四川省江油市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0781民初5088号 原告（反诉被告）：绵阳市虹玖制冷设备有限责任公司，住所地四川省绵阳市涪城区石塘镇御平路瓦店村村委会5楼，统一社会信用代码915107037650585542。 法定代表人：董春艳。 委托诉讼代理人：贾成洪，四川思图律师事务所律师。 被告（反诉原告）：四川省海天建设工程有限公司，住所地四川省绵阳市绵山路64号，统一社会信用代码915107002054198330。 法定代表人：刘宏。 委托诉讼代理人：赵明星，四川法丛律师事务所律师。 第三人：赵天应，男，汉族，生于1967年12月28日，住四川省绵阳市涪城区。 本院于2019年10月18日立案受理原告（反诉被告）绵阳市虹玖制冷设备有限责任公司（以下简称“虹玖公司”）与被告（反诉原告）四川省海天建设工程有限公司（以下简称“海天公司”）、第三人赵天英承揽合同纠纷一案，于2019年11月13日立案受理海天公司对虹玖公司提出的反诉。本案依法适用简易程序，由审判员谢静独任审判，于2019年11月13日公开开庭进行审理。原告（反诉被告）虹玖公司的委托诉讼代理人贾成洪、被告（反诉原告）海天公司的委托代理人赵明星、第三人赵天应到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告（反诉被告）虹玖公司诉请：1.判令被告立即向原告支付江油市工业园区高品质紫外熔石英玻璃产业化项目101号建筑空调安装工程款159748.43元人民币、违约金50000元，共计209748.43元；2.本案保全费、诉讼费由被告承担。事实和理由：2018年1月25日，原告虹玖公司与被告签订了《空调安装工程合同》，对被告位于江油市工业园区高品质紫外熔石英玻璃产业化101号建筑项目中央空调系统部分予以安装，双方对承包范围、合同价款、违约责任等作了明确约定。合同履行中，原告组织工人紧密施工，于3月2日全面安装完毕，随后与被告项目负责人等一道现场调试验收。被告对原告的空调安装工程十分满意，对被告发包给第三人赵天应的消防排烟风管安装部分，因第三人组织施工拖沓，3月10日以来被告多次找到原告想请原告接受风管安装工程。原告鉴于第三人前期已经做了部分，不愿接手。后第三人也出面请原告组织施工，加之被告多次恳请下，原告勉为其难答应施以援手。原被告于2018年4月1日签订了《空调安装工程合同补充协议》，对风管部分的工期及单价等予以约定。同时原告同意被告支付第三人的8万元视为第三人已经施工部分造价的认可，从消防排烟风管工程部分的总体结算价中予以扣除。中亚空调安装工程验收后被告使用一年有余，被告却一再违约迟延付款；尤其是风管工程完工后，被告迟迟不确认工程量不办理结算，拖延长达一年。原告认为被告显属违背诚实信用这一最基本的契约精神，严重违反合同约定，应当承担违约责任。 被告（反诉原告）海天公司辩称，1.对合同签订时间2018年1月25日没有异议；2.对海天公司提交的500000元增值税专用发票的真实性没有异议；3.案涉工程项目已投入使用且目前暂无问题；4.虹玖公司没有提交证据证明结算表2发生的金额38199元不包含在主合同范围内，海天公司的签字只是确认项目，主合同第二条“工程承包范围、价格，1.具体详见图纸要求及设计变更单。2.包工包料总价包干。”该约定非常明确，海天公司不应支付38199元；5.主合同明确约定质保金，质保期没到，有无质量问题无法预测，应扣除质保金，补充合同的质保金应参照主合同条款规定，也应扣除质保金20000元；6.虹玖公司尚未提供与赵天应协商的80000元的发票，亦未能提供竣工验收证据，海天公司不存在违约情形，同时海天公司整体项目验收时间为2018年12月21日，工程施工过程中，虹玖公司施工工程未达到验收合格情况，监理部门一直要求完善，因此海天公司没有违约，不应承担违约金。 第三人赵天应辩称，消防排烟风管安装工程是由赵天应施工，前期施工工程款为80000元，后期施工工程已由虹玖公司接手，与赵天应无关。 被告（反诉原告）海天公司反诉诉请：1.请求判令虹玖公司向海天公司支付延期违约金90000元；2.由虹玖公司承担本案诉讼费用。事实与理由：2018年4月1日，海天公司与虹玖公司签订了空调安装工程合同补充协议，协议约定工期为30天，每延误一天则虹玖公司向海天公司支付5000元/日的违约金，因虹玖公司施工未达到验收标准，海天公司多次催促被反诉人尽快完成约定工程，但是虹玖公司一直延误工期，给海天公司造成了巨大的损失，远远超过了海天公司主张的90000元，根据合同约定，虹玖公司应承担相应的违约责任。 虹玖公司针对海天公司的反诉辩称，1.海天公司所举证据不能证明虹玖公司有逾期违约责任；2.虹玖公司是严格按照合同约定完成了工程安装，主机材料是由海天公司提供，设备未及时到场系海天公司的责任，本案中海天公司没有提交主机材料到场后虹玖公司确认时间表佐证的证据，海天公司应承担举证不能的责任，请求驳回海天公司的反诉诉请。 第三人赵天应针对反诉辩称反诉与其无关。 本院经审理认定事实如下：2018年1月25日，原告（反诉被告）虹玖公司（承包方、乙方）与被告（反诉原告）海天公司（发包方、甲方）签订了《空调安装工程合同》约定：甲方将位于江油市工业园区的高品质紫外熔石英玻璃产业化项目101号建筑项目的冷却设备安装工程发包给乙方。工程承包范围、价格：1.具体详见图纸要求及设计变更单；2.包工包料总价包干。合同工期：总工期35天，合同签订之日起计算。价款结算方式及期限：1.合同总价款500000元；2.合同签订后七个工作日内，甲方支付预付款150000元。预付款到账七个工作日乙方向甲方提合同总金额合法有效的全额增值税专用发票，税率为17%；3.按工程实际进度支付进度款；4.全部调试完成，验收合格十日内，甲方按合同总金额的97%支付工程款；5.本工程质保金为20000元，质保期二年，无质量问题于质保期满后十五日内甲方支付乙方。收款方式：乙方指定的尾号为7313的中国农业银行账户。乙方工作责任、义务：乙方指派肖仕勇为项目经理，全面负责安装施工现场的工作。违约责任：1.由于乙方的原因导致工程延误的，每延迟交工一天，乙方应向甲方支付合同总价款的5‰的违约金，但违约金总额不超过合同总价款的30%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外；2.由于安装质量不合格，返工产生的人工和材料费用以及由此造成的装修损失由乙方负责承担；3.甲方中途终止工程，除应全额支付乙方设备、材料款及已完成进度工程款外，还应向乙方偿付合同总价款的30%的违约金；4.甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每延迟一天，甲方应向乙方支付合同总价款的5%的违约金，但违约金总额不超过合同总价款的10%。2018年1月26日，海天公司向虹玖公司尾号为7313的中国农业银行账号转款150000元。2018年2月7日，虹玖公司向海天公司出具增值税专用发票7张，总金额500000元。2018年2月12日，海天公司向虹玖公司尾号为7313的中国农业银行账号转款100000元。2018年3月23日，海天公司向虹玖公司尾号为7313的中国农业银行账号转款50000元。2018年5月29日，海天公司向虹玖公司尾号为7313的中国农业银行账号转款150000元。2019年2月2日，海天公司向虹玖公司尾号为7313的中国农业银行账号转款20000元。上述海天公司共计向虹玖公司转款470000元。 2018年4月1日，虹玖公司与海天公司签订《空调安装工程合同补充协议》约定：虹玖公司负责海天公司位于江油市工业园区的高品质紫外熔石英玻璃产业化项目101号建筑项目的消防排烟风管安装工程。工程承包范围及价格：详见图纸及新增工程量、包工包料；结算为按实结算（单价为130元/㎡含风机安装、调试、清洁等费用）。工期要求：新增工程量30天内完成及验收合格。结算方式：新增工程量按实结算；虹玖公司提供结算金额全额增值税专用发票（税率为17%）。付款方式：虹玖公司尾号为7313的中国农业银行账户。消防排烟风管安装工程前期由第三人赵天应承包。上述《空调安装工程合同》、《空调安装工程合同补充协议》均由海天公司何超、虹玖公司肖仕勇签字确认，同时加盖两公司印章。 2019年6月25日，虹玖公司与海天公司进行二次结算：1.结算消防排烟风管安装工程金额为171549.43元，其中80000元为赵天应前期施工的工程款，该80000元工程款需赵天应与虹玖公司协商开具对应增值税发票，剩余款项由虹玖公司必须按照合同开具增值税发票。2.结算三楼开墙洞款项2400元、吊装主机、改消防风管款项2200元、主机更改法兰头款项1200元、二三楼吊装设备上楼款项5400元、组合式空调原基础增加材料款项10134元、组合式空调基础材料款项11585元、安装风管人工款项1200元、增加分体机材料铜管款项4080元，共计38199元。上述两张结算表上，虹玖公司肖仕勇签字“同意以上结算”，海天公司何超签字“所列项属实”。 上述事实，有原、被告营业执照、证明，第三人身份证复印件，《空调安装工程合同》，《空调安装工程合同补充协议》，客户收付款入账通知书、四川省增值税专用发票复印件7张、增值税发票交接清单、结算表等证据佐证。 本院认为，原告（反诉被告）虹玖公司与被告（反诉原告）海天公司签订的《空调安装工程合同》、《空调安装工程合同补充协议》系双方当事人真实意思表达，合法有效，双方均应按约履行合同。 依据双方当事人提交的证据及诉辩意见，本案争议的焦点在于：工程款38199元是否包含在主合同范围内？《竣工验收报告》是否应采信？《空调安装工程补充协议》是否认定质保金及质保金是否应予扣除？违约责任的归属。 工程款38199元系2019年6月25日101#结算表结算的金额，该结算表上肖仕勇签字“同意以上结算”，何超签字“项属实”，没有涉及该表上项目系主合同之外新增项目的内容，且庭审中海天公司亦认为该表上项目系主合同范围内项目，同时《空调安装工程合同》第二条明确约定该工程包工包料总价包干，仅凭结算表不能认定该项目系新增，虹玖公司未提交其他证据，应当承担举证不能的责任，因此，工程款38199元应当包含在主合同范围内。海天公司的该项辩解，本院予以采纳。虹玖公司的该项诉讼请求，本院不予支持。 《竣工验收报告》系庭审中海天公司提交，虹玖公司称该报告系整个工程的验收报告，公司只是施工了其中的很小部分，报告与本案没有关联性。本院查明《竣工验收报告》系对高品质紫外熔石英玻璃产业化项目101#整体工程的验收，本案中虹玖公司只是施工了其中的空调安装工程和消防排烟风管安装工程，该报告不能从客观上反映案涉两项工程的实际竣工验收时间，亦不能仅凭该报告达到证明虹玖公司延误工期的事实，因此，该报告本院不予采信，虹玖公司不构成工期延误违约，海天公司的反诉请求，本院不予支持。 《空调安装工程合同》第五条第五项明确约定“本工程质保金20000元，质保期二年，无质量问题于质保期满后15日内甲方支付乙方”，经查明质保期未满，因此，应扣除质保金20000元，待质保期满后，虹玖公司另行主张。《空调安装工程合同补充协议》属于主合同的附属合同，因此，补充协议不应单独认定质保金，海天公司的该辩解意见，本院不予采纳。 案涉两项工程没有进行竣工验收，因此不能适用《空调安装工程合同》第五条第四项“全部调试完成，验收合格后十日内，甲方按合同总金额的97%支付工程款”的约定，故虹玖公司根据《空调安装工程合同》第五条第四项、第十条第四项主张违约金不能成立，但前述两项项目已正式投入使用，海天公司应当支付虹玖公司扣除质保金后相应的价款。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条第一款、第六十一条、第一百零九条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 一、被告（反诉原告）四川省海天建设工程有限公司于本判决生效后五日内支付原告（反诉被告）绵阳市虹玖制冷设备有限公司工程款101549.43元； 二、驳回原告（反诉被告）绵阳市虹玖制冷设备有限公司的其他诉讼请求； 三、驳回被告（反诉原告）四川省海天建设工程有限公司的全部诉讼请求。 如果未能按照本判决指定的期限履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案本诉案件受理费减半收取2223元，反诉案件受理费减半收取1025元，共计3248元，由被告（反诉原告）四川省海天建设工程有限公司承担。 如不服本判决，可在收到本判决书之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省绵阳市中级人民法院。 审判员  谢静 二〇一九年十一月二十六日 书记员  陈露 附相关法条： 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。 第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第六十一条合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定扔不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。”