广西壮族自治区防城港市港口区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂0602民初965号 原告：山东海成石化工程设计有限公司，住所地：山东省淄博市临淄区雪宫路439号，统一社会信用代码：913703052651773627。 法定代表人：王春生，董事长。 委托诉讼代理人：倪伟，天津得安律师事务所律师。 被告：中国石油天然气第六建设有限公司，住所地：桂林市空明西路7号，统一社会信用代码：914503001988557675（10-1）。 法定代表人：唐志和，总经理。 委托诉讼代理人：张向林，该公司员工。 委托诉讼代理人：唐燊，该公司员工。 原告山东海成石化工程设计有限公司（以下简称海成公司）诉被告中国石油天然气第六建设有限公司（以下简称中油六建公司）建设工程设计合同纠纷一案，本院于2019年4月2日立案，依法适用普通程序，于2019年8月19日公开开庭进行了审理。原告海成公司的委托诉讼代理人倪伟、被告中油六建公司的委托诉讼代理人张向林、唐燊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告海成公司向本院提出诉讼请求：1．判令被告支付原告设计费140万元、违约金暂计19.5万元（违约金按每逾期一天支付1000元计算，自2018年6月19日起暂计至2018年12月31日止）、律师费35.9万元，共计195.4万元；2．诉讼费、保全费由被告承担。事实与理由：原、被告于2018年2月10日签订建设工程设计合同，约定原告为被告《广西光大石化有限公司信润石化项目150万吨/年重交通沥青项目》提供设计服务，合同约定设计费用为560万元。随后原告按照合同约定，完成了总计方案、工艺流程方案、关键设备订货参数、通用设备订货清单、主要非标设备订货图、土建地基处理施工图，按合同约定，原告完成上述设计文件一周内，被告应向原告支付设计费140万元，但是被告以各种理由推脱支付。原告经多次与被告沟通未果，因此诉至法院，请求法院依法判决。 被告中油六建公司辩称，我方不应向原告支付设计费140万元，违约金19.5万元，律师费35.9万元，我方也不应承担本案的诉讼费、保全费。1、原告交付的设计文件不符合设计合同的约定；2、原告的设计工作质量不符合中国石油化工集团公司发布的《石油化工详细工程设计内容规定(SPMP-STD-EM2005-2016)》；3、原告设计工作进度严重滞后,违返设计合同约定，且最终时限已过，无法补救；4、原告严重违反设计合同约定，导致设计合同目的不能实现，严重耽误了我方项目其他各项工作的开展，给我方造成巨大经济损失，我方保留索赔的权利。请求驳回原告的诉讼请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院依法组织双方进行了证据交换和质证。对双方当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：对原告提交的证据4《银行流水和发票》，本院认为该证据能证明被告向原告支付相应的款项。对原告提交的证据5《付款申请》、证据6《确认邮箱》、证据7《邮箱截图》、证据8《主要设计文件纸质版》、证据9《会议纪要及技术交流报告》，被告称这些证据为原告当庭提交，且不属于新证据，超过提交证据的期限，不予质证。但本院认为，原告提交的证据5-9虽当庭提交，但与案件基本事实有关的，本院依法予以采纳。对原告提交的证据5《付款申请》，本院认为，该证据证明原告向被告提出付款申请，本院予以采信；对原告提交的证据6《确认邮箱》，该证据能够证明原告和被告之间通过指定的邮箱进行交流和资料的传送，本院予以采信；对原告提交的证据7、8《邮箱截图》、《主要设计文件》，该两份证据能证明原告通过邮件的方式向双方指定的邮箱及向有关人员发送设计文件，本院予以采信；对原告提交的证据9《会议纪要及技术交流报告》，该证据能证据原、被告等对涉案项目进行了讨论、交流，本院予以采信。对被告提交的证据2《施工图纸接收/发放记录》，该证据能证据原告向被告交付了设计图纸及交付设计图纸的时间，本院予以采信。对被告提交的证据3《石油化工装置详细工程设计内容规定》，双方在合同中约定适用该标准，本院予以采信；对被告提交的证据4《500万吨/年常减压装置、120万吨/年中芳烃加氢装置硫氢化钠装置设备设计文件中存在的共性问题》，本院作为定案参考的依据；对被告提交的证据5《备忘录、备忘录回复、邮件截图》、证据6《备忘录16、19、20及邮件截图》，本院予以采信；对被告提交的证据7《广西光大石化有限公司信润石化项目150万吨/年重交通沥青项目设计工作周报(第18期)》，该证据能证明原告的工作进度，本院作为定案的参考；被告提交的证据8《关于被迫解除合同和索要赔偿的函及邮件截图》，该证据只能证明被告向原告发送了解除合同及要求赔偿的函件，但不能表明合同已经解除，本院不予采信。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年2月10日，甲方（广西光大石化有限公司、防城港市信润石化）、乙方（中油六建、被告）、丙方（海成公司、原告）三方签订《工程设计合同书》，其中广西光大石化有限公司、防城港市信润石化为业主方，中油六建为总承包方，海成公司为设计方。该合同甲、乙方委托丙方承担广西光大石化有限公司信润石化项目150万吨/年重交通沥青项目的设计任务，设计内容见该合同的《附件一工程设计合同技术附件》，设计阶段为详细工程设计，详细设计图纸要求加盖甲级设计院资质章。关于设计文件交付份数约定:丙方向乙方提交设计文件15份，属于压力容器和压力管道的图纸分别6份加盖设计资质章(满足项目报备要求)；丙方公司内部通用标准图8份，不提供国家和行业通用标准图；专篇文件15份；中间过程文件使用白图，签字文件2份。另提供电子版文件范围见附件。关于设计文件交接地点约定广西防城港，邮递方式。关于设计周期，约定合同生效后，工程设计28个工作周全部完成，根据现场施工进度分阶段交付，长周期订货的设备应在设计前期提供订货清单。关于工程设计费约定，150万吨/年重交通沥青装置为200万元，120万吨/年柴油加氢精制装置为280万元，硫氢化钠装置为70万元，装置各专篇及概算篇10万元，合计560万元(注:硫氢化钠装置包括酸性水汽提单元、溶剂再生单元和硫氢化钠单元设计及现场服务收费总额为人民币560万元)，设计收费的支付方法为：合同签订后两周内，乙方向丙方支付设计费总额的20%，计112万元作为项目启动资金。丙方提交总体设计方案、工艺流程方案、关键设备订货参数；通用设备订货清单；主要非标设备订货图，土建地基处理施工图一周内，乙方向丙方支付设计费总额的25%，计140万元。丙方提交非标设备制造图、地管图、钢结构图、土建地面或基础部分施工图、主要电气仪表设备订货资料后一周内，乙方向丙方支付设计费总额的25%，计140万元。丙方按照设计进度交付设计文件，最后一批设计文件完成后通知乙方，乙方向丙方支付设计费总额的25%，计140万元；丙方收到款项后(以银行电汇为准)一周内，交付最后一批设计文件。装置竣工投产正常运行6个月内，达到合同要求的指标后，7日内向丙方支付设计费总额的5%，计28万元。关于责任约定，乙方责任:乙方按本合同第3条规定的内容，在规定的时间内向丙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限性负责。乙方提交上述资料及文件时间超过规定期限15天以内，丙方按本合同第4条规定交付设计文件的时间相应顺延；超过规定期限15天以上时，三方协商重新确定提交设计文件的时间。在合同履行期间，乙方要求终止或解除合同，丙方已开始设计工作的，乙方应根据丙方已行的实际工作量付费，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超出一半时，按该阶段设计费的全部支付。乙方应按本合同第5条规定的内容、金额和时间向丙方支付设计费用，每逾期支付一天，乙方应支付滞纳金1000元，同时本合同规定的丙方向乙方交付设计文件的时间向后顺延一天。逾期超过15天以上时，丙方有权暂停履行下阶段工作，书面通知乙方，并有权单方面修改合同付款方式条款。乙方上级对设计文件不审批或本合同项目停建、缓建、乙方均应支付应付的设计费。该合同还约定乙方的其他责任。丙方责任:丙方按本合同规定的内容，时间及份数向乙方交付设计文件。丙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于丙方设计错误造成工程质量事故损失，丙方除负责采取补救措施外，应根据损失程度向乙方偿付赔偿金，最高不超过受损失部分的设计费用。由于丙方自身原因，延误了按本合同规定的设计文件交付时间，每延误一天，丙方应向乙方缴纳滞纳金1000元。丙方交付设计文件后，参加有关上级审查及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充设计。丙方按合同规定时限交付设计文件，负责向乙方及施工单位进行设计交底，并派现场代表进行现场施工服务、处理有关设计问题和参加竣工验收。该合同还约定丙方的其他责任。关于150万吨/年重交通沥青项目《附件一工程设计合同技术附件》约定设计阶段为详细工程设计，原告设计内容仅包括一套150万吨/年重交通沥青装置、一套120万吨/年柴油加氢精制装置和硫氢化钠装置(硫氢化钠装置包括酸性水汽提单元、溶剂再生单元和硫氢化钠单元)。合同约定150万吨/年重交通沥青装置设计规模500万吨/年(备注以原料油计，其中减压150万吨/年)，120万吨/年直镏柴油加氢精制装置设计规模120万吨/年(备注以装置进料量计，硫氢化钠装置设计规模满足界区内尾气处理需求(备注采用硫氢化钠法)。基础设计阶段内容:提供装置总加工流程、装置设计专篇(政府部门要求的各专篇)、装置概算篇。设计范围包括150万吨/年重交通沥青装置、120万吨/年直镏柴油加氢精制装置、硫氢化钠装置、区域变配电所、区域控制室的施工图设计。合同约定丙方工作内容：合同装置的详细工程设计(包括详细设计、竣工图等)及相应的现场服务、开车服务；设备采购技术服务工作包括编制满足采购要求的技术文件；参与技术交流、比选、谈判等工作；负责对供应商的设备制造厂技术资料的审查和确认工作；参加采购设计条件会。该《附件一工程设计合同技术附件》还约定其他事项。其中，详细工程设计包括生产装置的工艺、管道、非标设备、建筑、结构、电气、仪表、给排水等专业的设计。关于竣工图约定，1、提供项目竣工图；2、提供可编辑电子版资料(单线图、总图、设备布置图、工艺流程图、工艺设计说明、综合材料表、设备一览表等)；3、其他提供PDF电子版资料。关于设计质量要求，约定，1、详细设计内容及深度按照《石油化工装置详细工程设计内容规定》(SPMP-STD-EM2005-2016)；2、设计文件中选用的设备、材料、建筑构配件，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量必须符合国家规定的标准，并加强在设计界面、设备材料规格定义及数量统计等方面的管理；3、遵循现行的有关法律法规和标准规范，满足工程的可施工性、可操作性及可维修性的要求，采取各种切实可靠、行之有效的事故防范及处理措施，实现本质安全，确保装置安全生产；工程设计文件100%符合安全、环境保护、职业病防治、消防等相关的审批意见及国家现行的相关规定，并通过消防部门的项目建筑工程施工图审核。……丙方应向甲乙方交付图纸资料的进度(以项目启动资金到账日计算)：1、设计进度计划编制完成2周(春节期间顺延8天)；2、提供公用工程指标4周(春节期间顺延8天)；3、装置工艺流程图第一版4周(春节期间顺延8天)；4、装置平面布置图第一版4周(春节期间顺延8天)；5、详勘补勘要求(详勘布点图)5周；6、设计专篇及概算篇根据政府及甲方要求协商；7、主要设备采购规格书6周；8、其他定型设备采购规格书8-10周；9、土建地基施工图8周(收到详勘资料后2周开始提供)；10、土建基础施工图11周；11、主要隐蔽工程图纸12周；12、主要非标设备制造图纸16周；13、土建地面部分施工图16周(收到订货资料后4周)；14、机组土建施工图纸17周；15、DCS、ESD招标文件12周；16、仪表、电气设备订货清单(电子版壹份)18周；17、管道主要设备订货清单19周；18、配管设计30%详细设计完成时间21周，管道施工图24周；19、全部设计文件归档28周。双方还约定各自的权利和义务。 2018年2月14日，中油六建公司通过银行向原告支付112万元项目启动资金，原告收到后开具了增值税专用发票。隨后，原告向双方商定的中油六建公司有关人员的电子邮箱发送文件如下：2018年4月3日原告发送常减压规格书＋硫氢化钠单元规格书4.3。2018年4月4日原告发送设备一览表＋订货资料目录。2018年4月10日原告发送光大设备规格表。2018年4月17日原告发送信润石化项目150万吨/年重交通沥青项目设备一览表4.17、常减压界区条件表4.17、酸性水PFD-4.13。2018年4月18日原告发送柴油加氢PFD-4.18。2018年5月12日原告发送光大石化总图-18.5.11。2018年5月14日原告发送桩基图纸。2018年5月16日原告发送设备询价版。2018年5月23日原告发送长周期订货设备14台文件。2018年5月25日原告发送中间版设备布置图。2018年5月28日原告发送签字扫描布置5.28。2018年6月5日原告发送常减压+硫氢化钠，订货规格书(盖章版6.5)。2018年6月7日原告发送PID6.6校审版。2018年6月8日原告发送广西光大项目PFD校审版、PID5.29校审版、工艺流程图(可编辑版)、信润石化项目150万吨/年重交通沥青项目设备一览表6.8、设备招标图。2018年6月11日原告发送广西光大项目PFD校审版。2018年6月21日，原告发送光大项目设备订货清单。2018年6月22日原告发送海成设计所有非标设备设计招标图纸，全部设备招标图6.22。2018年7月5日原告发送反应器-容器内件订货条件资料＋目录含在内部。2018年7月13日原告发送塔内件订货条件资料目录7.13。2018年7月31日原告发送150万吨/年重交通沥青装置工艺资料＋总目录。2018年8月3日原告发送界区条件表＋公用公程消耗表。 截止2018年8月31日，中油六建公司确认接收原告的施工图纸为： 1、2018年5月17日，被告收到原告提交的构一后补桩位平面布置图、构二级地面设备基础桩布置图、桩基基础详图、桩基基位平面布置图、框架及地面设备基础桩基布置图、桩体结构图各1张，份数1份。 2、2018年5月17日，被告收到原告提交的202-R000加氢精制反应器、预处理侧汽提塔(201-T-0004)装配图、循环氢脱硫塔(202-T0001)装配图、热高压分离器(202-V0002)装配图、热低压分离器(202-V0003)装配图、冷高压分离器(202-V0004)装配图、循环氢脱硫塔入口分液罐(202-V0006)装配图、循环氢压缩机入口分液罐(202-V0006)装配图各1张，份数1份。 3、2018年5月25日，被告收到原告提交的厂区总平面布置图1张，份数1份。 4、2018年6月6日，被告收到原告提交的预处塔(201-T-0003)装配图、预处理侧汽提塔(201-T-0004)装配图、沥青塔(201-T-0005)装配图、沥青侧汽提塔(201-T-0006)装配图、加氢精制反应器(202-R0001)装配图、循环氢脱硫塔(202-T0001)装配图、热高压分离器(202-V0002)装配图、热低压分离器(202-V0003)装配图、冷高压分离器(202-V0004)装配图、循环氢脱硫塔入口分液罐(202-V0006)装配图、循环氢压缩机入口分液罐(202-V0006)装配图、硫氢化钠反应器(203-R000IAB)装配图、酸性水汽提塔(203-T0001)装配图、再生塔(203-T002)装配图各1张，份数1份。 5、2018年6月8日，被告收到原告提交的工艺管道及仪表流程图、工艺管道及仪表流程图(原料油过滤)、工艺管道及仪表流程图(原料油输送及换热)、工艺管道及仪表流程图(反应加热炉、加氢反应器)、工艺管道及仪表流程图(高、低压分离器)、工艺管道及仪表流程图(反应流出物及注水)、工艺管道及仪表流程图(循环氢脱硫)、工艺管道及仪表流程图(循环氢压缩机)、工艺管道及仪表流程图(新氢压缩机一)、工艺管道及仪表流程图(新氢压缩机二)、工艺管道及仪表流程图(硫化氢汽提塔)、工艺管道及仪表流程图(分馏塔部分)、工艺管道及仪表流程图(分馏塔重沸炉)、工艺管道及仪表流程图(精制柴油出装置)、公用工程管道及仪表流程图(注化学药剂部分)、公用工程管道及仪表流程图(放空、污油系统)、公用工程管道及仪表流程图(燃料气等)、公用工程管道及仪表流程图(循环水、蒸汽)各1张，份数1份。 6、2018年6月8日，被告收到原告提交的工艺管道及仪表流程图、工艺管道及仪表流程图(脱前换热部分(I))、工艺管道及仪表流程图(脱前换热部分(II))、工艺管道及仪表流程图(脱后换热部分(I))、工艺管道及仪表流程图(脱后换热部分(II))、工艺管道及仪表流程图(脱后换热部分(III))、工艺管道及仪表流程图(脱后换热部分(IV))、工艺管道及仪表流程图(初低油换热部分)、工艺管道及仪表流程图(热水冷却部分)、工艺管道及仪表流程图(空冷器部分)、工艺管道及仪表流程图(电脱盐部分)、工艺管道及仪表流程图(电脱盐注水部分)、工艺管道及仪表流程图(初馏塔部分)、工艺管道及仪表流程图(电脱盐注水部分)、工艺管道及仪表流程图(预处理炉部分)、工艺管道及仪表流程图(预处理塔部分)、工艺管道及仪表流程图(预处理侧汽提塔部分)、工艺管道及仪表流程图(顶顶回流部分)、工艺管道及仪表流程图(沥青炉部分)、工艺管道及仪表流程图(沥青塔部分)、工艺管道及仪表流程图(沥青测汽提塔部分)、工艺管道及仪表流程图(沥顶抽空部分)、工艺管道及仪表流程图(燃料气、燃料油及封油部分)、工艺管道及仪表流程图(注水、注剂部分(I))、工艺管道及仪表流程图(注水、注剂部分(II))、公用工程管道及仪表流程图(联锁部分)、公用工程管道及仪表流程图(火炬分液罐、轻污油罐部分)、公用工程管道及仪表流程图(热水罐、重污油罐部分)、公用工程管道及仪表流程图(低压蒸汽、水、供风系统)、工艺管道及仪表流程图轻烃回收单元(稳定塔部分)、工艺管道及仪表流程图轻烃回收单元(干气脱硫部分)、工艺管道及仪表流程图轻烃回收单元(压缩机部分)(图号：18111-DD-201b-PD03-03)、工艺管道及仪表流程图轻烃回收单元(压缩机部分)(图号：18111-DD-201b-PD03-04)。 7、2018年6月8日，被告收到原告提交的工艺管道及仪表流程图图例、工艺管道及仪表流程图(酸性水罐)、工艺管道及仪表流程图(酸性水汽提塔)、工艺管道及仪表流程图(三级分液罐)、工艺管道及仪表流程图(氨水罐)、工艺管道及仪表流程图(富液闪蒸罐)、工艺管道及仪表流程图(氨液再生塔)、工艺管道及仪表流程图(溶液缓冲罐)、工艺管道及仪表流程图(贫胺净化系统)、工艺管道及仪表流程图(凝液系统)、工艺管道及仪表流程图(硫氨化钠反应器)、工艺管道及仪表流程图(硫氨化钠产品罐)、工艺管道及仪表流程图(联锁部分)、公用工程管道及仪表流程图(新鲜水、氮气、空气、循环水)各1张，份数1份。 8、2018年6月22日，被告收到原告提交的工艺流程图例、工艺流程图换热网络、工艺流程图初馏塔、工艺流程图电脱盐、工艺流程图预处理炉、工艺流程图预处理塔、工艺流程图预处理塔顶回流罐、工艺流程图沥青炉、工艺流程图沥青塔、工艺流程图沥青测汽提塔、工艺流程图沥顶抽空器、工艺流程图三注、工艺流程图火炬及污油、工艺流程图液化气脱硫醇干气脱硫、工艺流程图公用工程(图号:18111-PD-201bPD01-14)、工艺流程图例(图号:18111-PD-202PD01-00)、工艺流程图反应部分、工艺流程图分馏部分、工艺流程图公用工程(图号:18111-PD-202PD01-03)、工艺流程图例(图号:18111-PD-203PD01-00)、工艺流程图酸性水汽提(图号:18111-PD-203PD01-01)、工艺流程图酸性水汽提(图号:18111-PD-203PD01-02)、工艺流程图溶剂再生、工艺流程图硫氢化钠、工艺流程图公用工程(图号:18111-PD-203PD01-05)的设计图纸各1张，份数1份。 9、2018年6月24日，被告收到原告提交的初馏塔顶回流及产品罐(201-V0004)(V=17.2m³)装配图、燃料气缓冲罐(201-V0006)(V=18m³)装配图、燃料油缓冲罐(201-V0007)(V=7.2m³)装配图、预处理塔顶回流罐(201-V0008)(V=100m³)装配图、沥顶油水分离罐(201-V0009)(V=56m³)装配图、封油罐(201-V0010)(V=11.3m³)装配图、热水罐(201-V0011)装配图、稳定塔顶回流及产品罐(201-V0012)(V=26.2m³)装配图、压缩机入口分液罐(201-V0013)(V=6.96m³)装配图、氨水罐(201-V0018AB)、缓蚀剂罐(201-V001９)(V=７．２m³)装配图、火炬气分液罐(201-V0020)(V=64.２m³)装配图、轻污油罐(201-V0021)(V=26.3m³)装配图、重污油罐(201-V0022)(V=26.3m³)装配图、烧焦罐(201-V0025)(V=2.66m³)装配图、注水罐(201-V0003)装配图、塔顶注水罐(201-V0002)装配图、水洗罐(201-V0016)(V=21.4m³)装配图、分液罐(201-V0017)(V=21.2m³)装配图、碱洗罐(201-V001415)(V=21.4m³)装配图各1张，份数1份。 10、2018年6月24日被告收到原告提交的原料油-热水换热器(201-E0001A)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0001B)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0002)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0003)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0004AB)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0005AB)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0006AB)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0007AB)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0008)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0009)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0010)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0011)标注换热器条件图(图号:BES1200-25-395-6/25-4IGF257-2)、原料油-热水换热器(201-E0012AB)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0013AB)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0014)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0015ABCD)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0016AB)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0017)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0018AB)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0018C)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0019AB)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0020AB)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0020C)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0021AB)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0021C)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0022)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0023)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0024ABCD)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0025AB)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0026ABCD)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0027AB)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0028ABCD)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0029AB)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0029C)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0030AB)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0031AB)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0032)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0033)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0034)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0035AB)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0036)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0037)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0038)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0039AB)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0040)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0041)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0042AB)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0043)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0044AB)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0045AB)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0048)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0049AB)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0050)标注换热器条件图、原料油-热水换热器(201-E0051)标注换热器条件图、初馏塔(201-T0001)装配图、初测汽塔(201-T0002)装配图、预处理塔(201-T0003)装配图、预处理测气提塔(201-T0004)装配图、沥青塔(201-T0005)装配图、沥青测汽提塔(201-T0006)装配图、稳定塔(201-T0007)装配图、干气脱硫塔(201-T0008)装配图、原料油缓冲罐(202-V0001)装配图、热高压分离器(202-V0002)装配图、热低压分离器(202-V0003)装配图、冷高压分离器(202-V0004)装配图、冷低压分离器(202-V0005)(V=22m³)装配图、循环氢脱硫塔入口分液罐(202-V0006)装配图、循环氢压缩机入口分液罐(202-V0007)装配图、新氢压缩机入口分液罐(202-V0008)(V=16.4m³)装配图、脱盐水罐(202-V0010)(V=12.5m³)装配图、脱硫化氢汽提塔回流罐(202-V0011)(V=31.6m³)装配图、产品分馏塔顶回流罐(202-V0012)(V=31.6m³)装配图、燃料气缓冲罐(202-V0013)(V=14.9m³)装配图、仪表风缓冲罐(202-V0014)装配图、富胺液闪蒸罐(202-V0015)(V=21.1m³)装配图、放空罐(202-V0016)(V=130.9m³)装配图、地下污油罐(202-V0017)(V=26m³)装配图、缓蚀剂罐(202-V0018)(V=2.75m³)装配图、硫化剂罐(202-V0019)(V=32m³)装配图、反冲洗污油罐(202-V0020)(V=10.0m³)装配图、精制中芳烃-蒸汽换热器(202-E0006AB)蒸汽发生器(202-V0021)组装图、精制中芳烃-蒸汽换热器(202-E0006AB)装配图、蒸汽发生器(202-V0021)(V=17.0m³)装配图、加氢精制反应器(202-R0001)装配图、除氧水加热器(202-E0005)标准换热器条件图、蒸汽过热器(202-E0007)标准换热器条件图、分馏塔进料换热器(202-E0008)标准换热器条件图、热媒水-精制中芳烃换热器(202-E0009)标准换热器条件图、循环氢脱硫塔(202-T0001)装配图、脱硫化氢汽提塔(202-T0002)装配图、产品分馏塔(201-T0003)装配图、原料水脱气罐(203-V0001)(V=21.5m³)装配图、原料水储罐(203-V0002AB)装配图、污油罐(203-V0004)(V=9.2m³)装配图、酸性气分液罐(203-V0005)(V=14.6m³)装配图、一级分液罐(203-V0006)(V=11.2m³)装配图、二级分液罐(203-V0007)(V=11.2m³)装配图、三级分液罐(203-V0008)(V=6.2m³)装配图、氨水罐(203-V0009)装配图、水封罐(203-V0010ABC)(V=1.42m³)装配图、地下污水罐(203-V0011)(V=9.2m³)装配图、富溶剂缓冲罐(203-V0012)(V=26m³)装配图、富溶剂闪蒸罐(203-V0013)(V=27.1m³)装配图、再生塔顶回流罐(203-V0014)(V=5.66m³)装配图、溶液缓冲罐(203-V0015)装配图、消泡剂罐(203-V0016)(V=0.77m³)装配图、地下溶剂罐(203-V0017)(V=9.2m³)装配图、低压闪蒸罐(203-V0018)(V=7.2m³)装配图、硫氢化钠产品罐(203-V0020)(V=21.2m³)装配图、碱液储罐(203-V0021)(V=21.2m³)装配图、凝结水罐(203-V0019)(V=7.0m³)装配图、硫氢化钠反应器(203-R0001AB)装配图、酸性气冷凝却器(203-E0001)标准换热器条件图、原料净化水一级换热器(203-E0002)标准换热器条件图、热测线一级冷却器(203-E0003AB)标准换热器条件图、原料净化水二级换热器(203-E0004AB/CD)标准换热器条件图、汽提塔底重沸器(203-E0005)标准换热器条件图、二级分凝液冷却器(203-E0007)标准换热器条件图及一、二级分凝液冷却器(203-E0006)标准换热器条件图、三级分凝液冷却器(203-E0008)标准换热器条件图、氨水冷却器(203-E0009)标准换热器条件图、溶剂再生塔沸器(203-E0012)(F=505.9㎡)装配图、贫胺液冷却器(203-E0014)标准换热器条件图、循环冷却器(203-E0015AB)标准换热器条件图、酸性水汽提塔(203-T0001)装配图、再生塔(203-T002)装配图各1张，份数1份。 11、2018年6月29日，被告收到原告提交的202-A0001热高分气空冷器数据表及规格书、202-A0002热高分气空冷器数据表及规格书、202-A0003热高分气空冷器数据表及规格书、202-A0004热高分气空冷器数据表及规格书、202-A0005热高分气空冷器数据表及规格书、202-E0001A反应流出物-混合进料剂换热器A数据表、202-E0001B反应流出物-混合进料剂换热器B数据表、202-E0002A原料油-精制柴油换热器A数据表、202-E0002B原料油-精制柴油换热器B数据表、202-E0003热高分气-混合氢换热器数据表、202-F-0001反应进料加热炉数据表、202-F-0002反应进料加热炉数据表、202-K-0001循环压缩机数据表、202-K-0002AB循环压缩机数据表、203-E-0011进料预热器板式换热器数据表、203-E-0013贫富溶液换热器板式换热器数据表、203-P0001AB原料水泵离心泵数据表、203-P0002AB原料水增压泵离心泵数据表、203-P0003污油泵液下泵数据表、203-P0004AB氨水泵离心泵数据表、203-P0005AB再生塔回流泵离心泵数据表、203-P0006AB再生塔塔底泵离心泵数据表、203-P0007AB富液加压泵离心泵数据表、203-P0008AB贫液低压输送泵离心泵数据表、203-P0009AB贫液高压输送泵离心泵数据表、203-P0010地下溶剂泵液下泵数据表、203-P0011AB凝液输送泵离心泵数据表、203-P0012AB消泡剂泵计量泵数据表、203-P0013AB碱液循环泵离心泵数据表、203-P0014AB碱液循环泵离心泵数据表、203-P0015AB产品输送泵离心泵数据表、203-P0016AB碱液进料泵离心泵数据表、203-SR0001(原料油过滤器)反冲洗过滤器规格书、硫氢化钠装置溶剂再生单元胺液在线净化设施询价书、201-A-0001初馏塔油气空冷器数据表及规格书、201-A-0002预一线空冷器数据表及规格书、201-A-0003粗中芳烃空冷器数据表及规格书、201-A-0004预塔顶油气空冷器数据表及规格书、201-A-0005沥一中空冷器数据表及规格书、201-A-0006稳定塔顶空冷器数据表及规格书、201-F-001预处理炉加热炉数据表、201-F-002沥青炉加热炉数据表、201-K-0001干气压缩机数据表、201-V-0001电脱盐设备数据表、203-A-0001净化水空冷器数据表及规格书、203-A-0002贫液空冷器数据表及规格书、203-A-0003再生塔顶空冷器数据表及规格书各1张1份。 12、2018年7月13日，被告收到原告提交的202-T0001循环氢脱硫塔数据表、202-T0002脱硫化氢汽提塔数据表、202-T0003产品分馏塔数据表、203-R0001AB硫氢化钠反应器数据表、203-T0001酸性水汽提塔数据表、203-T0002再生塔数据表设计文件各1张1份。 13、2018年7月31日，被告收到原告提交的201-T0004预处理侧汽提塔板式塔数据表(重交通沥青装)、201-T0005沥青塔板式数据表(重交通沥青装)新、201-T0006沥青测汽提塔板式塔数据表(重交通沥青装)新、201-T0007稳定塔板式塔数据表(重交通沥青装)新、201-T0008干所脱硫塔板式塔数据表(重交通沥青装)新设计文件各1张1份。 14、2018年8月1日，被告收到原告提交的工艺管道及仪表流程图、工艺管道及仪表流程图[脱前换热部分(I)]、工艺管道及仪表流程图[脱前换热部分(II)]、工艺管道及仪表流程图[脱后换热部分(I)]、工艺管道及仪表流程图[脱后换热部分(II)]、工艺管道及仪表流程图[脱后换热部分(III)]、工艺管道及仪表流程图[脱后换热部分(IV)]、工艺管道及仪表流程图(初低油换热部分)、工艺管道及仪表流程图(热水冷却部分)、工艺管道及仪表流程图(空冷器部分)、工艺管道及仪表流程图(电脱盐部分)、工艺管道及仪表流程图(电脱盐注水部分)(图号:18111-DD-201-PD02-11)、工艺管道及仪表流程图(初馏塔部分)、工艺管道及仪表流程图(电脱盐注水部分)(图号:18111-DD-201-PD02-13)、工艺管道及仪表流程图(预处理炉部分)、工艺管道及仪表流程图(预处理塔部分)、工艺管道及仪表流程图(预处理侧汽提塔部分)、工艺管道及仪表流程图(顶顶回流部分)、工艺管道及仪表流程图(沥青炉部分)、工艺管道及仪表流程图(沥青塔部分)、工艺管道及仪表流程图(沥青测汽提塔部分)、艺管道及仪表流程图(沥顶抽空部分)、工艺管道及仪表流程图(燃料气、燃料油及封油部分)、工艺管道及仪表流程图[注水、注剂部分(I)]、工艺管道及仪表流程图[注水、注剂部分(II)]、公用工程管道及仪表流程图(联锁部分)、公用工程管道及仪表流程图(火炬分液罐、轻污油罐部分)、公用工程管道及仪表流程图(热水罐、重污油罐部分)、公用工程管道及仪表流程图(低压蒸汽、水、供风系统)、工艺管道及仪表流程图轻烃回收单元(稳定塔部分)、工艺管道及仪表流程图轻烃回收单元(干气脱硫部分)、工艺管道及仪表流程图轻烃回收单元(压缩机部分)(图号18111--DD-201b-PD03-03)、工艺管道及仪表流程图轻烃回收单元(压缩机部分)(图号18111--DD-201b-PD03-04)、重交通沥青装置设计说明书、重交通沥青装置PFD、重交通沥青装置PID、抽空器(重交通沥青装置)、电脱盐(重交通沥青装置)、机泵(重交通沥青装置)、加热炉(重交通沥青装置)、空冷器(重交通沥青装置)、压缩机(重交通沥青装置)、药剂注入系统(重交通沥青装置)、聚结器(重交通沥青装置)、塔水力学数据表(重交通沥青装置)、中芳烃加氢装置设计说明、中芳烃加氢装置PFD、中芳烃加氢装置PID、锁紧环换热器(中芳烃加氢装置)、反冲洗过滤器(中芳烃加氢装置)、离心泵(中芳烃加氢装置)、加热炉(中芳烃加氢装置)、空冷器(中芳烃加氢装置)、压缩机(中芳烃加氢装置)、反应器-容器内件订货条件、塔水力学数据表(中芳烃加氢装置)、中芳烃加氢装置设计说明、中芳烃加氢装置PID、循环氢脱硫塔板式数据(中芳烃加氢装置)新、脱硫化氢汽提塔板式塔数据表(中芳烃加氢装置)新、硫氢化钠装置设计说明书、203-P0003污油泵离心泵数据表(硫氢化钠装置)新、203-T0001酸性水汽提塔板数据塔表(氢氧化钠装置)新、203-T0002再生塔板式数据表(氢氧化钠装置)新、硫氢化钠装置设计说明书、硫氢化钠装置PFD、硫氢化钠装置PID、板式换热器(硫氢化钠装置)、机泵(硫氢化钠装置)、原料水除油器询价书(硫氢化钠装置)、胺液在线净化设施询价书(硫氢化钠装置)、塔水力学数据表(氢氧化钠装置)、反应器内件规格书(氢氧化钠装置)设计文件各1张1份。 15、2018年8月18日，被告收到原告提交的203-E-0011进料预热器板式换热器数据表、203-E-0013贫富溶液换热器数据表)设计文件各1张1份。 16、2018年8月28日，被告收到原告提交的预处理炉(201-F0001)、沥青炉(201-F0002安哥拉原油)、沥青炉(201-F0002马瑞原油)、反应进料加热炉(202-F0001)、分馏塔底重沸炉(202-F0002)设计文件各1张1份。 17、2018年8月31日，被告收到原告提交的预处理炉(201-F0001)、沥青炉(201-F0002安哥拉原油)、沥青炉(201-F0002马瑞原油)、反应进料加热炉(202-F0001)、分馏塔底重沸炉(202-F0002)、构设备布置立面图+0.000~+30.800平图、构2设备布置图+17.000~+30.800平图、构2设备布置图+8.800~+25.000平图、构1设备布置立面图+0.000~+32.500平图、构2设备布置图+17.000~+32.500平图、构1设备布置+8.800~+32.500平图、总平面布置±0.000平面设计文件各1张1份。(上述中油六建公司确认接收原告的施工图纸详见被告提交的证据2)。 2018年3月15日、2018年3月16日，业主方广西光大石化有限公司、总设计方中油六建公司、海成公司等为150万吨/年重交通沥青项目设计开工举行会议，形成会议纪要，要求海成公司于2018年3月23日前提供装置平面布置图初稿，于2018年3月30日前完成长周期订货设备采购文件，于2018年4月16日前完成装置区域地基处理方案。 另查明，原告认可被告提供的证据2(施工图纸接收/发放记录)涉及的设计文件是涉案设计的第一阶段设计文件。根据合同中《附件一工程设计合同技术附件》第10.3条“丙方应向甲方交付图纸资料的进度”(以项目启动资金到账日计算)的约定，原告应2018年3月28日前交付主要设备采购规格书，即使2018年3月15日、2018年3月16日为150万吨/年重交通沥青项目设计开工举行会议形成会议纪要确定原告于2018年3月30日前完成长周期订货设备采购文件，但原告于2018年5月23日才向中油六建公司发送长周期订货设备14台文件。按合同约定，原告应于2018年6月7日完成主要非标设备制造图纸，但原告于2018年6月22日才向被告交付非标设备制造图纸。 又查明，被告收到原告的施工图纸后，以备忘录的形式向原告提出意见需原告答复，原告除对被告提出的编号1241801-E02-MOU-016/1241801-E01-MOU-019(主题:关于周报中设计要求返回设备订货资料的意见)及编号124801-E01-MOU-020(主题:关于201-F-0001加热炉审图意见)没有答复外，其余均作答复。 再查明，按详细设计执行标准规范(SPMP-STD-EM2005-2016),对于500万吨/年常减压装置设备的设计文件，被告认为原告提交设计的初馏塔、初侧汽塔、预处理塔、预处理塔侧汽提塔、沥青塔、沥青侧汽提塔、稳定塔、干气脱硫塔文件存在未给出塔内件的类型、规格、材质、开孔率等详细数据，预处理炉、沥青炉存在没有给出加热炉的型式、型号、炉管规格和材质等详细参数的问题。被告认为原告提交设计的原料油-热水换热器、原料油-预一线换热器、原料油-初顶循(2)换热器、原料油-沥一中换热器、原料油-预三线(3)换热器、原料油-沥二线换热器、原料油-沥青线(4)换热器、原料油-预顶循换热器、原料油-初顶循(1)换热器、原料油-预二线(2)换热器、原料油-预一中(2)换热器、原料油-沥三线换热器、原料油-预渣外送(5)换热器、原料油-预一中I(1)换热器、原料油-预渣外送(4)换热器、原料油-沥二中(2)换热器、原料油-预二中(2)换热器、原料油-沥三中(2)换热器、原料油-预二中I(1)换热器、原料油-预三线(1)换热器、原料油-预渣外送I(2)换热器、原料油-预一中II(1)换热器、原料油-预二线(1)换热器、原料油-沥青线(3)换热器、原料油-预三线(2)换热器、原料油-预渣外送(3)换热器、原料油-预二中II(1)换热器、原料油-沥二中(1)换热器、原料油-预渣外送II(2)换热器、初顶油气-热水换热器、初底油-沥青线I(2)换热器、初底油-沥三中I(1)换热器、初底油-预渣外送I(1)换热器、初底油-沥青I(1)换热器、初底油-沥青II(2)换热器、初底油-沥三中II(1)换热器、初底油-预渣外送II(1)换热器、初底油-沥青II(1)换热器、电脱盐排水-注水换热器、电脱含盐污水冷却器、粗中芳烃-热水换热器、预顶油气-热水换热器、沥四线-热水换热器、沥二线-热水换热器、沥三线-热水换热器、减顶一级抽空水冷器、减顶二级抽空水冷器、稳定塔再沸器、稳定塔进出料换热器、石脑油冷却器、燃料油加热器、沥青开停工水冷器、沥顶三级抽空水冷器设计文件存在无签字盖章的问题。被告认为原告提交的电脱盐罐、塔顶注水罐、注水罐、初馏塔顶回流及产品罐、电脱盐排水除油罐、燃料气分液罐、燃料油缓冲罐、预处理塔回流罐、沥青油水分离罐、封油罐、热水罐、稳定塔回流罐、压缩机入口分液罐、液化气一级碱洗罐、液化气二级碱洗罐、液化气水洗罐、分液罐、氨水罐、火炬气分液罐、轻污油罐、重污油罐、聚结器设计文件存在未签字盖章，图纸上没有压力容器设计专用章的问题。被告认为原告提交的初馏塔顶循泵、初馏塔顶回流泵、初馏塔侧线泵、初馏塔侧底泵、二级电盐注水泵、一级电盐注水泵、塔顶注水泵、燃料油泵、预顶循油泵、预一中油泵、预二中油泵、预一线油泵、预二线油泵、预三线油泵、预处理塔底泵、预处理塔回流泵、初顶/预顶酸性水泵、沥一线及沥一中泵、沥二线及沥二中泵、沥三线及沥三中泵、沥四线泵、沥青油泵、沥二循泵、沥三循泵、沥二线油泵、沥三线油泵、沥顶油泵、沥顶污油泵、封油泵、热水泵、液化气一级碱洗泵、液化气二级碱洗泵、液化气水洗泵、稳定塔顶回流泵、稳定塔底泵、轻污油泵、重污油泵、沥顶一级抽空器、沥顶二级抽空器、沥顶三级抽空器设计文件存在未给出机泵的效率、密封形式、冲洗方式、轴功率、电机型号及功率问题。被告认为原告提交的干气压缩机、减顶气压缩机设计文件存在未给出压缩机的轴功率、驱动机型号及功率、驱动方式、防护要求、转速等详细参数问题。被告认为原告提交的初馏塔油气空冷器、预一线空冷器、粗中芳烃空冷器、预塔顶油气空冷器、沥一中空冷器、稳定塔顶空冷器、循环热水空冷器设计文件存在未给出空冷器的构架型式、风机和电机型号、电机功率等详细数据。对于120万吨/年中芳烃加氢装置设备设计文件，被告认为原告提交的反应进料加热炉、分馏塔底重沸炉设计文件存在没有给出加热炉的型式、型号、炉管规格和材质等详细参数。被告认为原告提交的加氢精制反应器设计文件存在未给出反应器内件型式、材质及规格等详细数据。被告认为原告提交的循环氢脱硫塔、脱硫化氢汽提塔、产品分馏塔设计文件存在未给出塔内件的类型、规格、材质、开孔率等详细数据。被告认为原告提交的反应流出物/混合进料换热器、原料油/精制柴油换热器、热高分气/混合氢换热器、新氢压缩机一段出口冷却器设计文件存在没有给出设备外型尺寸、环境参数等详细数据。被告认为原告提交的除氧水加热器设计文件无签字盖章。被告认为原告提交的精制中芳烃-蒸汽换热器设计文件没有给出设备外型尺寸、环境参数等详细数据。被告认为原告提交的精制中芳烃-蒸汽过热器、精制柴油/分馏塔进料换热器、热媒水-精制中芳烃换热器设计文件存在无签字盖章的问题。被告认为原告提交的新氢压缩机二段出口冷却器设计文件存在没有给出设备外型尺寸、环境参数等详细数据。被告认为原告提交的热高分气空冷器、热低分气空冷器、汽提塔顶空冷器、产品分馏塔顶空冷器、精制中芳烃空冷器设计文件存在未给出空冷器的构架型式、风机和电机型号、电动功率等详细数据。被告认为原告提交的原料油缓冲罐、热高压分离器、热低压分离器、冷高压分离器、冷低压分离器、循环氢脱硫塔入口分液罐、新氢压缩机入口分液罐、新氢压缩机二段入口分液罐、脱盐水罐、汽提塔顶回流罐、产品分馏塔顶回流罐、燃料气缓冲罐、仪表风缓冲罐、富胺液闪蒸罐、放空罐、地下污油罐、反冲洗污油罐、硫化剂罐、蒸汽发生器、新氢压缩机三段入口分液罐设计文件存在未签字盖章、图纸文件上没有压力容器设计专用印章。被告认为原告提交的循环压缩机、新氢压缩机设计文件存在未给出压缩机的轴功率、驱动机型号及功率、驱动方式、防护要求、转速等详细参数。被告认为原告提交的加氢原料泵、注水泵、脱硫化氢汽提塔顶回流泵、产品分馏塔顶回流塔、分馏塔底重沸炉泵、精制中芳烃产品泵、污水外送泵、放空油泵、污油泵、反冲洗污油泵、硫化剂泵设计文件存在未给出机泵的效率、密封形式、冲洗方式、轴功率、电机型号及功率。被告认为原告提交的加氢进料泵配液力透平设计文件存在未给出透平型号、功率、型式及蒸汽参数等详细数据。被告认为原告提交的原料油过滤器设计文件存在没有给出规格参数、壳体设计温度及其压力等详细数据。被告认为原告提交的缓蚀剂系统成套设施、蒸汽加药系统成套设施、消音器、开工用抽空器设计文件存在对成套设备的电仪控制及连锁没有详细说明。对硫氢化钠装置设备设计文件，被告认为原告提交的硫化氢汽提塔、再生塔设计文件存在未给出塔内件的类型、规格、材质、开孔率等详细数据。被告认为原告提交的硫氢化钠反应器设计文件存在未给出反应器内件型式、材质及规格等详细数据。被告认为原告提交的净化水空冷器、贫液空冷器、再生塔顶空冷器设计文件存在未给出空冷器的构架型式、风机和电机型号、电机功率等详细数据。被告认为原告提交的原料水脱气罐、原料水罐、原料水脱油器、污油罐、酸性气分液罐、一级分液罐、二级分液罐、三级分液罐、氨水罐、水封罐、地下污水罐、富溶剂缓冲罐、富液闪蒸罐、再生塔回流罐、贫胺液缓冲罐、消泡剂罐、地下溶剂罐、低压闪蒸罐、凝液罐、硫氢化钠产品罐、碱液储罐、酸性气冷凝冷却器、原料净化水一级换热器、热侧线一级冷却器、原料净化水二级换热器、汽提塔底重沸器、二级冷凝冷却器、三级冷凝冷却器、氨水冷却器、进料预热器、溶剂再生塔再沸器、贫富溶液换热器、贫胺液冷却器、循环冷却器AB等设计文件存在无签字盖章问题。被告认为原告提交的原料水泵、原料水增压泵、污油泵、氨水泵、再生塔回流泵、再生塔塔底泵、富液加压泵、贫液低压输送泵、贫液高压输送泵、地下溶剂泵、凝液输送泵、消泡剂泵、碱液循环泵、产品输送泵、碱液进料泵等设计文件存在未给出机泵的效率、密封形式、冲洗方式、轴功率、电机型号及功率的问题。经原告质证，原告认为项目还在进行过程中，设计文件为设备订货和招标版资料，不是最终的成品文件。原告认为其只向被告提供塔内数据表、加热沪数据表、机泵数据表，但被告迟迟不订货采购及三方技术交流，导致原告设计工作无法开展，关于设计文件上涉及的类型和规格等是由厂商提供的，是厂商的专利技术，原告不予指定。 2018年6月19日，原告以邮件方式向被告发送《付款申请》，要求被告支付第一笔设计进度款。原告未向本院提交其与委托律师事务所签订的委托合同及支付律师代理费的票据。 本院认为，甲方（广西光大石化有限公司、防城港市信润石化）、乙方（中油六建、被告）、丙方（海成公司、原告）三方签订《工程设计合同书》是当事人的真实意思表示，内容不违反法律法规的强制性强定，合法有效，各方当事人应按合同约定履行自己的权利和义务。本案中，被告已向原告支付启动资金，原告应按照合同约定的时间提交设计文件，但原告没有在合同约定的时间内提交设计文件，构成违约，此外，根据《工程设计合同书》5.2.2“丙方提交总体设计方案、工艺流程方案、关键设备订货参数、通用设备订货清单、主要非标设备订货图、土建地基处理施工图一周内，乙方向丙方支付设计费总额的25%，计140万元。”及《工程设计合同书》的《附件一工程设计合同技术附件》的设计质量要求的约定，原告向被告提交的设计文件不是最终确定交付被告使用的设计文件，因此，原告要求被告按约定支付140万元设计费的条件尚不具备。原告诉称，被告迟迟不订货采购及开展业主方、总承包方、设计方三方交流，导致原告设计工作无法开展的主张，无证据证明，本院不予采信。原告亦未提供其与委托律师事务所签订的委托合同及支付律师代理费的票据。因此，原告的诉讼请求，没有事实和法律依据，本院不予支持。 综上所述，依照《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下： 驳回原告山东海成石化工程设计有限公司的全部诉讼请求。 本案案件受理费22386元，由原告山东海成石化工程设计有限公司承担。 如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院或向防城港市中级人民法院递交上诉状，上诉状六份并按对方当事人的人数提交副本(原件)，上诉于防城港市中级人民法院，并在上诉期限届满后七日内预交上诉费22386元（收款单位：广西壮族自治区防城港市中级人民法院，开户行：中国农业银行防城港分行营业室，账号：20×××13）。逾期不交也不提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。 审 判 长  刘庆荣 人民陪审员  苏丕雄 人民陪审员  李成霖 二〇一九年十一月十二日 书 记 员  陈龙华 附相关法律条文 《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。