贵州省贵阳市南明区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）黔0102民初14109号 原告：贵州正业工程技术投资有限公司，住所地：贵州双龙航空港经济区机场路9号太升国际A2栋14层1402-34号。 法定代表人：孙洪。 委托代理人：刘传丽，女，1994年8月15日生，汉族，住陕西省石泉县，系该公司员工，特别代理。 委托代理人：田鹏，男，1992年10月19日生，汉族，住贵州省贵阳市云岩区，系该公司员工，一般代理。 被告：贵州希有策划顾问有限公司，住所地：贵州省贵阳市云岩区百花山路金狮小区巫峰组团1号楼1单元3层3号。 法定代表人：徐鹏。 委托代理人：吴军，贵州丰来事务所律师，执业证号：15201201710696520，特别代理。 委托代理人：胡海霞，贵州丰来事务所(实习)律师，一般代理。 原告贵州正业工程技术投资有限公司诉被告贵州希有策划顾问有限公司合同纠纷一案，本院于2019年9月3日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告贵州正业工程技术投资有限公司委托代理人刘传丽、田鹏、被告贵州希有策划顾问有限公司委托代理人吴军、胡海霞已到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告贵州正业工程技术投资有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求被告返还原告已支付合同价款200000元；2、被告承担本案诉讼费用。原告贵州正业工程技术投资有限公司诉称：原被告双方于2019年3月25日签订《花溪碧溪缘温泉项目策划委托合同》，原告委托被告进行“花溪碧溪缘温泉项目”策划工作。在合同中对工期内各阶段工作内容进行约定，要求被告于2019年4月25日提交策划方案定稿。合同签订后原告向被告支付策划服务费20万元。截止2019年5月5日，被告未完成策划方案。2019年5月9日，被告向原告经办人提交《花溪碧溪缘温泉项目策划案（PDF）》。原告组织审查后，就策划案中多项内容提出异议，截止2019年6月6日，被告重新提交《花溪碧溪缘温泉项目策划案（PDF）》，但策划方案是否完成合同约定内容，双方存在争议。因被告未按照合同约定的期限和质量完成工作内容，且双方协商无果。因此为了维护原告的合法权益，特依法诉至法院。 被告贵州希有策划顾问有限公司对此辩称：1、原告事实理由中所称述的事实理由中认为解除合同的理由不能成立；2、原告主张返还20万元的诉讼请求，不具有法律依据。理由如下：1、被告已经按照合同约定向原告交付工作成果，原告已经接收。关于时间迟延的问题是原告没有按时交付款项所导致的，因此时间迟疑不能归责于被告；2、本案所争议的成果是智力成果，一经交付且原告对结果认可，导致客观上原告无法返还没，根据合同法的规定，由于原告无法返还，所以被告不应当返还原告已经支付的价款。综上，原告主张诉请20万元，没有事实和法律基础。 本院经审理认定事实如下：原被告双方就“花溪碧溪缘温泉项目”项目策划项目工作达成合意，由原告贵州正业工程技术投资有限公司将该项目的策划工作全部委托该被告贵州希有策划顾问有限公司进行编写，为明确相应的权利和义务原告贵州正业工程技术投资有限公司（作为合同甲方）与被告贵州希有策划顾问有限公司（作为合同乙方）签订了《花溪碧溪缘温泉项目策划委托合同》。其中合同第二条约定“甲方委托乙方进行项目策划服务，策划服务工作分两部分。（一）报告阶段：甲乙双方签订本合同之日起30日内出具项目策划报告，报告核心内容包含：1、关于对贵阳和花溪商业地产市场发展的研究。2、关于市场竞争及竞品的分析…14、关于项目营销、推广执行的建议。（二）规划设计指导阶段1、根据策划报告，对项目的规划设计进行配合和指导。2、配合完成项目规划方案的提交”；合同第三条对于合同金额和支付方式进行了约定“本项目策划服务费为60万元（人民币陆拾万元整），具体支付方式分为：（一）甲方在本合同签定（订）之日起五日内向乙方支付20万元（人民币贰拾万元整）策划服务费（定金）。（二）在乙方出具完成的项目策划报告，并得到甲方确认后，甲方向乙方支付30万元（人民币叁拾万元整）策划服务费。（三）在项目总体规划及产品设计完成并通过相关部门审核通过后，甲方向乙方支付10万元（人民币壹拾万元整）策划服务费。乙方每次收款前需向甲方提供等额的增值税专用发票。如因乙方提供发票不合格，甲方有权延迟支付，且不承担延迟支付责任。”；合同第五条约定“1、甲方指定陈昱为项目策划工作的对接人，负责与乙方进行工作联系；2、乙方指定徐鹏为项目策划工作的对接人，负责与甲方进行工作联系；3、甲方负责向乙方提供项目基础资料，便于乙方顺利开展项目策划工作。4、乙方本着客观的原则，按照合同约定的工作内容，高质量完成项目策划工作。5、乙方不能在本合同约定时间内完成工作，甲方有权终止合同并向乙方追索已经支付的相应款项。6、甲、乙双方应遵照本协议约定的权利和义务，任何一方擅自违反本协议约定的事项，所造成的损失和责任由违约方承担。7、在合同期内，除法律规定的允许解除合同的条件以外任何一方擅自终止合同均需向对方支付违约金贰拾万元整（小写：￥200000元）。8、如遇自然灾害、战争等不可抗力因素影响而致使本合同不能正常履行或者不能完全履行，则双方互不追究责任。9、本策划报告甲方首先用于协助通过规划报建，如遇策划报告原因导致甲方无法通过规划报建，甲方有权终止合同，停止支付剩余款项，并保留追责权利。”。另外在合同附件中对于项目策划工作计划时间进行了约定即2019年3月25日至2019年4月24日的各项活动：2019年3月28日下午（周四）甲乙双方负责人、原规划单位负责人深入了解地块现场；2019年3月29日上午（周五）甲乙双方负责人召开项目策划工作碰头会议；2019年4月3日（周三）甲乙双方负责人拜访花溪区政府、旅发委等部门；2019年4月20日甲乙双方人员完成策划初步方案汇报；2019年4月25日乙方提交策划方案定稿。另原被告双方签订的《花溪碧溪缘温泉项目策划委托合同》双方签字落款处并为填写有具体的时间，但在合同首先抬头注明有“19.3.29ZY-QGC-2019-01”的字样。 2019年3月29日原告贵州正业工程技术投资有限公司通过微信向被告贵州希有策划顾问有限公司发送了原告公司税务开票所需的有关信息。 2019年4月23日原告贵州正业工程技术投资有限公司通过贵阳银行向被告贵州希有策划顾问有限公司支付了20万元的策划服务费。 2019年5月5日至2019年6月4日期间原被告双方通过微信对于涉及的合同有关问题进行了沟通。其中，2019年5月5日的微信聊天中内容有原告的提问“吕总，张院说烦请按照合同约定的模板及工作内容将策划方案完善”被告回复“嗯，方案正在修改当中”，原告“请问具体多久可以出方案呢，领导在询问”，被告回复“方案还需要和设计院进行沟通和调整，我们在积极推动的，尽快拿出来”。 2019年5月9日原告“请问今天几点给我们方案，领导再问”被告回复“你好，方案在做最后的排版，下午应当可以发送过来”，当天下午被告向原告发送了《碧溪缘花溪温泉项目策划案（5.8）》，原告在当天收到该方案后向被告提出修改意见“吕总，根据公司领导指示，烦请按照合同14项工作要求进行策划报告编写，不要只提供结论，并把支撑结论的材料一并提供”，被告回复“你好，提交的方案里已经包含了合同里的14项内容，数据也都是在方案里面的，请问支撑材料还包含些什么？”其后原告向被告告知了相关数据，被告收到后回复“好的，我这里整理一下，明天给你具体的答复”。 2019年5月14日被告贵州希有策划顾问有限公司通过微信向原告发送了相关修改方案和意见。 2019年6月4日原告告知被告“公司领导说方案要可实施性有充分的证据材料”被告回复“上次汇报的时候，沈院的意思是方案可以不做调整了，把里面有问题的数据确认一下就行”，原告回复“是的数据要有支撑材料”。 2019年6月6日被告贵州希有策划顾问有限公司通过微信向原告发送了《碧溪缘花溪温泉项目策划案（6.4）》 2019年7月1日原告贵州正业工程技术投资有限公司通过顺丰快递向被告贵州希有策划顾问有限公司发送了《终止委托合同的通知》，载明的内容为“贵州希有策划顾问有限公司：贵我双方于2019年3月29日订立《花溪碧溪缘温泉项目策划委托合同》（合同编号：ZY-QGC-2019-01）,由贵司承接花溪碧溪缘温泉项目策划。项目实施过程中，贵司未按照合同约定时间提供成果文件，且成果文件经两次修改仍不符合我公司要求…我司有权追究贵司合同义务未能成之责，为此双方多次协商。现经我司经慎重考虑，决定终止合同实施。”被告贵州希有策划顾问有限公司于2019年7月4日收到该通知。 现原被告双方就合同履行中的问题发生争议，原告遂诉本院，提出上述诉讼请求。 另查，被告贵州希有策划顾问有限公司亦在本院原告贵州正业工程技术投资有限公司向其诉讼的同时，在（2019）黔0102民初14113号案件中以贵州正业工程技术投资有限公司作为被告，要求贵州正业工程技术投资有限公司继续履行双方签订的《花溪碧溪缘温泉项目策划委托合同》并支付剩余的40万元策划服务费。 上述事实有《花溪碧溪缘温泉项目策划委托合同》、微信聊天记录、贵阳银行跨行转账电子凭证、《碧溪缘花溪温泉项目策划案》、《终止委托合同的通知》及顺丰速递运单查明明细及当事人陈述等证据在卷佐证，本院依法予以确认。 本院认为，依法成立的合同对当事人具有约束力。本案中原被告双方签订的《花溪碧溪缘温泉项目策划委托合同》系双方真实意思表示且不违反法律法规的强制性规定，在没有法定无效情节出现的情况下，应属有效。因此，在双方之间存在有效的约定的情况下，双方都应当共同遵守。对于原告在本案中提出的被告返还20万元款项的主张是否成立，应当结合双方合同约定以及法律规定进行综合评判。 一、根据合同约定原告应当在合同签订后的五日内向被告支付20万元的策划服务费，被告则应当在合同签订后的30日内完成策划报告，但是从查明的事实来看原告支付20万元费用的时间为2019年4月23日，而被告第一次向原告提交报告的时间为2019年5月9日。仅就合同约定的义务而言，双方均存在一定的延迟履行。 二、从二者的履行先后顺序来看，原告所应当承担付款的义务在先，而被告提交的策划报告的时间在后，也就是说在原告在约定的时间内没有履行相应的付款义务的情况下，被告则获得了《合同法》第六十七条所规定的先行履行抗辩权，故对于原告主张的被告存在未按期履行合同义务的行为并不能成立。同时，根据被告于2019年5月9日向原告发送《碧溪缘花溪温泉项目策划案》的行为以及在接到原告对发送方案提出修改意见后多次进行修改完善相应方案的行为来看，被告并未存在怠于履行义务的行为，且从现有证据来看原告贵州正业工程技术投资有限公司亦无直接证据证明被告贵州希有策划顾问有限公司存在故意拖延等情形致使最后的“碧溪缘花溪温泉项目策划案”无法形成。因此，在此基础上原告贵州正业工程技术投资有限公司无权基于合同第五条所规定“乙方不能在本合同约定时间内完成工作，甲方有权终止合同并向乙方追索已经支付的相应款项”的内容，要求被告贵州希有策划顾问有限公司公司退还已支付的20万元策划服务费。 综上所述依据《中华人民共和国民法总则》第七条、《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第六十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第七条、第八条、第六十四条、第六十五条、第一百三十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定判决如下，判决如下： 驳回原告贵州正业工程技术投资有限公司的全部诉讼请求。 案件受理费2150元由原告贵州正业工程技术投资有限公司承担。 如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于贵阳市中级人民法院。 审判员  刘贵霞 二〇一九年十一月二十九日 书记员  殷 宇