广东省广州市天河区人民法院民 事 判 决 书(2019)粤0106民初30500号原告（反诉被告）：广州市左耳数码科技有限公司，住所地广东省广州市越秀区建设六马路3号第六层自编601室。法定代表人：侯霞。被告（反诉原告）：广东画十文化传播有限公司，住所地广东省广州市天河区华强路3号之二5层（部位：508房）。法定代表人：萧文华。委托诉讼代理人：王厉、李碧燕，均系北京斐石（广州）律师事务所律师。原告广州市左耳数码科技有限公司（以下简称左耳公司）诉被告广东画十文化传播有限公司（下简称画十公司）委托合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，本诉与反诉合并，公开开庭进行了审理。原告左耳公司的法定代理人候霞，被告画十公司的法定代表人萧文华及委托诉讼代理人李碧燕到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告左耳公司提起诉讼请求：1.判决画十公司支付左耳公司52500元，并按中国人民银行同期同类贷款利率标准支付左耳公司自2019年12月10日起至本案判决生效之日止的利息；2.本案诉讼费用由画十公司承担。事实和理由：2018年10月26日，左耳公司与画十公司签订了一份合同编号为：XMHT-20181026-01的《项目合作协议书》，协议书见附件一，约定左耳公司承担制作佛山生长建漫动画项目，总制作费用105000元,原定于2018年11月15日提交终稿，但制作过程中画十公司多次要求左耳公司进行项目修改，最后协商终稿提交日期为2018年12月7曰,双方协商内容见附件二。《项目合作协议书》签订后，左耳公司依约履行了合同义务，可是画十公司只向左耳公司支付52500元整制作费，尚欠画十公司制作费用52500元整，左耳公司多次催讨无果，故引起本诉。被告画十公司辩称及反诉称：画十公司为完成《佛山生长建漫动画》动画的视频制作，与左耳公司签订《项目合作协议书》。2018年11月1日，画十公司向左耳公司支付项目制作启动经费52500元后，截止至2018年11月30日，因左耳公司未能按照项目进度表约定及画十公司要求向画十公司提交“城市建模”项目文件。后画十公司明确要求左耳公司于“11月30-12月4日改模型，12月5日出单帧图，2018年12月6-7日动画初稿制作7号晚出片”，即截止2018年11月30日左耳公司仍未按照项目进度表及画十公司要求完成《项目进度表中》约定应于2018年11月4日完成的“城市建模”项目。同日,画十公司要求左耳公司在2018年12月7日晚上完成的“初稿layout制作及提交”项目。2018年12月8日，左耳公司向画十公司提交案涉动画初稿的layout文件，且该文件依旧存在极大的质量问题，不能满足画十公司的基本需求，导致合同目的无法实现，且该合同现亦无继续履行的必要，故画十公司请求解除合同并要求左耳公司赔偿违约金及其他损失。被告画十公司反诉请求：1.判令《项目合作协议书》（编号：XMHT-20181026-01）于2019年9月23日解除；2.判令左耳公司向画十公司返还项目启动经费52500元及2018年11月1日至实际完成支付完成之日止的利息（以52500元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算）；3.判令左耳公司按照总制作费用（即105000元）的10%向画十公司支付违约金10500元；4.判令左耳公司向画十公司支付损失赔偿金107200元；5.判令本案全部诉讼费用由左耳公司承担。原告左耳公司对被告画十公司反诉辩称：1.画十公司无法提供证据予以证实左耳公司11月18日提出了初稿和12月8日提交的终稿是不予确认的以及左耳公司推迟交片的现象。左耳公司交片时间是由画十公司确定的，故依照双方协议，画十公司应向左耳公司支付款项。2.画十公司称其与广州市青木广告有限公司（以下简称青木公司）间的损失由左耳公司赔偿，青木公司系画十公司客户，与左耳公司无关，左耳公司无需对该损失承担责任。经审理查明：左耳公司与画十公司签订《项目合作协议书》显示双方约定项目概述：1.项目名称佛山生长建漫动画项目。2.项目描述：佛山生长建漫动画9.5米*3.5米分辨率3591*1323，MP4格式。3.其他说明：根据画十公司提供的方案进行动画制作；制作周期：终稿提交时间2018年11月15日；总制作费用105000元；费用支付方式：1.协议签订后，画十公司应在3个工作日内向画十公司支付总制作费用的50%，即52500元作为项目制作的启动经费。2.画十公司在左耳公司渲染前的1个工作日内，由左耳公司一次性支付总制作费用的30%余款，即31500元。3.画十公司确认左耳公司的最终成品后的3个工作日内，由画十公司一次性支付总制作费用的20%余款，即21000元；画十公司与左耳公司分别向对方声明、陈述和保证，双方拥有本协议之合作项的合法资格，本次合作符合双方经营项目的法律规定，双方签订、履行本协议不构成对第三方的违约或对第三方任何权利的侵犯，且不违反任何对其有约束力的法律文件的限制；左耳公司应承担因本协议工作带来的一切直接、间接风险和责任，并承担相应纠正以及补偿责任；若非因画十公司原因导致左耳公司未能按照《项目进度表》约定执行各个阶段的制作工作的，逾期超过3天画十公司有权相应的延迟支付下一期制作费用，逾期超过5天的，画十公司有权解除本合同，左耳公司须于合同解除之日向画十公司退还已收取的制作费用，并须按照总制作费用的10%向画十公司支付违约金等条款。左耳公司出具与微信备注为“萧文华【画十文化传播】”（以下简称萧文华）的微信聊天记录显示，2019年6月6日，左耳公司发送三张图片，并称“上面都有证明，你们让我们什么时间交片，第一次交片时间2018年11月22日，我们制作完成后，第二次的影片修改交稿时间是2018年12月7日晚，当晚我们赶出来很晚了，第二天也就是2018年12月8日如期交付，有邮件为证。从2018年12月8日交片后，你们再没有联系我们要不要收片了，我们一直催问款项，你们有各种理由，我去过你们公司两次，从来没见过公司有人在办公”，萧文华回复“在合约规范时间点的时间内，你们交付出来的样品，并没有达到可以交付视频播放的基础质量，导致项目在后阶段验收的时候出现问题。这个合同在签订之前就说过交付时间是几时，后来延后了几次时间，渲染阶段开始后，还是没有达到交付标准的，这个是核心，项目整个过程中都是阶段性的验收成果的，前期做的工作，建模等，都有工作进度，我们也有交付定金等，但是到渲染合成阶段成果就没达到标准了，也没办法验收”，左耳公司称“成品达不达得到验收，跟渲染无关。我只知道我们在渲染前，你们要支付第二笔款，交付时间合同虽然是有写，但是是你们提供原始资料慢，导致时间往后延，我们的截图有证据……，这两天我会再发款函到你公司，这次是正式的，请尽快审阅我们改了几次的成品，如果你们有意要毁约合同，请明说，我们会协商，不然请尽快履行合同，半年已过去了”。微信群名为“vanga&左耳佛山项目群”显示2018年11月18日，微信名为“嘿嘿嘿”称“时间安排这样吧，19号-预计明天晚上前完成这个layout，20号-渲染，21号-渲染，22号-最终合成”，左耳公司回复“好的”；2018年11月30日，“嘿嘿嘿”称“11月30日-12月4日改模型，12月5日出单帧图，12月6日-7日动画初稿制作，7号晚出片”，左耳公司回复“要留渲染时间，7号出layout”2018年12月8日，左耳公司向收件人邮箱尾号0839、4617的邮箱发送文件“佛山生长建漫动画”。2019年6月6日，左耳公司向画十公司出具《催款函》，显示左耳公司已完成渲染工作很久，2018年11月20日是左耳公司第一次渲染时间，画十公司应当在2018年11月19日之前支付（画十公司在左耳公司渲染前1个工作日内，由画十公司一次性支付总制作费用的30%余款）31500元，但至今左耳公司仍未收到该笔款项。因此，特请画十公司在10天内及时向左耳公司支付上述款项。左耳公司已按照双方达成的《项目进度表》完成终稿，于2018年12月8日以邮件方式发给画十公司无LOGO水印成品，画十公司也已使用，但画十公司迟迟不出成品意见，导致左耳公司迟迟不能签署成品交付单，也致左耳公司未能向画十公司提出（画十公司确认左耳公司的最终成品后的3个工作日内，由左耳公司一次性支付总制作费用20%余款）款项，金额21000元。请画十公司十天内回复影片意见。画十公司出具银行交易明细，显示向左耳公司转入52500元。微信群名为“vanga&左耳佛山项目群”显示微信名“嘿嘿嘿”于2018年10月25日发送相关“佛山生长建筑漫游动画”的项目文件，并称“有问题马上沟通，时间比较赶……”画十公司出具佛山生长建漫120秒项目时间表，显示2018年10月25日至29日期间制作资料提交（备注29号前必须提供所需资料交给左耳公司）；2018年10月26日至2018年12月5日期间城市建模（备注制作的同时提交草稿并修改）；2018年12月1日至8日期间，初稿layout制作及提交（制作模型的同时制作动画），修改意见反馈（提交草稿同时反馈意见），修改初稿（备注制作的同时提交草稿并修改）；2018年12月10日至12日二期款支付（备注渲染前需支付第二笔款项）；2018年12月13日至15日期间，渲染合成（备注最迟13号一定要开始渲染），终稿确认；2018年12月16日，尾款支付（备注支付尾款后提交无水印成品），成品提交（备注收到尾款后提交无水印成品）。说明：项目将按照本项目时间表排期进行，需画十公司配合完成的事项（包括资料提交、确认），如画十公司未按时完成相关确认工作，则作品交付时间相应顺延，左耳公司不承担责任；本表经双方确认后将作为项目合同附件，本表未经确认项目执行方有权暂缓执行项目；项目执行过程中，如因故需要变更项目时间安排，经双方协商一致后可调整项目时间表，并经双方确认后生效。画十公司出具2018年12月7日及8日收到左耳公司提交的制作文件的文件截图，对该文件提出修改意见。2018年10月26日，画十公司与广州市青木广告有限公司（以下简称青木公司）签署《视频制作合同书》，显示项目名称为《佛山生长建漫动画》、《佛山固定视觉城市生长动画》；费用支付方式为合同签订后，青木公司应在3个工作日内，在制作前向画十公司支付总制作费用的50%，即107200元作为项目制作的启动经费等条款。画十公司出具微信群名为“佛山建筑动画项目组”的微信聊天截图显示，“嘿嘿嘿”问“dicky,项目的验收表弄好了吗”，对方发送一张项目成果验收书显示……并分别在下方记载的验收项目通过对画十公司所提交的各阶段项目结果予以验收通过：1.画十公司已按照青木公司要求完成了《佛山固定视觉城市生长动图》，2.青木公司希望画十公司提供最终无水印版的《佛山固定视觉城市生长动图》，并等《佛山生长建漫动画》完成验收后的2个工作日内，将项目余下的50%尾款，即107200元一次性结清。并附有甲方（青木公司）授权代表签名；2018年12月10日前，微信名称为“大杨”的称“好的，你不用给片了，钱你们也不想要了……”。画十公司欲证实因左耳公司未按期完成合同义务造成画十公司的损失。本院认为：左耳公司与画十公司签订的《项目合作协议书》为双方当事人的真实意思表示，属有效合同，双方均应依约履行。在上述协议签订后，左耳公司与画十公司双方对于佛山生长建漫120秒项目时间表以及微信聊天中所确定的每阶段交稿时间均予以确认系双方的真实意思表示。基于左耳公司在双方约定期间内即2018年12月8日提交无水印版佛山生长建漫动画，未逾交稿时间，画十公司员工于微信群聊中明确2018年11月18日-22日的工作安排,包括了渲染及最终合成,足以证明画十公司对左耳公司的制作予以认可,虽2018年11月30日画十公司再行发送改模型、出单帧图、2018年12月7日初稿制作及出片，而左耳公司也于2018年12月8日通过邮件方式将成品发送给画十公司，画十公司未提出证据予以证实在接收到文件后提出修改意见或拒绝接收该文件，应视为左耳公司制作成果的完成。画十公司仅以因左耳公司2018年12月8日所完成的文件经画十公司修改后仍未符合其客户青木公司的要求而拒绝支付左耳公司的相应款项不当，本院不予采纳。基于该佛山生长建漫动画文件已是该项目的成品，且经画十公司承认已接收并修改提交给青木公司，左耳公司已依合同完成相应的义务，故其主张画十公司支付剩余款项52500元并无不当，本院予以支持。关于利息，左耳公司主张自2019年12月10日起计收，属于对未到期间利息的计收，本院不作审查。基于左耳公司于双方约定期内提交佛山生长建漫动画文件，未存在逾期交付的情形，故画十公司主张左耳公司返还项目启动经费、利息以及违约金无据，本院不予支持。另，画十公司所述107200元损失为其与青木公司间的项目合作损失，并非左耳公司与画十公司间的合同约定违约责任承担，故画十公司主张左耳公司支付损失赔偿金107200元无据，本院不予支持。关于画十公司主张其与左耳公司签订的《项目合作协议》于2019年9月23日解除，基于协议已完成，不存在解除情形，故该主张不当，本院不予支持。综上所述，本院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第一百零七条、第四百一十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：一、被告广东画十文化传播有限公司于本判决发生法律效力之日起10日内向原告广州市左耳数码科技有限公司支付款项52500元；二、驳回原告广州市左耳数码科技有限公司的其他诉讼请求；三、驳回被告广东画十文化传播有限公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1120元，反诉费1880元，均由被告广东画十文化传播有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审 判 长  刘永纯人民陪审员  刘彬山人民陪审员  官美华二〇一九年十一月十一日书 记 员  庞慧明杨春霞