十一月五日 书 记 员 刘佩佩附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。