福建省尤溪县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0426民初2620号 原告：吴光钟，男，1962年11月15日出生，汉族，住福建省尤溪县。 原告：王金花，女，1964年5月24日出生，汉族，住福建省尤溪县。 被告：福建朝晖房地产开发有限公司，住所地福建省三明市尤溪县城关镇民主路11号201室，统一社会信用代码：91350426079756272R。 法定代表人：梁维坤，该公司董事长。 委托诉讼代理人：邱兰钰，女，福建朝晖房地产开发有限公司员工。 原告吴光钟、王金花与被告福建朝晖房地产开发有限公司（以下简称“朝晖公司”）商品房销售合同纠纷一案，本院于2019年8月21日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告吴光钟、王金花，被告朝晖公司的委托诉讼代理人邱兰钰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 吴光钟、王金花向本院提出诉讼请求：1.朝晖公司支付逾期交房违约金2,000元、逾期交付房屋产权证违约金2,000元、未铺设燃气管道费用5,000元；2.本案的诉讼费用由朝晖公司负担。事实和理由：2015年2月25日，吴光钟、王金花与朝晖公司签订《商品房买卖合同》，合同编号为201500511。合同约定：吴光钟、王金花购买坐落于尤溪县城关镇埔头工业路31号东滨花园限价房第3幢10屋1002室，单价每平方米6,358元，面积53.24平方米，合同总价为338,500元。合同对购房款的交付及违约处理、商品房的交付条件、逾期交付违约金的计算方式等进行了约定。合同签订后，吴光钟、王金花依照合同约定支付首付款102,396元，并向中国建设银行股份有限公司尤溪支行办理了个人住房抵押贷款，贷款金额230,000元，之后吴光钟、王金花按照合同约定给付购房款完毕。但按照《商品房买卖合同》约定，朝晖公司应于2016年12月31日前交付商品房，但由于朝晖公司的原因，到商品房交付期限时无法交付商品房。2017年4月11日，在尤溪县住房和城乡规划建设局的督促下，朝晖公司承诺在2017年5月31日做好相应的商品房交付条件进行交房，2017年6月1日，朝晖公司正式通知交房，但对于燃气管道的铺设问题始终没有解决，吴光钟、王金花只好自行请人铺设，花费5,000元。吴光钟装修入住后，朝晖公司仍然无法按合同约定办理房屋产权登记手续，直至2018年8月10日才办理不动产权登记。之后，双方对逾期交房、逾期办证、未铺设燃气管道等问题多次协商未果，特诉至法院。 朝晖公司辩称，吴光钟、王金花要求朝晖公司支付逾期交房违约金、未安装天燃气管道、产权证逾期办理等赔偿请求不能成立。主要理由：一、1.根据《商品房买卖合同》附件六补充协议第四条第3点约定，因合同约定交付期限并未考虑下列情形造成影响，双方同意如遇下列情形之一，交房期限据实顺延。造成朝晖公司延期交房的原因有：因天气延误69天；因变压器位置塌方、电网并电延误5天；供电公司停电延误5天；因政府限价房未能及时分配，无法支付建房款及周边配套工程款导致工期无限期延误。朝晖公司逾期交房并非主观造成，同时朝晖公司于2016年12月25日已完成五方验收合格同意交付业主使用。因户数过多，无法一次性完成交房手续，朝晖公司书面通知吴光钟、王金花于2017年1月21日办理交房手续，吴光钟、王金花一直未来办理，朝晖公司于2017年5月30日再次通知吴光钟、王金花办理交房手续，吴光钟、王金花因自身原因于2017年1月20日才完成交房手续。2.根据《商品房买卖合同》第十八条约定，专项维修资金应于2016年12月31日前缴交指定账户，附件六补充协议第四条第4点第3小点，买受人未付清专项维修资金之前出卖人有权拒绝交房而不构成违约，吴光钟、王金花在朝晖公司催促下才交，交完当天朝晖公司立刻给吴光钟、王金花办理交房手续。故吴光钟、王金花逾期交房赔偿诉讼请求不成立。二、1.根据《商品房买卖合同》附件六、合同补充协议第七条第2点，双方同意出卖人办理房屋权属初始登记最长时间为商品房使用之日起360日内，因吴光钟、王金花及部分业主提出过分要求，导致大部分业主交房时间顺延到2017年5月31日以后，朝晖公司从2017年5月31日开始交房，前后因户数过多按每天交房办理手续5-10户计算，需要35-70天才能完成，导致朝晖公司初始登记到2018年5月29日全部完成，非朝晖公司主观原因，不构成违约。2.产权证委托朝晖公司代办需要多方配合，本县2017-2019年间因政府体制改革，办证大厅搬迁及买受人不能及时到位等原因，都导致办证时间的延迟。吴光钟、王金花的赔偿诉讼请求不能成立。三、根据《商品房买卖合同》第八条，商品房交付条件第三点，该商品房所在建筑物生活给排水、用电、管道燃气、电信、有线电视、消防、邮政信报等设施达到设计要求条件；本栋楼施工图未设计管道燃气。玻璃施工图设计为住宅普通玻璃，商业为中空玻璃。楼道门禁施工图未设计，安装会影响消防疏散要求。附件六，合同补充协议第十二条第四行规定，所购商品房的实际情况以政府最后批准文件及施工图为准。目前天燃气主管道尚未到达本小区，也无法进行施工。以上证明吴光钟、王金花要求未安装天燃气管道赔偿请求不能成立。四、根据《商品房买卖合同》争议及冲突事项，附件六，合同补充协议第十四条已明确，本协议与合同一并生效，若其与合同条款发生冲突的以本补充协议的约定为准。综上，吴光钟、王金花要求朝晖公司支付逾期交房违约金、未安装燃气管道及延迟办理产权证等赔偿诉讼请求不能成立，恳请法院查明事实，驳回吴光钟、王金花的诉讼请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 经审理查明：2015年5月7日，吴光钟、王金花与朝晖公司签订编号为201500511的《商品房买卖合同》，主要约定：（一）买受人吴光钟、王金花购买由朝晖公司投资建设的位于尤溪县城关镇埔头工业路31号3幢10层1002号房，房屋建筑面积为52.28平方米，单价每平方米6,358元，总价332,396元。买受人于2015年2月25日前支付首期房款102,396元，剩余230,000元向银行申请按揭贷款支付。（二）商品房交付条件：商品房交付时应符合下列条件：1.该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件；2.该商品房已取得房屋测绘报告。该商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅使用说明书》和《住宅质量保证书》。商品房相关设施设备交付条件。基础设施设备4.燃气：交付时完成室内燃气管道的铺设，并与城市燃气管网连接，保证燃气供应。如果在约定期限内基础设施设备未达到交付使用条件，双方同意按照下列第1种方式处理：以上设施中第1、2、3、4项在约定交付日未达到交付条件的，出卖人按照本合同第十二条的约定承担逾期交付责任。出卖人应于2016年12月31日前向买受人交付该商品房。该商品房达到第九条、第十条约定的交付条件后，出卖人应当在交付日期届满前10日（不少于10日）将查验房屋的时间、办理交付手续的时间地点以及应当携带的证件材料的通知书面送达买受人。买受人未收到交付通知书的，以本合同约定的交付日期届满之日为办理交付手续的时间，以该商品房所在地为办理交付手续的地点。除不可抗力外，出卖人未按照第十一条约定的时间将该商品房交付买受人的，双方同意按照下列第2种方式处理：买受人同意《商品房买卖合同》继续履行，出卖人一次性支付买受人（人民币）2,000元违约金。合同及补充协议中规定的不可抗力是指当事人不能预见、不能避免、不能克服并阻碍合同履行的客观情况，包括自然和社会因素。因合同约定交付期限并未考虑下列情形造成的影响，双方同意，如遇下列情形之一，交房期限据实顺延：（1）经有权部门认定影响施工停止或进展缓慢的气象原因，包括：日降雨量累计超过50mm或8级以上风力或6级以上地震；一周内非出卖人原因停水停电累计超过8小时……。（三）双方同意共同向房屋登记机构申请该商品房的房屋所有权转移登记。因出卖人的原因，买受人未能在该商品房交付之日起360日内取得该该商品房的房屋所有权证书的，双方同意按照下列第2种方式处理：出卖人一次性支付买受人（人民币）2000元违约金等。 吴光钟、王金花于2015年2月26日向朝晖公司交付首付款102,396元，于2015年4月7日，将位于尤溪县城关镇埔头工业路31号3幢1002室房屋，以按揭贷款的方式与中国建设银行股份有限公司尤溪支行签订《个人住房借款合同》,并向朝晖公司支付按揭贷款收到的款项230,000元。2016年12月25日，尤溪县城关镇埔头工业路31号东滨花园工程地基与基础工程、主体工程、建筑装饰装修工程、建筑屋面工程、给排水及采暖工程、建筑电气工程、智能工程、通风与空调工程、电梯工程经验收合格，验收机构作出“本工程已按合同约定内容按图纸设计施工完成；单位工程质量评定合格，内业资料齐全，同意验收，交付使用”的竣工验收结论。2017年4月11日，朝晖公司作出《关于东滨花园交房的承诺》的书面承诺，主要内容为：一、承诺2017年5月31日前验收合格并开始交房。二、门禁、监控、路灯等配套设施在2017年5月15日前完成。三、由开发企业联系燃气管道公司及时进场施工，2017年5月31日达到验收条件……六、停止当前一切交房活动手续，企业保证具备合同约定条件后交房。2017年4月20日，朝晖公司向尤溪县公安消防大队申报了东滨花园工程的竣工验收消防备案，尤溪县公安消防大队依法核发备案凭证。2017年1月21日，朝晖公司与吴光钟、王金花办理交房手续，吴光钟、王金花交纳了房屋专项维修资金2,614元，并补交购房差价款6,103元。2018年5月29日，朝晖公司对尤溪县城关镇埔头村工业路31号3幢（项目名称：东滨花园3号楼）办理了开发项目首次登记（总确权）。2018年8月10日，尤溪县不动产登记中心办理了案涉房屋不动产权登记。目前，东滨花园3号楼住户仍未能使用管道燃气。 另查明，东滨花园项目施工期间，日降雨量大于50mm的天数为17天，一周内停电累计超过8小时的天数为3天。 本院认为，吴光钟、王金花与朝晖公司签订的《商品房买卖合同》系双方当事人的真实意思表示，且未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方当事人应按照合同的约定履行各自的义务。根据《商品房买卖合同》的约定，朝晖公司开发的东滨花园项目的管道燃气等设施未达到设计要求条件，东滨花园小区尚不具备交房条件，吴光钟、王金花有权拒绝交房。朝晖公司未能在《商品房买卖合同》及补充协议约定的期限内向吴光钟、王金花交付符合合同约定条件的商品房，已构成逾期交房，朝晖公司应承担逾期交房的违约责任。吴光钟、王金花付清购房款后，朝晖公司应在2016年12月31日前将验收合格并具备入住条件的房屋交付吴光钟、王金花。根据合同补充协议，对日降雨量累计超过50mm以及一周内非因朝晖公司的原因停电累计超过8小时可据实顺延交房期限进行了约定，东滨花园项目施工期间日降雨量累计超过50mm的天数计17天，一周内停电累计超过8小时的天数计3天，故朝晖公司交付讼争房屋的时间应由2016年12月31日顺延20天即至2017年1月20日。吴光钟、王金花于2017年1月21日与朝晖公司办理交房手续，朝晖公司已构成逾期交房。根据《商品房买卖合同》约定，朝晖公司应支付吴光钟、王金花逾期交房违约金2,000元。关于朝晖公司提出的其他未记录的台风大雨天气，春季放假暂停施工以及变压器位置塌方、并线、停电等原因延误的工期应予以顺延的抗辩主张，因双方在合同中未约定上述事由可以顺延交房期限，故对该抗辩主张不予采纳。 关于逾期办证违约金的问题，朝晖公司作为出卖人，应该依照合同约定按时办理商品房所有权初始登记。本案中，《商品房买卖合同》附件六合同补充协议约定买受人同意出卖人办理房屋权属初始登记为自商品房使用之日起360日内，案涉房屋于2017年1月21日交付使用，朝晖公司应于2018年1月16日前办理房屋权属初始登记。朝晖公司于2018年5月29日对尤溪县城关镇埔头村工业路31号3幢（项目名称：东滨花园3号楼）办理了开发项目首次登记（总确权），应认定朝晖公司逾期办理不动产权证，构成违约。根据《商品房买卖合同》约定，朝晖公司应支付吴光钟、王金花逾期办理不动产权证违约金2,000元。 关于吴光钟、王金花要求朝晖公司赔偿未铺设燃气管道费用损失5,000元，因吴光钟、王金花未提供相关损失的证据予以佐证，故对该项诉讼请求，不予支持。 综上所述，吴光钟、王金花提出的诉讼请求，符合本院上述认定的部分，予以支持；超出部分，不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下： 一、福建朝晖房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十日内支付吴光钟、王金花逾期交房违约金2,000元； 二、福建朝晖房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十日内支付吴光钟、王金花逾期办理不动产权证违约金2,000元； 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息； 三、驳回吴光钟、王金花的其他诉讼请求。 案件受理费50元，减半收取计25元，由吴光钟、王金花负担11元，福建朝晖房地产开发有限公司负担14元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于福建省三明市中级人民法院。 审判员  张忠谋 二〇一九年十一月十五日 法官助理吴智文 书记员姜辛 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 申请执行提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十六条发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。 调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。