贵州省贵阳市南明区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）黔0102民初12751号 原告：张启源，男，1986年8月15日生，汉族，住贵阳市南明区。 被告：贵州典匠装饰有限公司（以下简称典匠装饰公司），住所地贵阳市南明区花溪大道中段76号谷丰市场内营业房〔中曹司社区〕。 法定代表人：张伟。 原告张启源诉被告典匠装饰公司装饰装修合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序，并公开开庭进行了审理。原告张启源到庭参加诉讼。被告典匠装饰公司经本院传票合法传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告张启源向本院提出如下诉讼请求：一、依法解除原、被告于2019年4月13日签订的《室内装饰工程合同》；二、被告支付赔偿金34000元人民币；三、诉讼费用由被告承担。事实与理由：2019年4月13日，原告与被告签订装修合同，项目地址在东宝花园3栋1单元2号，约定工期45天，在合同履行期间原告依照合同规定按时付款，而被告多次无故拖延工期给原告造成了经济损失，截止2019.7.24已拖延工期53天。原告多次与被告沟通处理未果，故依法提起诉讼。 被告典匠装饰公司未参加诉讼，亦未答辩。 本院经审理认定事实如下：2019年4月13日，原告张启源（甲方）与被告典匠装饰公司（乙方）签订《室内装饰工程合同》，约定被告为原告位于本市南明区房屋提供装饰装修服务。一、工程概况。工程总价款70000元，房型3室2厅1厨1卫，施工面积85平方米，工程内容及做法（详见附件1：家装工程报价表）工程承包方式：乙方包工、部分包主材，甲方提供部分主材（附件2：进场主材、设备明细表），工程总天数45天（不含法定节假日及双休日），装饰工程开工日期以进场时间为准，成品橱柜、成品家具、成品门产品安装日期待其设计方案及型号确定签字之日起50个工作日内安装完毕。二、材料供应。乙方应按合同预算书所列材料进行材料供应，并负责保管，甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求以及国家相应标准的合格产品，并应按时供应到场，如延期供货，工期顺延，乙方有权因此对甲方按延误工期处罚，该责任由甲方自行承担。三、付款方式。签订合同2日内，支付合同金额30%，即21000元，水电施工竣工验收支付45%即31500元，木作、泥作竣工验收，支付17%即11900元，竣工三天内支付8%即5600元，甲方付清工程款，乙方向甲方办理移交及发放装饰工程保修卡，甲方不按合同约定的价款和时间支付款项，乙方有权停止施工，因此造成的工期延误给乙方造成的经济损失，甲方必须支付价款和承担乙方的经济损失后，乙方方可开工，且乙方可以要求甲方承担违约责任，验收合格后甲方未能支付工程尾款，乙方有权不交付甲方使用……四、工期顺延。发生以下情况的，工期相应顺延。对工程量变化或设计变更，不可抗力，停水停电、节假日、休息日以及小区规定不能施工的；因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期时的；甲方未按约定期限支付进度款的；合同备注：总工期45天，延期一天500元，若因甲方延误时间推迟。五、工程验收。开工进场时，双方共同对原土建、水电等工程进行质量确认，双方约定在施工工程中采用分项、分阶段对工程质量进行验收，甲方在收到乙方通知验收信息之日起三个工作日内不到场验收的，视为自动放弃验收、默认工程合格，乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收，甲方应在三天内前来验收，逾期视为自动放弃并视为验收合格。六、违约责任。如因乙方原因而迟延完工，每迟延一日，以装饰工程直接造价（不含柜橱、成品家具和主材的造价）的0.5‰作为违约金罚款支付给甲方（原告）直至工程直接造价扣完为止；如因甲方原因而延迟完工，每延期一日，以装饰工程直接造价的1.5‰的罚金支付给乙方；成品柜和成品家具的工期以甲方签定设计认定书的工期为准，如因乙方原因延迟工期，每延迟一日以系列产品总价的0.5‰的罚金支付给甲方。七、合同变更和解除。如要终止合同，要以书面形式提出，应按合同总价款10%支付违约金，并办理终止合同手续。合同签订当日，原告向被告支付第一期装修款21000元。2019年4月15日，被告开始进场施工。2019年5月15日，原告向被告支付第二期装修款31500元。审理中，原告主张工程承包方式为包工包料，房屋地面、天花板、家具、厨房、橱柜没有处理，工程逾期长达100多天，约定工期在2019年5月30日前完工，扣除节假日最迟于6月20日完工，被告仅完成60%工程量，达不到原告付款条件，根据合同约定，每延期一天赔偿损失500元，从2019年6月20日起计算。原告为证明其主张向本院提交证据如下：证据一、原告身份证明、被告工商登记信息复印件，证明原、被告诉讼主体资格；证据二、室内装饰工程合同，证明双方存在装饰装修合同关系；证据三、付款凭证、收款收据，证明已付款52500元，尚欠14500元未款；证据四、照片、报纸及微信聊天记录，证明截止到7月24号，地面、家具、洁具厨房、橱柜没有处理，被告在约定工期内没有完工，无故停工。 为查清房屋装饰装修合同履行情况，经本院现场查看：案涉房屋为三室一厅一厨一卫，地面已水泥抹平但未做地坪漆，客厅、餐厅、入户过道的墙面已刷乳胶漆，其余墙面已刮瓷粉但未刷乳胶漆，天花板未刷乳胶漆，房屋电源开关未安装，连接厨房的阳台雨棚破旧，与客厅连接的阳台尚有彩色塑料覆盖，房屋内除卫生间外木制家具。 本院认为，原告张启源与被告典匠装饰公司签订的《室内装饰工程合同》，系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的禁止性规定，合同合法有效，双方均应恪守合同义务。合同履行中，结合本院现场查看房屋装饰情况来看，被告至今未完成合同约定对房屋的装饰装修义务，已构成违约。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第（四）项：“当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。”、第九十七条：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取补救措施、并有权要求赔偿损失。”之规定，原告主张解除合同并赔偿损失的诉请，符合法律规定及合同约定，本院予以支持。关于损失赔偿，根据合同关于“如因乙方（被告）原因而迟延完工，每迟延一日，以装饰工程直接造价(不含柜橱、成品家具和主材的造价)的0.5‰作为违约金罚款支付给甲方（原告）直至工程直接造价扣完为止……成品柜和成品家具的工期以甲方签定设计认定书的工期为准，如因乙方原因延迟工期，每延迟一日以系列产品总价的0.5‰的罚金支付给甲方。”的约定，本院认定损失每日按装饰工程直接造价70000元的0.5‰即35元计算；考虑到本案装饰装修工程的承包方式为“乙方包工、部分包主材，甲方提供部分主材”及合同关于“因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期时的”工期可顺延的约定，原告按合同约定完成“提供部分主材”等其相应负责的工作在一定程度上影响到被告能否在约定期限内顺利完工，故本院酌情认定损失赔偿从原告提起诉讼之日起计算至本判决生效之日止。原告主张工程承包方式为被告包工包料与合同约定不符。原告主张按每日500元标准计赔损失，有违公平，本院不予支持。被告典匠装饰公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为其自行放弃诉讼权利，由此产生的法律后果由其自行承担。依照《中华人民共和国合同法》第五条、第八条、第六十条、第九十四条第（四）项、第九十七条、第一百零七条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、解除张启源与贵州典匠装饰有限公司于2019年4月13日签订的《室内装饰工程合同》； 二、贵州典匠装饰有限公司于本判决生效后十日内赔偿张启源损失（损失按每日35元标准，从2019年7月26日起计算至本判决生效之日止）； 三、驳回陈启源的其余诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。 案件受理费325元，由陈启源负担255元，贵州典匠装饰有限公司负担70元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于贵州省贵阳市中级人民法院。 审判员 王 博 二〇一九年十一月二十八日 书记员 龙福星