福建省莆田市涵江区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0303民初1656号 原告：潘夏涵，女，1992年8月3日出生，汉族，住福建省莆田市秀屿区。 委托诉讼代理人：许丽清（特别代理），福建聚华律师事务所律师。 委托诉讼代理人：谢菲菲（特别代理），福建聚华律师事务所实习律师。 被告：莱卡斯（福建）置业有限公司，住所地福建省莆田市涵江区湖园小区永利楼1幢2号第四开间二层，统一社会信用代码913503000990412158。 法定代表人：郑志勇，总经理。 委托诉讼代理人：姚琦颖（特别代理），女，1995年9月25日出生，汉族，该公司员工，住福建省莆田市涵江区。 原告潘夏涵与被告莱卡斯（福建）置业有限公司(下简称莱卡斯公司)商品房预售合同纠纷一案，本院于2019年4月8日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。潘夏涵的委托诉讼代理人许丽清、谢菲菲，莱卡斯公司的委托诉讼代理人姚琦颖均到庭参加诉讼。本案现已审理完毕。 潘夏涵向本院提出诉讼请求：1.判令莱卡斯公司按《商品房买卖合同（预售）》约定将位于莆田市涵江区房屋交给潘夏涵；2.判令莱卡斯公司向潘夏涵支付自2017年6月1日起至实际交付之日止的逾期交房违约金（每日按购房总款1350898元的0.01%计算）。事实和理由：2016年3月5日，潘夏涵与莱卡斯公司签订了一份《商品房买卖合同（预售）》，合同约定：1.潘夏涵向莱卡斯公司购买位于莆田市涵江塘北片区商品房，该商品房总房价款计1350898元；2.出卖人应当于2017年5月31日前买受人交付该商品房；3.除不可抗力外，出卖人未按照合同第十一条约定的时间向买受人交付商品房的，双方同意按照下列第1种方式处理：1.按照逾期时间，分别处理（⑴和⑵不作累加）。第⑵款约定逾期超过90日（该期限应当与本条第⑴项中的期限相同）后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款（含已付贷款部分），并自买受人付款之日起，按中国人民银行同期贷款基准利率（不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率）计算给付利息；同时出卖人按全部房款的5%向买受人支付违约金；买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一（该比率应当不低于本条第1⑴项中的比率）的违约金。合同签订后，潘夏涵按约支付了全部购房款，但莱卡斯公司未按合同约定向潘夏涵交付该商品房，违反合同约定，严重损害了潘夏涵的合法权益。为此，潘夏涵提出上述诉讼请求。 莱卡斯公司辩称，莱卡斯公司不存在违约，虽公司未按合同约定的时间交付，但公司存在合理延期交付的事由，并已告知潘夏涵延期交房的通知，潘夏涵知道后，也未提出异议，后来莱卡斯公司通知潘夏涵交房，但她拒不配合来接收，不同意支付违约金。综上，请求法院驳回潘夏涵的诉讼请求。 潘夏涵围绕其诉讼请求向本院提交以下证据材料： 证1.合同编号为H201601087《商品房买卖合同（预售）》（含11份附件）一份，欲证明潘夏涵与莱卡斯公司双方于2016年3月5日签订一份《商品房买卖合同(预售)》，该合同对涉案商品房的总价款、交房时间和逾期交房的违约责任等内容作出约定的事实； 证2.开票日期2016年3月11日发票号码00533800金额为410898元《销售不动产统一发票（自开）》一张、开票日期2017年6月30日NO.11600822金额为20万元《福建增值税普通发票》一张、2017年8月7日的《个人住房借款合同》一份，欲证明潘夏涵已向莱卡斯公司付清全部购房款1350898元（其中向银行按揭贷款74万元）的事实。 上述证据材料，经庭审质证，莱卡斯公司对潘夏涵提供的证1和证2真实性无异议，但对证2的证明对象有异议，潘夏涵未按期及时办理按揭贷款，造成支付购房款延迟，影响公司的工期，潘夏涵已构成先行违约。 莱卡斯公司围绕答辩意见提交以下证据： 证1.《延期交房告知书》一份，欲证明莱卡斯公司有向潘夏涵发出延期交房告知书，告知延期交房的事实； 证2.2016年至2017年相关气象材料、公示光盘各一份，欲证明因台风暴雨等不可抗力因素导致莱卡斯公司不能如期交房的事实。 上述证据材料，经庭审质证，潘夏涵对莱卡斯公司提供的证据1的真实性、合法性、关联性均有异议，这是莱卡斯公司单方制作，潘夏涵始终未收到延期交房通知书；证2，真实性由法院审查认定，对合法性、关联性有异议，在签订合同时，开发商应对气象等因素有预见，也计算交房的时间时也将气象因素考虑在内，无法证明该气象因素是否能够影响工程完工。 上述当事人提交的证据材料，经审查认为，潘夏涵向本院提交的证1和证2，内容真实、来源合法，能证明其主张，予以采信；莱卡斯公司向本院提交的证1，因该证据属莱卡斯公司单方制作的，且真实性又欠缺其他证据佐证，潘夏涵也对该证据的真实性表示异议，故不予采信；证2的真实性、合法性予以确认，但台风暴雨等自然现象系本地区通常的气象表现形式，莱卡斯公司在与潘夏涵签订合同时应当充分考虑这一自然现象，合理安排工期和交房时间，并不能认为是不可预测的因素，且莱卡斯公司未提供其他证据证明因上述天气导致涉案商品房建设工期延误，从而导致延期交房，故不能证明其主张。 根据双方当事人的庭审陈述，及上述采信的证据，对本案主要事实作如下确认： 莱卡斯公司以出让方式取得位于莆田市涵江塘北片区地块建设用地使用权（国有土地使用证号为莆国用（2015）字第××号）。经批准，莱卡斯公司在该地块上建设的商品房项目核准名称为皇家庭院。建设工程规划许可证号为建字第350300201508008号涵，建筑工程施工许可证号为ＦＪＳＧＸＫ-0594-ＨＪ-2015-018号。该商品房已由莆田市住房和城乡建设局批准预售，预售许可证号为（2015）莆房许字第××号。 2016年3月5日，莱卡斯公司作为出卖人与潘夏涵作为买受人双方签订了一份合同编号为Ｈ201601087《商品房买卖合同（预售）》（含11份附件），合同约定:潘夏涵向莱卡斯公司购买位于莆田市涵江塘北片区商品房，商品房总价款为1350898元；付款方式：买受人应当于2016年3月5日前支付该商品房首期购房款410898元，余款94万元通过向银行申请贷款支付；购房款全部存入预售资金监管账户，用于本工程建设；商品房交付条件为该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件和房屋测绘报告；除不可抗力外，出卖人未按照第十一条约定的交房时间即在2017年5月31日前向买受人交付商品房，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金等内容。尔后，潘夏涵依约将购房总款1350898元全部支付给莱卡斯公司，其中74万元是通过向银行按揭贷款方式支付。潘夏涵认为，其已按商品房买卖合同约定全部付清了涉案商品房的总价款，但莱卡斯公司未按合同约定的时间交付涉案商品房，已构成违约，遂提出上述诉讼请求。 另查，莱卡斯公司于2019年6月26日将涉案房产交付给潘夏涵使用。 本院认为，莱卡斯公司与潘夏涵双方签订的涉案《商品房买卖合同(预售)》(含合同附件)均系双方当事人的真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。合法有效的合同对相关当事人均具有法律约束力，双方均应按合同约定全面诚信的履行相应的义务。本案中，潘夏涵依约将案涉商品房的购房款全部支付给莱卡斯公司，但莱卡斯公司未能依合同约定于2017年5月31日前将涉案商品房交付给潘夏涵使用，其辩称系因台风暴雨等因素所致，且对延期交房已履行通知义务。因台风暴雨等自然现象系本地区通常的气象表现形式，属可预见性的，莱卡斯公司在与潘夏涵签订合同时应当充分考虑到这一自然现象，合理安排涉案商品房建设工期和交房时间，且莱卡斯公司也未提供其他证据佐证其因上述天气状况导致涉案商品房工期发生延误，从而导致逾期交房。再者，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十八条规定，当事人一方因可抗力不能履行合同义务的，应当及时通知对方。因《延期交房告知书》系莱卡斯公司单方制作，真实性欠缺其他证据佐证，该证据无法证实莱卡斯公司有履行延期交房的告知义务，故莱卡斯公司的上述辩解意见不予采纳。综上，潘夏涵已依约履行了合同约定的支付购房款义务，而莱卡斯公司未依合同约定于2017年5月31日前向潘夏涵交付涉案商品房，而于2019年6月26日才将涉案商品房交付给潘夏涵，逾期交房时间超过754天，莱卡斯公司的行为违反了合同的约定，已构成违约，依法应承担违约责任。双方签订的《商品房买卖合同(预售)》约定：出卖人未按照第十一条约定的时间即在2017年5月31日前向买受人交付商品房，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金。根据该合同约定，莱卡斯公司应支付给潘夏涵逾期交房违约金为101857.71元［(1350898元×0.01%)×754天］。关于交房的诉求，在本案诉讼期间，莱卡斯公司已将案涉房产交付给潘夏涵使用，现潘夏涵的此项诉求已无实质意义，本院不予支持。 依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条第一款、第六十条、第七十七条、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下： 一、莱卡斯（福建）置业有限公司应在本判决生效之日起五日内支付给潘夏涵逾期交房违约金为101857.71元； 二、驳回潘夏涵的其他诉讼请求。 如果未按上述判决指定的期间履行义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2046元，由莱卡斯（福建）置业有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于福建省莆田市中级人民法院。 审 判 长  郑少凡 人民陪审员  黄建棋 人民陪审员  姚勇松 二〇一九年十一月七日 书 记 员  林黄欢 附：本案适用的法律条文及申请执行提示 一、本案适用的法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力、当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。 经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》 第十一条对房屋的转移占有，视为房屋的交付使用，但当事人另有约定的除外。 房屋毁损、灭失的风险，在交付使用前由出卖人承担，交付使用后由买受人承担；买受人接到出卖人的书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，房屋毁损、灭失的风险自书面交房通知确定的交付使用之日起由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 二、申请执行提示 1.《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十六条发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。 调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 2.《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》 第一条被执行人具有履行能力而不履行生效法律文书确定的义务，并具有下列情形之一的，人民法院应当将其纳入失信被执行人名单，依法对其进行信用惩戒： （一）以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的； （二）以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的； （三）违反财产报告制度的； （四）违反限制高消费令的； （五）被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议的； （六）其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的。 第六条人民法院应当将失信被执行人名单信息，向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒。 人民法院应当将失信被执行人名单信息向征信机构通报，并由征信机构在其征信系统中记录。 失信被执行人是国家工作人员的，人民法院应当将其失信情况通报其所在单位。 失信被执行人是国家机关、国有企业的，人民法院应当将其失信情况通报其上级单位或者主管部门。 -3- -11-