福建省泉州市丰泽区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0503民初5336号 原告：福建省达鑫投资发展有限公司，住所地泉州市丰泽区云鹿路国贸商城5楼，统一社会信用代码913505005811301280。 法定代表人：韦荣强，该公司总经理。 委托诉讼代理人：林仕腾，北京市京师（泉州）律师事务所律师。 被告：上海石化消防工程有限公司泉州分公司，住所地泉州市丰泽区津淮街139号融泰安大厦13楼09室，统一社会信用代码91350503591719729K。 负责人：陈礼兴。 委托诉讼代理人：柯双木，福建志立律师事务所律师。 委托诉讼代理人：黄水生，福建志立律师事务所实习律师。 被告：上海石化消防工程有限公司漳州分公司，住所地福建省漳州市芗城区南昌路延伸东段丽园广场2幢801号,统一社会信用代码91350602052347743D。 负责人：黄光永。 被告：上海石化消防工程有限公司，住所地上海市崇明区建设镇建设公路2028号1幢172室（上海建设经济小区），统一社会信用代码91310230134233897D。 法定代表人：郑怡。 原告福建省达鑫投资发展有限公司（以下简称“达鑫公司”）与被告上海石化消防工程有限公司泉州分公司（以下简称“上海石化泉州分公司”）、上海石化消防工程有限公司漳州分公司(以下简称“上海石化漳州分公司”)、上海石化消防工程有限公司（以下简称“上海石化公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年4月28日受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。达鑫公司的委托诉讼代理人林仕腾到庭参加诉讼。上海石化泉州分公司、上海石化漳州分公司、上海石化公司经传票传唤无正当理由，均拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 达鑫公司向本院提出诉讼请求：1、解除达鑫公司与上海石化泉州分公司签订的《消防工程施工合同》及《补充协议》、解除达鑫公司与上海石化漳州分公司签订的二份《消防工程施工合同》；2、上海石化泉州分公司、上海石化漳州分公司返还达鑫公司已支付的工程款共计3369726元；3、上海石化泉州分公司、上海石化漳州分公司支付达鑫公司违约金共计1599000元，及支付截止至起诉之日达鑫公司为防止损失扩大而支付的合理费用共计417825元，以上两项共计2016825元；4、上海石化泉州分公司、上海石化漳州分公司支付达鑫公司为维护自身权益已支付的前期律师代理费10000元及律师风险代理费；5、上海石化公司对上海石化泉州分公司、上海石化漳州分公司向达鑫公司的应付债务承担连带清偿责任；6、上海石化泉州分公司、上海石化漳州分公司、上海石化公司承担本案全部诉讼费用。事实与理由：2015年期间上海石化公司的工作人员吴金阳、黄向阳、蔡荣宗以上海石化公司的名义与达鑫公司签订《消防工程施工合同》三份，由上海石化泉州分公司、上海石化漳州分公司承建达鑫公司所经营的位于泉州市丰泽区的“环球城”商业地产中的“地下一层鑫源水疗会所消防工程”、“一至三层环球城消防工程”、“四、五层翁宴酒楼消防工程”。承包方式为包工包料，其中“地下一层鑫源水疗会所消防工程”工程总价人民币123.2万元，工期为2015年4月15日至2015年7月15日，由黄光永以上海石化公司的名义签订合同，加盖上海石化泉州分公司公章；“一至三层环球城消防工程”工程总价人民币190万元，工期为2015年10月1日至2016年5月1日，由蔡荣宗以上海石化公司名义签订合同，加盖上海石化漳州分公司公章；“四、五层翁宴酒楼消防工程”工程总价人民币220万元，工期为2015年6月1日至2015年10月1日，由蔡荣宗以上海石化公司名义签订合同，加盖上海石化漳州分公司公章。三份《消防工程施工合同》第五条第3项均载明工程取得消防验收合格意见书后再付工程总价47%。自2015年4月开始入场施工后，直至2015年11月份三个工程工期已严重逾期，本案诉争三个消防工程均未能完工，案涉工程质量不合格导致工程不能投入使用，导致达鑫公司受到巨大的经济损失。因上述情况，黄向阳、蔡荣宗、吴金阳于2015年11月25日出具书面《承诺书》一份。之后双方又因消防工程不合格导致难以进行验收问题进行多次协商，双方于2016年9月6日签订《补充协议》一份，《补充协议》签订后，达鑫公司又陆续支付工程款30万元，但案涉消防工程至今仍不能通过验收正常投入使用。为了止损并使诉争工程尽快验收并投入使用，达鑫公司迫于无奈只能于2018年与相关工程设计单位及其他消防工程施工单位再次签订了《设计合同协议书》、《补充协议》、《福建省建筑工程施工图文件审查合同》、《消防系统整改安装工程承包合同》，就案涉工程重新进行设计、整改、安装，并为此付出各项费用共计417825元。自双方签订的案涉工程合同工期逾期之日至今，达鑫公司遭受了巨大的经济损失。上海石化泉州分公司、上海石化漳州分公司为上海石化公司的分公司，上海石化公司应就上海石化泉州分公司、上海石化漳州分公司的还款及违约赔偿等承担连带清偿责任。 上海石化泉州分公司未作答辩。 上海石化漳州分公司辩称，1、答辩人并未与达鑫公司产生任何形式的业务往来，达鑫公司诉请要求解除与答辩人签订的《消防工程施工合同》没有事实和法律依据，请求法院依法驳回达鑫公司对答辩人的诉讼请求。2、针对达鑫公司所主张的返还已支付的工程款、支付违约金及为防止扩大损失所支付的合理费用等请求，答辩人认为，本案诉争的合同与答辩人无关，答辩人无需返还或者支付任何费用，具体意见以上海石化泉州分公司、上海石化公司的答辩意见为准。3、黄光永接受上海石化泉州分公司的委托代为与达鑫公司签订《消防工程施工合同》，合同主体系达鑫公司与上海石化泉州分公司，该合同与答辩人无关。综上，答辩人认为本案存在黄向阳、蔡荣宗、吴金阳三人私刻答辩人印章，冒用答辩人名义对外签署合同的情形，待贵院依法组织鉴定后，依法追究其三人的法律责任，并由达鑫公司对未尽审查义务自行承担相应的过错责任。 上海石化公司在庭审后向本院提交一份书面答辩状，辩称：一、达鑫公司在起诉状中陈述吴金阳、黄向阳、蔡荣宗系答辩人的工作人员与事实不符，该三人系本案消防工程的实际施工人。二、达鑫公司与上海石化漳州分公司签订的两份《消防工程施工合同》中所使用的“漳州分公司”公章均系伪造的，其权利义务应当由实际施工人承担。三、造成涉案工程逾期验收的根本原因是涉案消防工程设计不合格，此责任在达鑫公司，故达鑫公司对涉案工程逾期验收存在重大过错，应当承担主要责任，相应的违约金、费用支出、律师费支出等损失均应当由达鑫公司自行承担。四、由于涉案消防工程已经实际施工，相应的材料、人力支出等已经物化在涉案消防工程中，实际施工人有权要求达鑫公司支付相应的工程款。 经审理查明，首页记载发包人（甲方）为达鑫公司、承包人（乙方）为上海石化泉州分公司的《消防工程施工合同》第一条载明“工程名称为国贸商城地下一层鑫源水疗会所消防工程，工程地点为泉州市丰泽区”；第十条第4款载明“乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作”，第5款载明“乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工，不得擅自改动，如有变更以书面的变更通知单为准”。该合同末页甲方处加盖了达鑫公司合同专用章，委托代理人处有“张雪峰”签名；乙方处加盖了上海石化泉州分公司的公章，委托代理人处有“黄光永”签名。首页记载发包人（甲方）为达鑫公司、承包人（乙方）为上海石化公司的《消防工程施工合同》（签订时间为2015年12月10日）第一条载明“工程名称为国贸商城一～三层环球城消防工程，工程地点为泉州市丰泽区”；第十条第4款载明“乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作”，第5款载明“乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工，不得擅自改动，增加部分以双方签证为准”。该合同末页甲方委托代理人处有“张雪峰”签名；乙方处加盖了内容为“上海石化消防工程有限公司漳州分公司”的公章，委托代理人处有“蔡荣宗”签名。首页记载发包人（甲方）为达鑫公司、承包人（乙方）为上海石化公司的《消防工程施工合同》（签订时间为2015年12月10日）第一条载明“工程名称为国贸商城四、五层翁宴酒楼消防工程，工程地点为泉州市丰泽区”；第十条第4款载明“乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作”，第5款载明“乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工，不得擅自改动，增加部分以双方签证为准”。该合同末页甲方委托代理人处有“张雪峰”签名；乙方处加盖了内容为“上海石化消防工程有限公司漳州分公司”的公章，委托代理人处有“蔡荣宗”签名。 2015年11月25日，黄向阳、蔡荣宗、吴金阳出具《承诺书》一份，其中载明：“根据2015年4月15日上海石化泉州分公司（简称“乙方”）与达鑫公司所签订的施工合同至今，乙方未能办理消防验收手续，现乙方向甲方承诺在2015年12月25日前办理验收，并取得《消防验收合格意见书》，若在规定时间内乙方无法办理验收合格，乙方同意甲方自行组织相关人员办理验收手续，所产生的费用由乙方承担（注：按工程总造价百分之三十扣除）。……”张雪峰作为甲方代表，黄向阳、蔡荣宗、吴金阳作为乙方代表在该《承诺书》上签名。 2016年9月6日，达鑫公司（甲方）与上海石化泉州分公司（乙方）签订一份《补充协议》，该协议载明：甲方与乙方就“环球城”项目中的消防工程签订了《消防工程施工合同》三份，合同中就乙方承建甲方位于的名称分别为“国贸商城地下一层鑫源水疗会所消防工程”、“国贸商城一～三层环球城消防工程”、“国贸商城四、五层翁宴酒楼消防工程”的消防工程有关内容进行了约定。现因各种原因致使上述三个消防工程不能按期竣工并投入使用。第四条约定甲乙双方曾于2015年12月10日签订《消防工程施工合同》三份……经双方协商同意国贸商城整栋大楼的三个消防工程的工程款待全部消防工程完成后按甲方委托的第三方机构泉州汇高工程造价咨询有限公司进行工程量核算后得出的结果结算”。第六条第1款约定“乙方若不能依照本协议之约定协助甲方如期完成全部消防工程，乙方将放弃剩余工程价款的追索权利，用于赔偿甲方因工程未能如期完工所造成的损失，若剩余工程款不足以赔偿甲方损失，甲方有权向乙方另行追索。 另，本院通过漳州市网络公章网上申请入网备案查询平台查询得知，上海石化漳州分公司的备案公章内容为“上海石化消防工程有限公司漳州分公司3506020024752”，该章的备案日期为2012年8月28日。 本院根据达鑫公司的申请向泉州市公安消防支队调取了相关资料，泉公消审字【2015】第0352号《建设工程消防设计审核意见书》载明，不同意泉州市鑫源保健服务有限公司就泉州市鑫源水疗会所装修工程报送的消防设计文件。泉公消审字【2017】第0108号《建设工程消防设计审核意见书》载明，不同意泉州市鑫源保健服务有限公司就泉州市鑫源水疗会所装修工程报送的消防设计文件。泉公消审字【2017】第0038号《建设工程消防设计审核意见书》载明，不同意福建省达鑫投资发展有限公司就泉州市丰泽区云鹿路国贸商城1至3层楼工程报送的消防设计文件。 本院认为，根据三份《消防工程施工合同》所载，消防工程的设计并不包括在该合同约定的双方权利义务中，且合同中亦约定相应工程的施工均是应按照经达鑫公司书面确认或达鑫公司提供的施工图纸和达鑫公司确认的安装方案、方法进行施工。而本院向泉州市公安消防支队调取的几份《建设工程消防设计审核意见书》中均载明不同意相应的消防设计文件，但达鑫公司并未提供证据证明此系因上海石化泉州分公司等的原因导致的。故达鑫公司主张因上海石化泉州分公司等的原因致使工程质量不合格，缺乏依据；达鑫公司并据此诉请解除合同、返还工程款及赔偿损失，不予支持。上海石化公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，本院依法进行缺席审理和判决。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下： 驳回福建省达鑫投资发展有限公司的诉讼请求。 案件受理费49576元，减半收取计24788元，由福建省达鑫投资发展有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于泉州市中级人民法院。 审判员  吕千虹 二〇一九年十一月七日 书记员  倪淑玲 附：主要法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。