山东省莒南县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）鲁1327民初2801号 原告（反诉被告）：临沂金恒机械有限公司。住所地：山东省莒南县城嵋山路北。统一社会信用代码：91371327312716016X。 法定代表人：王成磊，总经理。 委托诉讼代理人：刘清儒，北京金诚同达（济南）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王剑文，莒南县城区法律服务所法律工作者。 被告（反诉原告）：莒南美和饲料有限公司。住所地：山东省莒南县西外环。统一社会信用代码：91371327571652686K。 法定代表人：杨贤军，经理。 委托诉讼代理人：汤贵金，山东合清律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李帮明，山东合清律师事务所律师。 原告临沂金恒机械有限公司与被告莒南美和饲料有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2019年5月9日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。本案当事人和委托诉讼代理人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告临沂金恒机械有限公司向本院提出诉讼请求：1.要求被告返还原告按照合同约定为被告安装的机器设备（价值50万元）；2.本案诉讼费由被告承担。诉讼过程中，原告临沂金恒机械有限公司增加诉讼请求：要求被告承担违约金24万元。事实和理由：2016年11月28日，原、被告签订成套设备承揽合同，由原告为被告安装420单线饲料机组一条、原旧机组改装9仓配料一条。合同约定：合同签订后，被告春节前预付设备款10万元，原告设备安装调试验收后被告支付设备款50万元，设备调试验收完成后6个月内被告支付设备款50万元，设备调试完成后12个月内被告支付保证金10万元。被告在支付预付设备款10万元后，原告开始安装，安装工作已达到验收标准，但被告不予配合及支付相应的设备款。2019年1月13日，被告发函通知原告解除合同，违反了合同约定。原告于2019年4月22日要求被告十日内返还原告按照合同约定安装的设备，但被告置之不理。特起诉要求依法处理，支持原告的诉讼请求。 被告莒南美和饲料有限公司辩称，原告的诉讼请求无法律与事实依据，要求依法驳回。首先，根据双方签订的合同，原告承担安装设备的义务，且合同对原告承揽的设备安装调试工期明确约定为80天，设备到场为合同生效后45天内。自2016年11月28日，合同签订至今，原告主要设备未安装调试，原告未完全履行合同义务，致使被告的合同目的无法实现。原告该逾期行为构成了合同根本违约，应根据合同违约条款的约定承担违约责任。其次，原告诉称设备安装已达验收标准不属实，原告未履行安装设备的义务，更无法达到验收标准。被告发函解除合同不构成违约，被告在发出解除合同通知书之前依法向原告送达了限期履行安装设备的通知。被告依法行使履行合同解除权，是基于原告在涉案合同签订后长达两年多之久未履行合同，致使被告合同目的不能实现，由此为减少被告损失而依法采取的合法行为。 反诉原告莒南美和饲料有限公司向本院提出诉讼请求：1.要求依法确认双方签订的承揽合同于2019年1月13日已解除；2.反诉被告将单线原旧机组恢复原状（将旧设备从西车间重新安装到东车间）；3.要求反诉被告返还预付款10万元及利息；4.要求反诉被告支付合同约定的违约金24万元，并赔偿反诉原告直接损失（包括但不限于厂房租金、工人工资、电费等）及营业损失合计56万元。事实和理由：2016年11月28日，反诉原告与反诉被告签订了成套设备承揽合同，反诉被告承揽饲料机组的改装和安装工作，即新上设备420单线饲料机组一条，原旧机组改装9仓配料一条。合同对承揽内容、付款期限、双方的权利与义务等进行了约定，同时约定设备安装调试工期累计80天，设备安装结束调试验收后，反诉原告支付设备款50万元。合同签订后，反诉原告按照合同约定向反诉被告支付了预付款10万元，但反诉被告未能按期将拆除的原旧机组及时改装，新的生产线设备没有如期安装完毕，到场设备仅为零散部件，核心机组并未到场。后反诉原告曾多次通知反诉被告进行安装、改装工作，但反诉被告一直拖延拒绝履行，时间长达近两年，构成严重违约。后反诉原告于2018年12月25日向反诉被告发函，敦促其限期履行安装、改装义务，后于2019年1月13日再次向反诉被告发函声明解除承揽合同。反诉被告的上述行为导致反诉原告一直无法生产，合同目的无法实现，并造成反诉原告巨大的经济损失。为维护反诉原告的合法权益，要求依法支持反诉原告的反诉请求。 反诉被告临沂金恒机械有限公司辩称，反诉原告所述与事实不符。反诉原告诉称的合同已于2019年1月13日予以解除，我方随后向对方提出解除合同的通知书。该案事实清楚，不存在违约情形，请求法庭依法驳回反诉原告的诉讼请求。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2016年11月28日，原告临沂金恒机械有限公司与被告莒南美和饲料有限公司签订成套设备承揽合同一份。承揽合同主要约定：“定作方（甲方）莒南美和饲料有限公司，承揽方（乙方）临沂金恒机械有限公司，机组名称420单线饲料机组一条、原旧机组改装9仓配料一条；合同总价￥120000元；甲方在安装条件具备（土建完工，通电、通水及无影响安装的其他因素）前一周，通知乙方看现场，双方签署开工协议，确定开工日期；设备提货期为合同生效后45天；安装调试工期（国家法定节假日除外）累计80天；付款要求：（1）合同签订后甲方春节前预付设备款100000元（同时乙方开始制作设备）。（2）乙方设备安装结束调试验收后支付设备款项500000元。（3）设备调试验收完成后6个月内甲方支付给乙方设备款项500000元。（4）设备调试完成后12个月内甲方支付给乙方保证金100000元，同时乙方向甲方交付整套机组设备及基数资料，此款项未付之前全部设备属乙方所有；违约责任：本合同生效后，任何一方擅自解除合同，应按合同总价的20%向对方支付赔偿金；合同附件含单线420饲料机组设备清单、单线原旧机组改装9仓自动配料系统……”。 承揽合同签订后，被告莒南美和饲料有限公司按合同约定时间即2017年春节前向原告临沂金恒机械有限公司预付了设备款10万元。原告临沂金恒机械有限公司为被告莒南美和饲料有限公司位于山东省临朐县的厂房内新安装420单线饲料机组一条、原旧机组改装9仓配料一条。 关于新安装420单线饲料机组一条、原旧机组改装9仓配料一条的安装现状情况，被告莒南美和饲料有限公司于2018年12月24日申请山东省临朐县公证处进行了保全证据公证。山东省临朐县公证处于2019年1月10日作出（2018）鲁临朐证民初字第2125号公证书。公证书其中载明新安装420单线饲料机组一条安装未完成的部分有：1、投料口缺脉冲、除尘器一台；2、永磁筒缺；3、打包称未修复、皮带输送器未修复；4、粉碎机无喂料器、脉冲无风机风管；5、混合机无链条、冷却器无喂料器；6、中控室未放线、无配电柜、无配料系统；7、配料绞龙缺防护罩、缺链条；8、制粒机未修复；9、料仓无上下料位器；10、小料投料口无风机；11、提升机电机无减速机；12、分机筛未修复、缺粉料清理筛；13、气动管线未连接、部分线套未放线；14、提开机上盖无。公证书其中载明原旧机组改装9仓配料一条改装情况如下：从东车间拆卸后安装到西车间并进行了改装，该套设备改装未完成的部分有：1、投料脉冲无脉冲控制仪、电源线未放到位（2套）；2、混合机控制线未放线、无护罩、无加油系统；3、粉碎机脉冲无控制仪、电磁阀损坏、无风机及电网系统；4、冷却器喂料器电源线未放线、冷却器无料位器；5、打包秤仪表、控制箱损坏未修复；6、电控系统线未放、无配件系统、电控盘内控制线未整改到位；7、小料口脉冲为安装；8、料仓上下料位器未安装；9、制粒机电源未放线、冷却器风机关网器、喂料器调直器未放线；10、仓闸门未放线；11、螺旋分配器信号线未放；12、楼顶采光板损坏。 原告临沂金恒机械有限公司进行了上述设备安装及改装后，双方未对设备进行调试验收，被告莒南美和饲料有限公司亦未支付合同约定的其余设备款及保证金。 2018年12月25日，被告莒南美和饲料有限公司于向原告临沂金恒机械有限公司致函，要求原告临沂金恒机械有限公司继续履行合同完成设备安装责任。之后，原告临沂金恒机械有限公司未按被告莒南美和饲料有限公司致函的要求继续履行设备安装的合同义务。2019年1月13日，被告莒南美和饲料有限公司向原告临沂金恒机械有限公司发出解除合同通知书，通知原告临沂金恒机械有限公司解除双方于2016年11月28日签订的成套设备承揽合同。原告临沂金恒机械有限公司收到解除合同通知后，亦未就合同解除提出书面异议。 诉讼中，原告临沂金恒机械有限公司对增加诉讼请求违约金24万元的部分，在法庭告知的期限内未补缴相应的案件受理费。 本院认为，原告临沂金恒机械有限公司与被告莒南美和饲料有限公司签订的成套设备承揽合同，系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定、不损害国家、集体或者第三人利益，合同合法有效。双方均依法按照合同约定履行各自的义务。合同履行过程中，根据《中华人民共和国合同法》第二百六十八条“定作人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失”之规定，被告莒南美和饲料有限公司作为定作人有权随时解除合同。现被告莒南美和饲料有限公司向原告临沂金恒机械有限公司发出解除合同通知书，原告临沂金恒机械有限公司就合同解除未提出异议亦未请求有关部门确认解除合同的效力。据此，本院应确认原、被告于2019年1月13日双方所签订的承揽合同解除。合同解除后，双方应终止合同履行。原告临沂金恒机械有限公司应依法承担返还预付款10万元及赔偿自合同解除之日起的预付款利息之责任，被告莒南美和饲料有限公司应承担返还原告临沂金恒机械有限公司已安装部分的机器设备之义务。原告临沂金恒机械有限公司未提供充分证据证实在合同约定的期限内完成了设备安装、改装义务，并具备设备调试验收条件。被告莒南美和饲料有限公司主张原告临沂金恒机械有限公司合同违约，理由正当，应予采信。被告莒南美和饲料有限公司现以原告临沂金恒机械有限公司合同违约为由要求原告临沂金恒机械有限公司支付合同约定的违约金24万元。根据合同“任何一方擅自解除合同，应按合同总价百分之二十支付违约金”之约定，原告临沂金恒机械有限公司的上述行为，不能认定为原告临沂金恒机械有限公司擅自解除合同，其行为不符合合同约定承担违约金24万元的情形。故被告莒南美和饲料有限公要求原告临沂金恒机械有限公司支付违约金24万元，举证不足，本院不予支持。被告莒南美和饲料有限公司另以原告临沂金恒机械有限公司违约要求原告临沂金恒机械有限公司赔偿直接损失及营业损失计56万元，被告莒南美和饲料有限公司对该损失未提供充分证据证实，本院亦不予支持。原告临沂金恒机械有限公司主张已按合同约定完成设备安装、达到验收标准，被告莒南美和饲料有限公司不予配合调试验收，举证不足，本院不予采信。诉讼中，原告临沂金恒机械有限公司对增加的诉讼请求在本院告知补缴诉讼费的期限内未补缴，亦未申请缓缴、减缴、免缴，对原告临沂金恒机械有限公司增加的诉讼请求部分，应按撤诉处理。 综上，原告临沂金恒机械有限公司要求被告莒南美和饲料有限公司返还所安装的机器设备的诉讼请求，反诉原告莒南美和饲料有限公司要求确认合同解除并由反诉被告临沂金恒机械有限公司返还预付款10万元及利息的诉讼请求，证据充分，于法有据，均予以支持。反诉原告莒南美和饲料有限公司的其他诉讼请求，证据不足，于法无据，不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十四条、第九十六条、第九十七条、第一百零七条、第二百六十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下： 一、确认原告临沂金恒机械有限公司与被告莒南美和饲料有限公司于2016年12月28日签订的成套设备承揽合同于2019年1月13日解除； 二、被告莒南美和饲料有限公司于本判决生效后十日内返还原告临沂金恒机械有限公司已安装完成部分的420单线饲料机组及旧机组改装的9仓配料设备各一条； 三、反诉被告临沂金恒机械有限公司于本判决生效后十日内返还反诉原告莒南美和饲料有限公司预付款10万元并赔偿利息损失（以10万元为基数，自2019年1月13日起至2019年8月20日止，按照中国人民银行规定的同期银行贷款利率计算；自2019年8月21日至实际给付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）； 四、反诉被告临沂金恒机械有限公司于本判决生效后十日内将反诉原告莒南美和饲料有限公司原旧机组设备恢复原状，将其从西车间重新安装到东车间； 五、驳回反诉原告莒南美和饲料有限公司要求反诉被告临沂金恒机械有限公司赔偿违约金、直接损失、营业损失计80万元的诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费8800元，由被告临沂金恒机械有限公司负担；反诉费6400元，由反诉被告临沂金恒机械有限公司负担1300元，反诉原告莒南美和饲料有限公司负担5100元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省临沂市中级人民法院。 审 判 长  张 帆 人民陪审员  隽希春 人民陪审员  刘姗姗 二〇一九年十一月十三日 书 记 员  战美玲