四川省成都市青羊区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0105民初8776号 原告：四川至品建筑装饰工程有限公司，住所地：成都市一环路西一段61号体院健身康复楼318号。 法定代表人：周毅。 委托诉讼代理人：丁瑶，四川亚峰律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张伯乐，四川亚峰律师事务所律师。 被告：孙峣，男，1986年10月12日出生，汉族，住四川省崇州市。 原告四川至品建筑装饰工程有限公司（以下简称至品建筑）与被告孙峣建设工程合同纠纷一案，本院于2019年6月24日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告至品建筑的委托诉讼代理人丁瑶到庭参加了诉讼。被告孙峣经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参见诉讼。本院依法进行了缺席审理，本案现已审理终结。 至品建筑向本院提出诉讼请求：1.孙峣向至品建筑返还未履行部分工程款108043.44元，并赔偿损失41956.56元；2.本案全部诉讼费用由孙峣承担。事实和理由：2018年4月28日，至品建筑与孙峣签订《金悦湾二期项目栏杆劳务分包合同》（以下简称劳务分包合同），约定工程内容、合同价款、违约责任等。双方案涉工程付款进度及付款内容进行了确认，确认截至2019年1月25日，至品建筑累计付款总产值的80%，即464415.62元，包括孙峣已履行的部分446944.16元以及未履行的部分108043.44元。后，至品建筑于2019年3月15日前共计向孙峣付款553041.564元（总产值的100%），但付款后，孙峣一直没有履行工程总值为108043.44元的“成品保护、油漆、卫生等”工程，至品建筑多次催促孙峣履行无果后，与第三方就孙峣未履行部分签订施工合同，造成至品建筑损失41956.56元。至品建筑为维护自身合法权益，特起诉来院。 孙峣未到庭进行答辩。 经审理查明，2018年4月28日，至品建筑（甲方）与孙峣（乙方）签订劳务分包合同，主要约定1.甲方将其承建的金悦湾二期项目栏杆劳务分包工程劳务分包给乙方，工程内容为金悦湾二期项目栏杆百页劳务分包工程中所有栏杆部分，包含装配式栏杆组装及安装、空调支架制作与安装、栏杆成品包装、后期栏杆卫生、补油漆、包装纸的拆除等施工内容。2.乙方必须按照甲方和业主方的质量要求进行制作、安装，如经业主和监理检查，发现有不符合质量要求的地方必须马上进行整改，直到符合质量要求为止。乙方制作、安装的质量必须达到100%，若未达到100%进行整改的费用由乙方自行承担。甲方有权启用第三方整改，整改费用为合同包干单价的5倍，此项费用从乙方产值中扣除。3.款项支付中，本工程不支付预付款，本合同实施生效过程中，乙方授权委托甲方每次进度款/结算款的请款费用优先支付工人工资部分，该次请款金额剩余部分随后再支付。工人工资由乙方出具相应授权委托书形式的工人工资表后甲方代付；甲方按乙方安装完成的栏杆形象进度，每月支付完成本月安装工程量总款的70%，另此工程量必须经甲方现场管理人员和成本人员共同签字为准；竣工验收后支付到合同总额的80%；交付小业主后支付到合同总额95%（其中玻璃栏杆，栏杆油漆、卫生、成品保护，支付安装工程量总款的90%）；余款5%为质保金（其中玻璃栏杆、栏杆油漆、卫生、成品保护，为10%质保金），质保金1年后无息退还。 《劳务分包中期进度款》主要载明工程金悦湾二期项目栏杆劳务分包工程，分包方孙峣，结算编号2018-027，结算日期2019年1月25日，分项工程名称：一、合同及图纸、签证等现场收方：1.1护窗栏杆制作安装、1.2护窗栏杆组装、运输、分料上楼、……1.12成品保护、油漆、卫生等、1.13栏杆二次安装等实，合价516387.6元，支付金额425815.62元……三、其他人工费（派遣单），3.1叶强家用栏杆制安、3.2安全文明施工、打扫卫生……3.1217-22#楼2-6F景观、后封、生活栏杆总包拆除后，合价50180元，支付金额50180元；四、扣减由另外人员施工费用（原本应该班组施工内容）/其他费用，4.1支付王永概屋面玻璃栏杆立柱-2700元、4.2支付万从富高层玻璃栏杆立柱-3000元、4.3支付潘绍刚商业玻璃栏杆装玻璃和卡槽-4290元、4.4支付工程生活费-1590元，合计-11580元；实结金额产值554987.6元，本次累计付款金额464415.62元，累计付款比例80%。分包方签字盖章处有孙峣的签字，落款时间为2019年1月26日，项目会签处分别有质量部、项目部、成本合约部、工程部经理相关人员签字及备注；公司会签成本合约部经理处备注“拟同意按中期结算金额支付至464415.62元，请财务部核实本次应付款金额”，财务部经理处备注“经班组申请，因春节已至，班组支付款项确有困难，该项目按90%比例支付，故本次实际支付121692.44元，余款10%交付小业主付5%，留5%质保金”，落款时间2019年2月3日。 2018年4月28日，王丹向孙峣的工行账户转账35418元。2018年5月29日，吕小利向孙峣转账11547元。2018年6月27日，吕小利向孙峣转账10000元，附言金悦湾借支款；同日，孙峣出具借条，载明其借生活费10000元，从金悦湾6月请款扣除。2018年7月4日，吕小利向孙峣转账14912元。2018年7月25日，吕小利向孙峣转账10000元，附言借支款。2018年7月31日，孙峣向金悦湾栏杆百叶工程借款，借款金额10000元；同日，吕小利向孙峣转账10000元，附言金悦湾借支款。2018年8月3日，王丹向孙峣转账16680元，附言栏杆制安工程款。2018年8月30日，王丹向孙峣转账38508元。2018年9月11日，王丹向孙峣转账10000元，附言工程款；同日，孙峣出具借条，载明今借支生活费10000元，从金悦湾下次请款中扣除。2018年9月18日，王丹向孙峣转账10000元，附言金悦湾项目借支款。2018年9月21日，王丹向孙峣转账16062.2元，附言工程款。2018年9月26日，王丹向孙峣转账10000元，附言借支工程款；同日，孙峣出具借条载明今借10000元。2018年9月28日，王丹向孙峣转账30646.6元，附言工程款。2018年10月16日，吕小利向孙峣转账13600元，附言人工费。2018年10月25日，王丹向孙峣转账29662.76元，附言工程款。2018年10月25日，王丹向孙峣转账32042元，附言工程款。2018年11月23日，王丹向孙峣转账10000元，附言金悦湾借支；同日，孙峣出具借条，载明今借到生活费10000元，从金悦湾这次请款中扣除。2018年11月28日，王丹向孙峣转账27897.6元。2018年12月19日，王丹向孙峣转账5000元，附言借支。2019年1月2日，孙峣出具条子一张，载明借资，今借金悦湾生活借资10000元；2019年1月3日，王丹向孙峣转账10000元，附言借支。2019年1月15日，王丹向孙峣转账15000元，附言借支工程款；2019年1月19日的费用请款单载明收款单位孙峣，使用项目金悦湾，请款事由借支，应付款金额15000元。2019年1月21日，王丹向孙峣转账10000元，附言借支；同日，孙峣出具借条，载明今借生活费10000元。2019年1月28日，王丹向孙峣转账10000元。2018年1月31日，户名周艳明向孙峣转账76407.44元，附言工程款。2019年2月3日，王丹向孙峣转账452859.42元，附言工程款；同日，孙峣向王丹转账407573.48元。上述转账，王丹向孙峣转账共计769776.58元，孙峣向王丹转账407573.48元，吕小利向孙峣转账70059元，周艳明向孙峣转账76407.44元。 2019年3月1日，收款人杨靖出具收条一张，载明今收到四川至品公司金悦湾项目工程款（帮孙峣代付部分）14000元，孙峣在同意代付处签字并捺印，并在其身份证号码（5101841986××××××××）处捺印，收款人杨靖在其身份证（510182198712143031）处捺印；同日，微信转账（扫二维码付款）支出14000元。2019年3月15日，孙峣出具《代付协议》，载明孙峣同意甲方代办支付第三方杨靖协议内容各项款项共计17760元，孙峣在乙方处签名捺印，并在其身份证号码处捺印，杨靖在第三方处签字捺印，并在其建行账户处捺印；同日，王丹向户名杨靖的建行账户转账17760元。 至品建筑三份《成都项目请款流程》载明，1.申请人刘仕玖，申请人部门金悦湾栏杆、百叶项目，付款事由突击班组（王永概）12.14日至12.16日共计9个工*300元/个=2700元，请款金额2700元，请款时间2019年1月15日，收款人王永概，开户行工商银行，审批人同意支付，并备注“在孙峣班组款中扣除”；后王丹于2019年1月30日向王永概转款2700元；2.申请人杨康，申请人部门金悦湾栏杆、百叶项目，付款事由派遣级楼梯栏杆，请款金额8680元，请款时间2019年1月21日，收款人万从富，审批人同意支付，并备注“请财务部记录3900元应从孙峣进度款中扣除”，后王丹于2019年1月31日向万从富转款8680元；3.申请人刘仕玖，申请人部门金悦湾栏杆、百叶项目，付款事由金悦湾商业玻璃栏杆安装潘绍刚突击班组点工费用（其中人工费4290元，需扣班组孙峣），含中粮项目工厂费用878元，请款金额5972元，请款时间2019年3月27日，收款人潘绍刚，审批人同意支付，并备注“请财务注意记录扣回孙峣人工费4290元”。2019年3月29日，王丹向潘绍刚转账5972元。 2019年3月20日，至品建筑与周云峰签订《金悦湾二期项目栏杆后期制安、整改劳务合同》，载明因前期劳务班组孙峣自身原因未告知至品建筑私自退场，为保证该项目工期，至品建筑将其承建的金悦湾二期项目栏杆后期制安、整改劳务施工给周云峰，并约定了双方各自权利义务。 2019年4月24日，周云峰出具进度款明细清单，主要内容为安玻璃、敲胶垫等项目合计41616.5元，项目负责人签字确认。成本部审核主要内容为玻璃安装、栏杆胶垫等项目合计56554元，按70%支付41615.8元，成本部签字确认处载明“本次审核班组进度款支付金额为41615.8元，请领导审批，邓钧云，2019.4.29”。2019年5月5日，王丹向户名周云峰的中行账户转账41615.8元。2019年6月5日，王丹向周云峰转账27713元。 2019年7月2日，周云峰出具进度款明细清单，主要内容为6号楼2个单元后封栏杆和改装、10号楼1个单元后封栏杆拆除等项目合计29610元。成本部审核主要内容为6＃后封栏杆拆、改等项目合价34338.5元，按70%支付29316.5元，成本部签字确认处备注“本次审核班组进度款支付金额为29316.5元，请领导审批，邓钧云，2019.7.16”。2019年7月8日，周云峰出具授权委托书，主要载明周云峰作为华润·金悦湾栏杆劳务分包合同的施工方代表，现委托至品建筑就本项目工程款代付其工人工资，本次为第三次请请款，其中代付工人工资情况为郭进（身份证号5111811980××××××××、农行账号62×××15）6000元、朱真俊（身份证号5110271972××××××××、农行账号62×××11）3450元、张汝洪（身份证号51×××34、农行账号62×××76）12000元、吴山贵（身份证号5111291994××××××××、邮储银行账户62×××77）8050元。2019年7月24日，王丹分别向郭进转账6000元（附言周云峰）、向朱真俊转账3450元（附言周云峰）、向吴山贵转账7866.5元（附言周云峰）、分两次向张汝洪转账共计10000元（附言周云峰）、向周云峰转账2000元（附言张汝洪的劳务费）。 2019年4月24日，至品建筑与陈得学签订《金悦湾二期项目栏杆后期拆包装、油漆、卫生等劳务合同》，载明载明因前期劳务班组孙峣自身原因未告知至品建筑私自退场，为保证该项目工期，至品建筑将其承建的金悦湾二期项目栏杆后期拆包装、油漆、卫生等劳务施工给陈得云，并约定了双方各自权利义务。 陈得学出具结算明细清单，主要内容为华润君悦湾工程，玻璃栏杆、景观阳台等项目合计16867元。成本部审核主要内容为清水楼栋栏杆拆包装、油漆、卫生项目按70%合计16867.2元，成本部签字确认处备注“本次审核班组进度款支付金额为16867.2元，请领导审批，邓钧云，2019.7.16”。2019年7月12日，陈得学出具授权委托书，主要载明陈得学作为君悦湾项目劳务合同的施工方代表，现委托至品建筑就本项目工程款代付其工人工资，其中代付工人工资情况为陈得学（身份证号5106231985××××××××、交行账号62×××09）6867元、宋杰明（身份证号5103211963××××××××、农行账号62×××74）3000元、宋丽娟（身份证号5103211986××××××××、中行账号62×××96）2000元、陈启良（身份证号5106231989××××××××、建行账户62×××69）3000元、李玉华（身份证号51×××00、农行账户62×××19）2000元。2019年7月24日，王丹分别向陈得学转账6867元、向宋杰明转账3000元（附言陈得学）、向宋丽娟转账2000元（附言陈得学）、向陈启良转账3000元（附言陈得学）、向李玉华转账2000元（附言陈得学）。 庭审中，1.至品建筑陈述，孙峣就合同约定的成品保护、油漆、卫生等工程尚未履行就自行退场，主要即《劳务分包中期进度款》中1.12项，成品保护、油漆、卫生等，其已支付金额为108043.44元；且对于后期制安、整改项目也无法履行。 2.至品建筑诉称，其于劳务分包中期结算日期（即2019年1月26日）前向孙峣支付了378679.724元，该款项具体组成为，孙峣已完成的合同内工程项目价款344816.44元×80%+孙峣完成的合同新增工程项目价款63527.72+其他人工费50180元-由另外人员施工费用11580元；其于2019年1月26日后累计向孙峣支付了163453.384元，该款项具体组成为，孙峣尚未履行的工程项目款项108043.44元+孙峣已完成的合同内工程项目价款344816.44元×20%。 3.至品建筑诉称，其委托第三人周云峰、陈得学就孙峣未履行的后期制安、整改、拆包装、油漆、卫生等项目进行施工，实际已支付115513元，但仅主张41956.46元的损失；上述款项付款账户户名王丹系公司的财务。 4.至品建筑称，虽然孙峣就合同约定的项目未全部履行，且按照合同约定20%的工程款应交付小业主后再支付，但由于孙峣的工人杨靖多次向住建部投诉、前往公司闹事、在施工场所跳楼威胁，至品建筑出于维稳考虑，仍向孙峣支付了上述款项，并向其工人杨靖支付了31760元，并提交了住建局2019年6月6日的投诉记录复印件、华润置业2019年3月23日出具的现场罚款单、2019年2月2日、4日工人围堵公司照片等。 5.至品建筑提交了现场施工照片，用以证明由于孙峣私自退场，至品建筑为了顺利完成工期，就孙峣尚未完工的项目另行委托他人履行。 本院认为，（一）劳务分包合同系至品建筑、孙峣自愿签订，系真实意思表示，其中对责任承担、款项支付做了明确规定。本案中，至品建筑诉称孙峣未履行“成品保护、油漆、卫生等”项目，但由于工人闹事等原因，仍向孙峣全额支付了工程款，故多向孙峣支付了未完成项目款108043.44元，要求返还。对此，本院认为，首先，根据双方劳务分包合同载明内容，案涉工程不支付预付款，合同实施生效过程中，至品建筑系按进度支付工程款。其次，根据《劳务分包中期进度款》载明内容，双方结算工程中明确包括1.12项目即“成品保护、油漆、卫生等”，结算日期为2019年1月25日，项目载明了数量、单价和支付款项等具体事项，至品建筑对此进行了项目会签和公司会签，最后的签字落款时间为2019年2月3日，同意向孙峣支付工程款，孙峣也签字进行确认。上述合同与中期进度款的支付相互印证，证明至品建筑确系按进度支付工程款，而中期进度款的所有项目确认和最后支付系经双方签字确认。现至品建筑提交的其自行记录的2019年6月和另一份投诉记录、以及2019年3月23日的现场罚款单等证据，有两份时间发生在中期进度款签字确认之后，另一份时间不明，上述证据不足以证明孙峣未履行，中期进度款合同中约定的工程项目，故现至品建筑单方对双方签字确认的结算款项予以否定，要求孙峣返还未履行部分工程款108043.44元的诉讼请求，本院不予支持。（二）根据劳务分包合同约定，孙峣制作、安装的质量必须达到100%，若未达到100%进行整改的费用由孙峣自行承担。本案中，至品建筑主张孙峣未经通知自行退场，为保证工期进度，其分别与案外人周云峰签订《金悦湾二期项目栏杆后期制安、整改劳务合同》、与陈得学签订《金悦湾二期项目栏杆后期拆包装、油漆、卫生等劳务合同》，结合其提交的进度款明细清单、转款凭证等证据，可以认定至品建筑因孙峣私自退场导致其另行委托他人进行后期整改共计支付115513元。根据合同约定，至品建筑有权要求孙峣向其支付该笔损失。庭审中，至品建筑明确其仅向孙峣主张41956.56元的损失，本院予以支持，故孙峣应向至品建筑赔偿损失41956.56元。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，缺席判决如下： 一、孙峣于本判决发生法律效力之日起十日内向四川至品建筑装饰工程有限公司赔偿损失41956.56元； 二、驳回四川至品建筑装饰工程有限公司其余诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费3300元，公告费300元，共计3600元，其中1149元由孙峣承担，2451元由四川至品建筑装饰工程有限公司承担。 如不服本院判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 审 判 长  周力娜 人民陪审员  王琳琳 人民陪审员  苗春香 二〇一九年十一月二十日 书 记 员  雷 莉