贵州省清镇市人民法院民 事 判 决 书（2019）黔0181民初3167号原告：贵州省贵阳市清镇家天下门业有限公司，住所地贵州安新区红枫湖镇（中八农场内），统一社会信用代码91520900560906783W。法定代表人：吕钦飞，系公司总经理。委托诉讼代理人：范琴英、潘乐婧，贵州黔鹰律师事务所律师。被告：七冶建设集团有限责任公司，住所地贵州省贵阳市白云区白云南路188号，统一社会信用代码915200006754090663。法定代表人：刘昭义，总经理。委托诉讼代理人：高东岩，七冶建设集团有限责任公司公司律师。委托诉讼代理人：纪蔺轩，七冶建设集团有限责任公司公司员工。原告贵州省贵阳市清镇家天下门业有限公司（以下简称家天下公司）与被告七冶建设集团有限责任公司（以下简称七冶公司）合同纠纷一案，本院于2019年5月31日立案受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告家天下公司法定代表人吕钦飞及委托代理人范琴英、七冶公司委托诉讼代理人高东岩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即支付货款人民币264743元并支付补偿金26474.3元（该补偿金按每月1%从2018年6月27日至2019年4月27暂计算为26474.3），补偿金应计算至本金及补偿金还清时止；2、本案的诉讼费用由被告承担。诉讼中，原告将第一项诉请中的货款变更为222475元，补偿金的起算时间变更为2016年10月31日。事实和理由：原告与被告于2013年11月27日签订《加工订做及安装合同》，合同约定由原告为被告安装防火门，均价为282元每平方米，合同也约定了货款的支付方式，且如被告未如期支付货款，每月应向原告支付所欠款总额的1%的补偿金，合同签订后，原告按约定为被告安装了防火门，安装完毕后，被告一直未如约如期足额支付货款。2018年6月26日双方结算，被告尚欠货款264743元。原告遂依法起诉，望判如所请。被告辩称，原告在履行合同过程中，严重违反合同约定进度致使工期严重拖延且因其加工安装的防火门存在严重质量问题造成消防验收工作多次延期，被告依据双方的约定，依法不需再支付相应款项。同时原告拒不履行维修、修复义务，被告也有权扣除相应费用不予支付。应予驳回原告的诉讼请求。事实和理由：一、原告拖延工期，且安装的防火门存在严重质量问题，严重影响楼栋整体进度，在被告催告下，原告向被告出具《承诺书》，承诺防火门工程在2014年11月21日前具备交工验收条件，否则被告对其罚款10万元。出具承诺后，原告仍未按承诺完成工作，被告根据其承诺，有权扣罚原告10万元。原告直至2015年6月25日对质量问题仍未整改完毕，仍不不具备交工验收条件。被告出于推动整个项目进程考虑，主动协调原告，于2015年6月25日与原告签订《补充协议》，再次明确约定：1、乙方（家天下公司）负责木质防火门的消防验收合格通过，如由于线条造成消防验收没有通过，造成的损失由乙方承担所有责任；2、工期要求：乙方应当自6月25至7月15日完成七冶公司金阳关山小区工程项目部所有防火门的油漆涂饰及线条安装工作。如未完成从7月16日起每天处罚500元，在一周内（7月22日）还未完成，甲方（七冶公司）终止与乙方的施工合同，乙方无条件退场，并且乙方安装完成的3#、4#、5#、6#、7#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、19#、20#、21#楼木质防火门尾款不予结算，更不会支付尾款，剩余尾款抵作为对甲方工期延误造成的各项损失。补充协议签订后，七冶公司在家天下公司未达到付款进度的情况下，为家天下公司启动继续履约和整改修复工作支付了5万元。家天下公司收款后，仍未按照《补充协议》的约定完成全部工作。更未完成质量整改修复工作。直至2016年6月才进行第一次消防验收工作，因家天下公司制作安装的防火门存在严重质量问题，验收不合格，不满足竣工验收条件。经家天下公司多次整改修复后，直至2016年10月才具备交工验收条件、消防验收合格。距家天下公司第一次承诺的验收时间已逾期两年之久，距《补充协议》约定的时间已逾一年半之久。根据合同约定，七冶公司有权不予支付尾款并将剩余尾款抵扣作甲方违约造成的各项损失。虽然七冶公司有权不支付款项，但本着合作精神，在后期支付过一部分款项。七冶公司的善意支付行为，并不代表七冶公司放弃了合同权利，更不能成为家天下公司违背契约精神、不履行合同义务、逃避违约责任而且还能获得不当利益的正当理由和借口。二、七冶公司已经支付、有权扣除以及家天下公司需承担的补偿金等款项，已经远远超过家天下公司主张的金额，而且其主张尾款金额亦不属实，依法不应予以支持。1、截止2018年6月，七冶公司已经支付给家天下公司款项合计1710210元整。2、根据家天下公司出具的《承诺书》“在2014年11月21日前具备交工验收条件，否则七冶观山小区项目项目部对其罚款十万元”的约定，因家天下公司未按承诺书约定时间具备交工验收条件，七冶公司有权扣罚10万元。3、根据《补充协议》第五条之约定，如未按照协议约定工期完成，则自2015年7月16日起每天处罚500元，至2016年10月28日消防验收合格，已经逾期约470天，应处罚金额235000元。4、因家天下公司存在逾期近两年之久的违约行为，因此根据《加工订做及安装合同》第十条“乙方（家天下公司）违约不能按甲方制定工期完成，每月按总额的2%的补偿金”之约定，家天下公司总共应支付总额约46%的补偿金。按照家天下公司主张的总结算金额1901013元计算，约874465.98元，远远超过家天下公司主张的尾款金额。因此家天下公司已无尾款。三、家天下公司在保修期内拒不履行维修义务，七冶公司也有权不予支付质保金并扣除可能产生的维修款项。保修期内，家天下公司制作安装的防火门出现质量问题，但家天下公司至今拒不履行保修义务，因此七冶公司也有权不予支付质保金并扣除可能产生的维修款项。四、七冶公司不存在违约行为，不承担违约责任。七冶公司不支付家天下公司款项于法有据，不存在违约行为，不应承担违约责任。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对没有异议的证据，本院予以确认并在卷佐证，对当事人有争议的证据和事实，本院认定如下：贵州万宝隆房地产开发有限公司开发金阳观山小区，七冶公司承建该工程。2013年11月27日，七冶公司金阳观山小区工程项目部作为甲方，家天下公司作为乙方，签订了《加工订做及安装合同》，约定乙方为甲方金阳观山小区制作安装木质防火门。单价282元/平方米（不含税）。与本案相关的条款如下所示：二、质量要求、技术标准：符合消防规范和国家最新标准（GB12955-2008）生产、加工制作、安装、质保期为消防验收完毕之日起免费保修（人为损坏因素除外）壹年，乙方提供长期售后服务。五、验收方法和期限：由甲方负责组织验收，乙方以当地消防部门验收合格为准，甲方必须在（未填写）个月内组织消防部门验收。八、结算方式。1、甲乙双方签订合同后，甲方先支付人民币壹拾万元定金给乙方，乙方的门框进场并安装好后，经甲方，监理施工方初步验收合格后，支付安装部分门框按60元/平方米计价，并扣回定金壹拾万元整。门扇全部进场并安装好后，甲方支付至完成工作量的80%。油漆做完，五金安装完再支付至完成工作量的90%。消防部门验收后，双方办理结算，签字认可后付款至总价的97%，留3%保修金，待保修期满无息退回保修金。十、违约责任：经甲乙双方约定，如甲方不按合同延期付款，甲方每月应向乙方支付所欠款总额的1%的补偿金。乙方违约不能按甲方制定工期完成，每月按总额的2%的补偿金。2014年11月4日，家天下公司向七冶公司报送《工程量完成结算报表》，申请七冶公司支付进度款218093.5元。七冶公司管理人员在表上签署意见“同意支付20万元过春节，望贵司节后尽快派人修复质量缺陷”。签署日期为2015年2月5日。2014年12月25日、2015年4月19日、5月3日、5月18日，七冶公司向家天下公司管理人员发送电子邮件提出防火门的质量及安装存在的问题。2015年4月15日，家天下公司再次向七冶公司报送《工程量完成结算报表》请求七冶公司支付进度款，七冶公司质量部管理人员在表上签署意见“同意支付150000元，请尽快处理质量缺陷”。七冶公司项目部领导签署意见“贵司门扇安装存在多处质量缺陷，清单已发吕总、周总邮箱，望贵司尽快派人修复质量缺陷。为了推进工作，同意支付”。签署时间为2015年4月20日。包含上述两份在内，双方产生类似《工程量完成结算报表》最少有六份。2015年6月25日，七冶公司金阳观山小区工程项目部作为甲方，家天下公司作为乙方签订《补充协议》，与本案相关的条款如下所示：一、关于观山小区木质防火门工程，在每个防火门的外框增加一个木线条的事宜，甲乙双方达成一致意见。二、乙方承担木线条材料和油漆的成本，甲方承担每个防火门安装木线条和油漆的人工工资，按每个防火门的线条20元的人工费计算（不论防火门大小）。三、付款方式：乙方安装完观山小区的木质防火门外框的木线条，经由甲方工程负责人员验收合格，三天内甲方按现场木质防火门的实际数量，按每个防火门线条20元的施工单价结算给乙方。四、乙方负责木质防火门的消防验收合格通过，如由于加线条造成成消防验收没有通过，造成的损失由乙方承担所有责任。五、工期要求：乙方应在6月25至7月15完成七冶公司金阳观山小区工程项目部所有防火门的油漆涂饰及线条安装工作。如若未完成从7月16日起每天处罚500元的，在一周内（7月22日）还未完成，甲方终止与乙方的施工合同，乙方无条件退场，并且乙方安装完成的3#、4#、5#、6#、7#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、19#、20#、21#楼木质防火门尾款不予结算，更不会支付尾款，剩余尾款抵作为对甲方工期延误造成的各项损失。六、甲方承诺在6月30日前支付乙方5万元进度款作为乙方完成七冶观山小区项目部所有木质防火门油漆涂饰材料准备费、人工生活费，今后未达到验收条件甲方不支付任何费用。2016年6月，金阳观山小区初次消防验收不合格，贵阳市公安消防支队对其3-7号楼、9-14号楼、19-21号楼及地下车库向贵州万宝隆房地产开发有限公司作出相应《建设工程消防验收意见书》，意见书中提到的主要问题有：部分防火门宽度不足，违反《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）第6.1.10条之规定；入户防火门未灌浆，违反《防火门》（GB12955-2008）第6.12.2条之规定；部分防火门未设闭门器，违反《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）第5.4.2条之规定；穿越防火分区未设防火门违反《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-97）第5.1.1条之规定；部分封闭楼梯间、防烟楼梯间及前室未设防火门，违反《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）第6.2.1条之规定。2016年7月20日，贵州万宝隆房地产开发有限公司向七冶公司发送《关于金阳观山小区防火门整改的通知》，主要内容有：2016年6月下旬，贵阳市公安消防支队对金阳观山小区消防工程进行验收，验收过程中提出部分防火门宽度不足及部分防火门未设闭门器等问题，我公司当即要求贵公司整改，之后我公司工程部、监理公司、物业公司和施工单位共同逐层仔细对防火门存在的问题进行排查，发现部分防火门仍存在关闭不自然，防火门门扇表面未打磨平整、未涂刷防火油漆、闭门器闭合不灵、部分防火门门扇粗糙不平、门扇侧边刷漆不到位、门扇出现发霉及油漆涂刷色差较大等问题，现再次通知贵公司，对防火门彻底整改，确保消防安全和消防验收通过。如在2016年9月30日前未整改符合要求，我公司将对贵公司进行经济处罚。经贵阳市公安消防支队复验后，金阳观山小区3-7号楼、9-14号楼、19-21号楼及地下车库综合评定工程土建部分消防验收合格并于2016年10月30日出具相应《建设工程消防验收意见书》。家天下公司出售给七冶公司的防火门安装在前述《建设工程消防验收意见书》中的楼栋中。2018年6月26日，双方进行结算，在家天下公司报送给七冶公司的《工程量完成结算报表》上，七冶公司管理人员在“工程部复核意见”栏签署意见“木制防火门结算总金额1901013元”；在“质量部意见”签署意见“同意木防火门结算金额”；在“项目部领导意见”栏管理人员汪永强签署意见“请财务核实支付金额，如没有超支，本次同意支付5万元正（钢制防火门款除外）”。七冶公司随即向家天下公司支付了5万元。七冶公司累计向家天下公司支付了木制防火门货款1678539元后未再支付，最后一次支付时间在2018年6月。本院认为，根据当事人诉辩意见，本案的争议焦点为七冶公司有没有义务支付剩余防火门货款。本案中，2018年6月26日，双方进行结算的《工程量完成结算报表》上，虽无七冶公司盖章，但有七冶公司管理人员签字认可，且七冶公司随即按照管理人员签署的意见支付了其中一笔5万元，足见《工程量完成结算报表》的真实性，故本院对《工程量完成结算报表》证明力予以确认。七冶公司认可木制防火门结算总金额1901013元，未主张扣除、免除款项，在结算后，七冶公司也支付过50000元。结算是双方对合同履行情况相关权利义务的总清算，七冶公司在结算中认可的金额，应予支付。七冶公司尚欠款222474元（总价款1901013元-已付款1678539元），应予支付。关于家天下公司主张逾期付款补偿金的诉请，家天下公司安装的木制防火门开始时未达验收要求，经整改后才通过验收，家天下公司履行时间超过约定时间。七冶公司逾期未付款事出有因，且七冶公司在结算时未向家天下公司主张违约责任，现家天下要求逾期付款补偿金，如予以支持会造成双方利益失衡，显失公平，故对该主张本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一款第六十条“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。“第一百零九条”当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。“、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果”之规定，判决如下：一、七冶建设集团有限责任公司在本判决生效之日起十日内支付贵州省贵阳市清镇家天下门业有限公司货款222474元；二、驳回贵州省贵阳市清镇家天下门业有限公司的其他诉讼请求。本诉案件受理费5668元，保全费1976元，共计7644元，由七冶建设集团有限责任公司负担5000元，由贵州省贵阳市清镇家天下门业有限公司负担2644元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省贵阳市中级人民法院。逾期不提起上诉，则本判决发生法律效力，原告可在二年内向本院或者向与本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请强制执行。审 判 长  郑 橙人民陪审员  李庭学人民陪审员  颜杨贵二〇一九年十一月二十一日书 记 员  彭 蕾