本溪市平山区人民法院民 事 判 决 书（2019）辽0502民初282号原告（反诉被告）：刘某，女，1981年3月31出生，汉族，辽宁省本溪市人，本溪玉晶玻璃有限公司会计，住本溪市平山区。委托诉讼代理人：王洋，辽宁新伟律师事务所律师。被告（反诉原告）：马某，女，1976年11月13日出生，汉族，辽宁省本溪市人，自然文化传播有限公司总经理，住本溪市明山区。原告（反诉被告）刘某诉被告（反诉原告）马某装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）刘某及其委托代理人王洋，被告（反诉原告）马某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）刘某向本院提出诉讼请求：1、请求依法判令被告返还装修款15504.8元；2、请求依法判令被告支付违约金2300元并承担卫生间质量修复责任；3、本案的诉讼费用由被告承担。事实与理由：原告与被告于2018年4月18日签订了装修合同，约定被告对原告所有的美澜城12号楼一单元23楼进行装修施工，面积67.7平方米，总价款4.6万元，约定工期至2018年7月18日，并详细制作了《家庭装潢工程材料预算表》，同时约定了违约责任。当天原告支付首付款5000元，后按照被告的指示，多次通过微信转账付款。总计付款3.88万元，其中有更换窗户的费用800元属于另加费用。而被告并未按照约定工期进行施工，至7月18日，只进行到乳胶漆喷刷阶段，按照约定的工程预算明细，实际施工总价为2.24952万元。工程到期前，原告多次催促被告继续施工保证工期，但是被告一直拖延，直至7月20日才安装了卫生间的吊顶。可是在8月2日，在未通知原告的情况下又将吊顶拆走，后将钥匙放在楼下超市，再没有进行任何施工。原告多次联系马某，除无法接通外，接通后也一直在搪塞。无奈之下，原告投诉到消协，消协协调时被告拒不到场，而且其声称的经营场所早已不存在。所以，本合同的履行中被告无故不施工的行为导致了本合同根本违约。在原告多次催告及向有关部门的、投诉无果的情况下，才另行施工，现原告入住后，经被告装修的卫生间出现严重的质量问题，原告要求被告承担责任。现针对被告的违约行为，提起诉讼，请求依法维护原告的合法权益。被告（反诉原告）马某辩称，合同签订时间是4月17日签订的装修合同。交付的装修款数目不对。我收到的是3.68万元整。其中有800元是原告额外更换门窗隐形合页钱。原告所述没有按约定工期施工时不属实，因为合同标明竣工日期为7月18日，合同第一页写了安装项目不具有工期。我们实际竣工日期是7月12日。实际施工总价不是2.24952万元，而是3.2243万元。原告说多次联系无法接通不属实，我在8月8日还曾联系过原告。物业发的通知，因为原告没有在家，我还打电话告诉原告物业发了通知。我本人没有接到任何消协通知。被告所述我存在违约行为，我个人不存在违约行为。我是一直在严格履约。在原告以各种理由拖欠支付装修款。我本人仍然想尽办法完成硬装部分，在乳胶漆施工结束后进入安装工期，因原告不支持给付剩余工程款还有各种增项款项，我才被迫停工。协商不成我才起诉至人民法院。被告（反诉原告）马某向本院提出反诉要求：1、请求法院依法判令被反诉人立即给付剩余装修工程款1.5958万元（定制衣柜、橱柜、榻榻米、吧台，只有3.5米的橱柜是在合同之内的），增项款1.1669万元，违约金6900元，240天的误工费3.096万元，共计6.6656万元（原工程价款为4.6万元，原告支付了3.6万元，实际施工量为3.7529万元，剩余8471元）；2、原告承担本案诉讼费、鉴定费及其他费用。事实与理由：被告在美兰城购买一套房屋，面积为67.7平方木。原告与被告签订一份装修合同，在施工过程中被告增加了很多项目，而且一直拖欠工程款至今。现在被告尚欠原告的工程款及违约金6.6656万元。现在原告根据《民事诉讼法》第119条的规定依法提起民事诉讼，请求法院依法维护原告的合法权益。原告（反诉被告）刘某对被告（反诉原告）马某的反诉辩称，不同意反诉请求。关于双方施工期限的问题，待乳胶漆施工完毕后，反诉人从未向原告表示相关门柜制作过程，原告对其是否有定制行为并不知情。事实上在原告催促反诉人继续施工，长时间联系不上，特别是通过消协介入处理后。由于无法联系上反诉人及反诉人所述的自然传播文化有限公司，导致消协无法工作。原告也是在消协无法处理之后，才另找他人完成剩余相关工程。产生了相应的定制费用及相关费用，原告均已经实际支出。经原告在7月18日停工后核对，反诉人实际施工部分按照预算表价值合计2.24952万元。这里不包括原告在后期支付电工、水暖工的部分。所以根据合同的履行，反诉人提到安装不计入工期。相应理解是不准确的。这里的安装包括门、橱柜部分。是由厂家直接安装的，而厂家安装部分不计入工期是合理的，不应理解为所有因甲方安装部分不存在工期。因此双方约定的工期7月18日是整个工程结束的日期。根据反诉人所述，确实在7月18日只进行到乳胶漆施工，所以拖延施工的违约责任，反诉人应当承担。原告实际支付款项，根据现有收据及转账证明总计是3.88万元。其中800元确实是门窗合页的钱，原告已经扣除，即使支付工程款是3.8万元。关于增项部分，防盗门、窗户，卧室衣柜上帽，这是当时双方协商后进行的施工。实际照价并没有反诉人所述这么高，这3个增项部分当时签合同双方已经商定。反诉人当时承诺这3个增项是赠送的部分。关于其他项目并非增项部分。双方签订合同时已经确定了增项项目，并不是合同后原告提出更改。涉及门、柜、吧台、榻榻米这些部分，反诉人从未向原告明确已经定制。所以即便存在相关损失，与原告无关。上述部分，在反诉人无法联系的情况下，原告均另行定制。关于反诉人提到的违约金部分。本合同履行过程当中，由于反诉人擅自停工，却不能和原告有效沟通导致合同不能有效履行。原告没有违约行为不能承担违约责任。反诉人提供的误工费没有任何依据。请求法院依法裁判。经审理查明，2018年4月17日，原告刘某（甲方）和被告马某（乙方）签订自然装饰设计中心合同，约定由被告为原告所有的坐落于美兰城XX号楼X单元XX层的房屋进行装修施工，委托方式为大包（不含灯具、开关、插座、水龙头、家具及家电），开工日期：2018年4月18日，竣工日期：2018年7月18日，总天数90天（乳胶漆施工结束，安装不计入工期），工程价款为4.6万元。施工中，原告如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。合同一经签订，甲方即支付工程款2.76万元，木工开工前甲方第二次支付工程款1.79万元，大白施工结束甲方第三次支付工程款500元。甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。如果因乙方原因而迟延完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方。由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。在施工中，因工程质量问题，双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。对于乙方责任，乙方应严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。对于违约责任，合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。再查，从2018年4月17日起至2018年6月13日止，原告共通过微信向被告转款3.38万元。2018年4月17日，被告向原告出具收款收据一张，显示收款事由为装修首付款，金额为5000元。2018年8月15日，本溪市明山区市场投诉举报受理中心出具情况说明一份，内容为：关于消费者刘某投诉本溪自然文化传播有限公司的情况说明2018年8月9日，消费者刘某到明山区市场投诉举报受理中心投诉本溪自然文化传播有限公司。经了解，双方因家庭房屋装修工期问题产生纠纷。2018年8月9日下午，中心工作人员会同明山市场监管所工作人员一同到本溪花卉市场茶楼2楼209号摊位调查了解情况，该摊位已经于两个月前易主，现经营茶叶。明山区消协工作人员经调查了解到，本溪自然文化传播有限公司已经于2018年5月23日从明山区迁出，原注册地址为：辽宁省本溪花卉市场茶城2楼209号摊位，法定代表人：马某。明山区市场投诉举报受理中心2018年8月15日。2018年9月19日，平山区消费者协会出具通知书一份，内容为：本溪市平山区消费者协会投诉终止调解通知书2018年8月3日，平山区消费者协会受理了消费者刘某对本溪自然文化传播有限公司关于其未履行合同义务进行投诉，经我会调解，双方就责任划分以及赔偿问题分歧过大，无法找到被申诉方，无法达成一致意见，调解不成的，由调解主持人填写投诉终止调解通知书，同时告知双方解决消费争议的其他渠道。我会决定终止调解，特予通知。投诉人：刘某平山区消费者协会2018年9月19日。再查，2018年9月13日，本院受理本溪自然文化传播有限公司诉刘某装饰装修合同纠纷一案，马某为本溪自然文化传播有限公司的法定代理人。本院于2018年10月27日作出（2018）辽0502民初2335号民事裁定，以本溪自然文化传播有限公司并未该案有利害关系的法人为由，驳回本溪自然文化传播有限公司的起诉。本溪自然文化传播有限公司不服，向本溪市中级人民法院提起上诉。本溪市中级人民法院于2019年1月17日作出（2019）辽05民终202号民事裁定，驳回上诉，维持原裁定。庭审中，原被告均认可在2018年7月18日，乳胶漆施工完毕。原告表示对于卫生间墙开裂、瓷砖崩开的事项，不申请鉴定，也不在本案中提出主张。本院认为，本案的争议焦点如下：原被告在该案中责任如何认定，原告交付被告的款项如何认定，对于工期如何认定的，对于被告所述增项所产生的费用如何认定，原告主张返还装修款及违约金有无事实及法律依据，被告主张原告支付剩余工程款，增项款和违约金有无事实及法律依据，原、被告应承担何种责任。本案中，原告刘某与被告马某签订自然装饰设计中心合同，双方应当按照合同履行相应的义务。关于工期认定一节，原被告在合同中约定“工程总天数90天（乳胶漆施工结束，安装不计入工期）”，原告在庭审中对此也予以认可，并表示被告在2018年7月18日工程进度为“乳胶漆喷刷完事，地面完事，卫生间瓷砖也粘完了”。因此，对于原告提出被告拖延工期的主张，本院不予支持。关于原告交付工程款认定一节，原告主张已经通过现金及转账方式支付3.88万元，被告对此予以否认，提出其只收到3.68万元，其向原告出具的收款收据体现的装修首付款5000元中有2000元是通过微信转账支付的。对于该情形，如果原告以现金形式支付工程款，被告应当向原告出具相应的收款收据，若对于原告以微信转账形式支付工程款，当事人可通过转账记录查询即可获取交易信息，当事人没有必要对此出具收款收据，故对于原告已支付的工程款数额，认定为3.88万元。关于实际完成工程量的认定一节。经原被告对于工程内容的逐一核对，原告表示已完成工程量为3.1061万元，主张实际完成工程量为2.24952万元。被告表示本案装修合同分为三大部分，有基础装修部分，折扣率8.5折；水电部分，不打折；主材部门，折扣率8.6折，加收管理费、代购费等，总计4.6662万元，经过抹零核算，共计4.6万元，已完成工程量为3.7529万元。结合原被告的陈述，对于该合同的实际工程量计算如下：一、基础装修部分，原被告均认可不含有第16项（窗帘盒），故对于该费用，应当予以扣减，数额为2.43145万元，工程管理费为1458.87元（2.43145万元×0.06），按照85折计算，总额为2.190736万元[（2.43145万元+1458.87元）×0.85]；二、水电部分，数额为3792元；三、主材部分，砖四项和大理石两项，数额为6855.4元（1260元+945元+270元+3430元+194.4元+756元），代扣费为548.43元（6855.4元×0.08），按照86折计算，总额为6367.29元[（6855.4元+548.43元）×0.86]，合同实际工程量为3.206665万元（2.190736万元+3792元+6367.29元）。关于原告提出被告没有按照约定进行填缝、制作背景墙、处理门口的主张，因原告并未能提供证据予以证明，故对于上述主张，本院不予采信。关于原被告的责任认定一节，被告在2018年7月18日已经按照合同约定履行合同义务，原告应当履行配合被告实施安装行为的义务，但原告擅自解除合同，自行寻找他人进行房屋装饰工程，原告应当承担违约责任，原告应当按照合同第九条及第十一条的约定支付违约金6900元（4.6万元×0.05+4.6万元×0.1），原告已经支付被告工程款3.88万元，扣减已经完成的3.206665万元，被告应当返还原告工程款6733.35元。对于被告提出的支付剩余装修款1.5958万元的主张，根据被告提供了盛世门业订货单及家梦橱柜、理石材料订货单，结合日常家装的销售习惯，本院对此予以认可，数额为1.1958万元（2458元+9500元），对于被告提出的橱柜和门保管费4000元，因被告并未提供证据予以证明，故对于该主张，本院不予支持。关于被告提出的增项款1.1669万元，原告表示其中换防盗门花费1400元和断桥铝窗户花费4986元，当时商谈时免费的，但其并未能提供证据予以证明，故对于原告的上述辩称，本院不予采信。对于被告提出的其他证明材料均系证人证言，因证人未到庭参加庭审，故对于该证人证言，本院不予采信。对于证人邵某书写的证据材料，其本人虽到庭参加庭审，但其并未按照要求向本院提交材料予以核实，故对于该证人证言，本院不予采信，因此认定增项数额为6386元（1400元+4986元）。关于被告提出误工费的主张，因被告并未能提供证据予以证明，故对于该主张，本院不予支持。原告应当给付被告经济损失2.5244万元（6900元+1.1958万元+6386元）。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十一条、第六十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条及《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、第九十一条规定，判决如下：一、被告（反诉原告）马某返还原告（反诉被告）刘某工程款6733.35元；二、原告（反诉被告）刘某给付被告（反诉原告）马某经济损失，共计2.5244万元；三、驳回原告（反诉被告）刘某的其他诉讼请求；四、驳回被告（反诉原告）马某的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费245元（原告刘某已预交），由被告马某负担50元，原告刘某负担195元。反诉案件受理费733元（被告马某已预交），由原告刘某负担431元，被告马某负担302元。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于辽宁省本溪市中级人民法院。审 判 长  孙启斌人民陪审员  李 杰人民陪审员  崔丽萍二〇一九年十一月二十日法官助理吴丹书记员姜明松附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第六十一条合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。第六十二条当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定：（一）质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。（二）价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。（三）履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。（四）履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。（五）履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。（六）履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。第九十一条人民法院应当依照下列原则确定举证证明责任的承担，但法律另有规定的除外：（一）主张法律关系存在的当事人，应当对产生该法律关系的基本事实承担举证证明责任；（二）主张法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的当事人，应当对该法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的基本事实承担举证证明责任。执行须知：《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十六条发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。