浙江省杭州市江干区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0104民初5571号 原告沈燕，女，1965年6月30日出生，汉族，住浙江省嘉兴市海盐县。 委托代理人夏天（特别授权代理），男，1991年5月23日出生，汉族，住浙江省嘉兴市海盐县，系原告沈燕之子。 被告上海龙能建筑装饰工程有限公司，住所地上海市浦东新区泥城镇云汉路979号2楼。 法定代表人叶拥军。 被告叶拥军，男，1968年10月15日出生，汉族，住江苏省射阳县。 原告沈燕为与被告上海龙能建筑装饰工程有限公司（以下简称龙能公司）、叶拥军装饰装修合同纠纷一案，于2019年6月6日向本院起诉。本院受理后依法由审判员朱若君独任审判，于2019年9月3日公开开庭进行了审理。原告沈燕到庭参加诉讼。被告龙能公司、叶拥军经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告沈燕诉称，2018年7月15日，沈燕与龙能公司签订了《装饰装修工程施工合同》一份，约定由龙能公司包工包料承包杭州中铁国际花园的装修项目，面积一楼90平方米，负一楼80平方米，合同价款为176000元，工期为2018年7月18日至2018年11月30日。沈燕于2018年7月14日付款22800元，于2018年8月5日根据水电材料进场节点付款30000元。2018年8月28日，龙能公司在负一楼水电没有做完的情况下，要求沈燕先验收一楼水电并支付第二期工程款52800元。出于对龙能公司的信任，沈燕于同日支付了52800元。之后，因龙能公司主材采购未到位，装修工地一直处于停工待料的状态。至合同约定的竣工验收之日，该工程负一楼水电工程仍未结束，泥瓦工因主材不到位，直到2019年3月初才初步完工。鉴于龙能公司现状，为加快工程进度，沈燕提出自行采购部分主材，并提供了清单，由双方签字认可。合同约定第三期工程进度款为52800元，因双方取得由沈燕自行采购主材应减项的工程款为44593.66元，应付8206.34元。龙能公司法定代表人叶拥军提出由沈燕多付工程进度款，以推进工程进度。沈燕同意后，支付了15000元，超额支付6793.66元。2019年3月24日，叶拥军通过微信向沈燕要求结算工程预算外已完成工程项目价款，总价12757元。经沈燕与合同及现场核对，发现结算单中的铝合金窗、进门壁柜、露台水电、地下室厨房加气块粉刷等项目并非预算外工程，部分结算面积大于实际现场面积。故沈燕认可的预算外工程款为6068元。鉴于第三期工程款已经超付，故沈燕要求在多付的工程进度款中予以抵扣。龙能公司为此于2019年3月27日通知木工停工，执意要求沈燕付款后再开工，并出尔反尔提出由沈燕付足第三期工程款，主材继续由龙能公司购买，沈燕应提前支付尾款等不合理要求。2019年4月22日，沈燕向龙能公司发函要求尽快复工，但龙能公司置之不理，工程停工至今。沈燕共计向龙能公司付款120600元，龙能公司实际完成工程量只有二分之一都不到。经核对合同附件的工程报价单，其完成的工程造价仅为68359元。龙能公司延迟竣工，执意不复工，导致沈燕在外租房产生损失，严重侵犯沈燕权益，应当支付延期竣工违约金。龙能公司系一人有限公司，股东叶拥军与龙能公司财务混同，叶拥军应当对龙能公司债务承担连带清偿责任。沈燕诉至法院，请求判令：一、解除沈燕与龙能公司签订的《装饰装修工程施工合同》。二、龙能公司返还沈燕工程款52241元。三、龙能公司支付原告2018年12月1日至2019年6月4日期间延期竣工违约金9300元。四、叶拥军对上述第一至三项债务承担连带清偿责任。 被告龙能公司、叶拥军未发表答辩意见，未向本院提交证据材料。 经审理查明，本院对本案事实依法认定如下： 2018年7月15日，沈燕（甲方）与龙能公司（乙方）签订《装饰装修工程施工合同》一份，约定，装饰装修工程地址为杭州中铁国际花园；住房结构为框剪结构房型，3室1厅1厨2卫，施工面积90平方米加负一楼按80平方米计算；装饰装修施工内容按附表一《装饰装修工程预算表》；承包方式为包工包料；合同总价款176000元；自2018年7月18日开工至2018年11月30日竣工，工期105天；合同签订时，支付30%工程款52800元，其中合同定金22800元，水电进场30000元；土建改造水电管线完成支付30%工程款52800元（瓷砖进场）；瓦工铺砖完成支付30%工程款52800元（木工材料进场）；油漆涂料完成支付工程款5600元（洁具木门进场）；合同内项目全部完成支付工程款12000元；由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方50元，由于乙方原因逾期一天，乙方向甲方支付50元违约金；等等。 双方签订的合同附件为装修预算表，对负一楼及一楼装修工程的项目名称、主材费用、辅材费用、人工费用、合计费用、施工工艺和材料清单进行了约定。 沈燕于2018年7月14日向龙能公司支付了装修定金22800元，收据备注水电材料进场支付30000元；于2018年8月5日支付了装修一期款30000元；于2018年8月28日支付装修二期款52800元。 2019年3月16日，沈燕与龙能公司就由沈燕自行采购主材进行了约定，约定由沈燕自行采购的主材，部分辅材代购。双方在原装修造价表上标注，红色部分为减项，淋浴房继续代购。同日，沈燕支付了三期工程款15000元，收据备注部分主材甲方自购。 2019年4月22日，沈燕向龙能公司及叶拥军发函要求复工，并告知若未能在2019年4月25日前复工，则视为龙能公司单方终止合同，要求双方于2019年4月28日办理工程清算手续。邮寄给龙能公司的快递被退回。邮寄给叶拥军的快递由便利店派件，他人代收。 截至开庭之日，龙能公司仅完成了部分水电工程、部分瓷砖铺设和部分木工工程。 沈燕结合合同附件装修预算表及施工现状，自行制作了已完工程量清单，确定已完工程量为68359元。 龙能公司为自然人独资有限责任公司，股东为叶拥军。 上述事实，有原告沈燕提交的《装饰装修工程施工合同》、合同附件工程造价清单、收款收据、告知函及邮寄凭证、自购材料和减项工程明细清单、装修施工现状视频、龙能公司营业执照，本案庭审记录证实。 本院认为，沈燕与龙能公司签订的《装饰装修工程施工合同》及附件均系双方真实意思表示，合法有效，双方均应依约履行义务并享受权利。根据沈燕拍摄的装修现场施工照片及双方对自购材料进行了协商的情形来看，沈燕支付合同进度款符合合同约定，而龙能公司未能按约定日期完成装修工程，已构成违约。龙能公司无正当理由停止施工，导致沈燕合同目的无法实现，沈燕主张解除合同，本院予以支持。 合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。龙能公司已施工完成了部分工程，沈燕按照双方签订的预算单结合施工完成项目计算了工程款。鉴于预算单对于相应施工项目的费用及施工工艺有明确约定，龙能公司缺席，其未就已完工程及造价提出异议，故本院就事实做不利于龙能公司的推定。沈燕确认的已完工程造价尚遗漏了工程预算外项目，本院按其起诉状中自认的6068元予以计算。综上，酌情确认案涉工程已施工完成的工程价款为74427元。沈燕已支付了120600元，龙能公司尚应退还46173元。 根据本案查明的事实，龙能公司延期竣工属实，其未能提供证据证明延期竣工非因其之缘故，故应当按照合同约定支付每日50元的违约金。从逾期之日计算至沈燕起诉之日，其主张9300元，本院予以支持。 龙能公司系自然人独资有限责任公司，叶拥军作为唯一的股东，未提供证据证明其财产与龙能公司财产相互独立，应当对龙能公司的债务承担连带清偿责任。 据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《中华人民共和国合同法》第九十四条第（四）项、第九十七条、第一百一十四条、《中华人民共和国公司法》第六十三条之规定，判决如下： 一、解除原告沈燕与被告上海龙能建筑装饰工程有限公司于2018年7月15日就杭州中铁国际花园房屋签订的《装饰装修工程施工合同》及附件。 二、被告上海龙能建筑装饰工程有限公司向原告沈燕返还工程款人民币46173元，于本判决生效后十日内付清。 三、被告上海龙能建筑装饰工程有限公司向原告沈燕支付违约金人民币9300元，于本判决生效后十日内付清。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 四、被告叶拥军对上述第二至三项债务承担连带清偿责任。 五、驳回原告沈燕的其他诉讼请求。 案件受理费人民币1339元，减半收取人民币669.5元，由原告沈燕负担人民币69.5元，由被告上海龙能建筑装饰工程有限公司、叶拥军负担人民币600元。原告沈燕于本判决生效之日起十五日内向本院申请退费。被告上海龙能建筑装饰工程有限公司、叶拥军于本判决生效之日起七日内向本院交纳应负担的案件受理费。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院，并向浙江省杭州市中级人民法院预交上诉案件受理费；对财产案件提起上诉的，案件受理费按照不服一审判决部分的上诉请求预交。在上诉期满后七日内未交纳的，按自动撤回上诉处理。 审判员  朱若君 二〇一九年十一月十二日 书记员  娄移华