江苏省南京市溧水区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）苏0117民初358号 原告：傅丹萍，女，1994年10月22日出生，汉族，住南京市溧水区。 原告：陆涛，男，1994年4月16日出生，汉族，住南京市溧水区。 委托诉讼代理人：刘璠，北京友恒（南京）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：陈亨，北京友恒（南京）律师事务所实习律师。 被告：南京华辉房地产开发有限公司，住所地南京市溧水区永阳镇宝塔路98号。 法定代表人：熊文青，该公司总经理。 委托诉讼代理人：王玉新，江苏宗域律师事务所律师。 委托诉讼代理人：秦佳伟，江苏宗域律师事务所律师。 原告傅丹萍、陆涛与被告南京华辉房地产开发有限公司（以下简称华辉公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2019年1月10日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告傅丹萍、陆涛的委托诉讼代理人刘璠、陈亨，被告华辉公司的委托诉讼代理人王玉新、秦佳伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告傅丹萍、陆涛向本院提出诉讼请求：请求法院判决被告支付原告自2018年8月1日至2018年12月7日的逾期交房违约金29480元（以761262元为计算基数，按万分之三/天为计算标准）。事实与理由：2016年12月14日，原告与被告签订了《南京市商品房预售合同》，合同第六条第一款约定该房屋在2018年7月31日前交付给原告，合同第六条第三项约定如果被告延迟交付商品房，应按照已收房款万分之三/天的标准向原告支付迟延交房期间的违约金。2018年7月，被告曾给原告发函称延期到9月底交房，被告在9月底又再次发函告知业主房子会延期到11月底交付，同时被告工作人员在业主见面会上也表示延期交房违约金将会按照合同约定进行支付。交房日期一拖再拖，最终被告在2018年12月7日才履行了交房义务。原告多次要求被告承担延期交房的违约责任，但被告至今未主动承担延迟交房的违约责任，在业主拿房前后，也未给原告一个明确说法。因被告未依约支付逾期交房违约金，现原告为维护自身合法权益，根据相关法律规定，向法院提起诉讼，请求贵院依法判决。 被告华辉公司辩称，1.我方并没有违约，根据法律规定所谓的违约即是其中当事人一方有过错，本案中未能按照合同约定期限交付房屋是有原因的，我方并没有故意或者过失导致合同不能履行，其中原因包括了不可抗拒的因素、政府行为、气象原因等，我方将在证据中予以说明。2.根据法律规定，违约金是按照对方造成损失具体金额来计算的，本案中违约金即便存在也应按照实际损失为限进行计算，而目前为止原告并未提供证据证明其实际损失是多少，我方认为对方并没有实际损失，对于延期交付的事实我方已经在交付时承诺物业公司不收取2019年物业费予以补偿原告的损失，而违约金的计算合同中约定是过高的，应当予以调整。3.根据双方履约的事实，在房屋交付时双方已经办理了入住手续书，原告在收到入住通知时及时办理入住手续，并且已经入住，就表明其已经同意我方的交付条件，在原告提供的证据中我们看到原告有添加的部分，该行为是原告单方进行的，未经我方同意，该添加内容是无效的，根据双方合同约定原告认为不符合交付条件的可以拒绝收房，但应承担相应的违约责任。综上所述，我方认为原告的诉讼请求没有事实和法律依据，应当依法予以驳回。 本院经审理查明事实如下：2016年12月14日，原告傅丹萍、陆涛（乙方、预售人）与被告华辉公司（甲方、预售人）签订《商品房预售合同》（宁房预售合字2016517388号），合同约定甲方预售给乙方的商品房溧水区经济开发区宝塔路98号秦淮湾1幢801室，建筑面积86.86平方米，单价为8770元/平方米，总价款为761762元，乙方分期付款：第一期应于2016年12月10日前支付100000元、第二期应于2016年12月14日前支付91762元、第三期商业贷款570000元。合同第五条第二款约定：乙方迟延支付合同价款的，应按照应付到期价款的万分之三/天计算，向甲方支付迟延期间的违约金。合同第六条：甲方应于2018年7月31日前向乙方交付该商品房，甲方迟延交付该商品房的，按照已收价款的万分之三/天计算，向乙方支付迟延期间的违约金。双方在甲乙双方的其他约定第6条约定：遇下列因素，甲方可以合理顺延交房期，乙方不得追究甲方逾期甲方责任：（1）不可抗力因素；（2）人力不可抗逆的自然灾害或严重的自然现象，如大暴雨、梅雨期超长、洪水或月度降水超过15天等影响工期因素；……（4）政府政策调整、市政工程影响、文物保护、社会突发事件或有关房地产管理机构工作程序等原因；……。合同签订后，傅丹萍、陆涛按照合同约定履行了购房款支付义务。 2018年7月20日，华辉公司向傅丹萍、陆涛等业主发出《致“秦淮湾”业主的公开函》，主要内容为：对不能如期交房向业主表示歉意，公司力争在2018年9月底前交付商品房，具体时间以交付通知为准，并表示届时将按双方签订的合约履行相关条款。 2018年9月28日，华辉公司再次向业主发出《确认书》，就商品房交付事宜作出如下确认：1.我公司于2018年11月底前将房屋交付给各位业主使用；2.关于未按合同规定时间交付事宜，我公司将严格按照合同约定内容双方签字确认后当场赔付；3.希各位业主积极配合，共同履行合同中约定的权利义务，使该项目顺利交付使用。 华辉公司于2018年12月6日取得了《建设工程规划验收合格书》、《工程竣工验收备案表》。2018年11月29日，华辉公司向业主发出《秦淮湾入住通知书》，告知秦淮湾业主于2018年12月7日办理入住手续。2018年12月9日，傅丹萍、陆涛办理了入住手续。华辉公司在《秦淮湾入住手续书》中载明一段话“以上入住程序办理完毕，收到物业公司移交的钥匙及其他各项物品后，双方交付所有手续全部履行完毕，请您（业主）签章认可，并将该书交由物业管理部保存，双方确认再无其他权利义务纠纷。”傅丹萍、陆涛在该入住手续书上签字，并注明“保留开发商逾期交房的违约责任”。 华辉公司提供南京市溧水区气象局出具的《气象证明》一份，证明自2016年11月至2018年11月溧水区出现暴雨（日降水量大于等于50毫米）9天，积雪≥1厘米5天，最高温度≥35℃43天，最低气温≤0℃65天，大雾86天，大风（风力大于等于8级）6天。 对华辉公司要求扣除因政策原因造成的停工天数，华辉公司提交了以下证据：1.《关于印发的通知》（宁环办[2015]64号），由南京市环境保护局发布，文件要求自5月25日至6月15日为施工噪声管理“严控”期间，对夜间施工核准实行严格控制；2.《市政府办公厅关于印发保障G20峰会空气质量工作方案的通知》（宁政办发[2016]54号），由南京市人民政府办公厅发布，文件要求自8月23日至9月7日为会期保障阶段，强化施工扬尘污染控制；3.《关于印发的通知》（宁环办[2016]70号），由南京市环境保护局发布，文件要求自5月27日至6月19日为施工噪声管理“严控”期间，对夜间施工核准实行严格控制；4.《关于印发国家公祭日期间溧水区建设工程环境管控工作方案的通知》（溧建字[2016]90号），由溧水区城乡建设局发布，文件要求自2016年12月9日至12月13日，全区范围内工地全部停工；5.《关于做好“2017江苏发展大会”期间环卫保障工作的通知》（宁城管[2017]99号），由南京市城市管理局发布，文件要求自2017年5月10日至5月28日全市范围按照环保部门通知精神强化全市渣土停工期间的渣土管控工作；6.《市政府关于印发南京市冬春季节环境空气质量管控方案的通知》（宁政传[2017]128号），由南京市人民政府发布，文件要求自2017年11月1日至2018年2月28日在全市区域实施一级管控措施，污染应对实施二级管控措施；7.《南京市溧水区人民政府关于印发南京市溧水区冬春季节环境空气质量管控方案的通知》（溧政发[2018]185号），由溧水区人民政府发布，文件要求自2017年11月5日至2018年2月28日在全区区域实施一级管控措施，污染应对实施二级管控措施；8.《市政府办公厅关于印发国家公祭日期间环境质量保障方案的通知》（宁政传[2017]134）,由南京市人民政府办公厅发布，文件要求自12月9日至15日全市水泥等企业停产；9.《南京市溧水区人民政府关于印发国家公祭日期间环境质量保障方案的通知》（溧政发[2017]207号），由南京市人民政府发布，文件要求自2018年12月9日至15日全市水泥等企业停产；10.溧水区城建局1月13日的短信通知，内容为“各建设、监理、施工单位，各在建项目部：根据预测，13日至18日，我市扩散条件较差，将持续出现轻度污染至重污染天气。经请示市领导同意，现决定于13日18时起，启动冬春季节环境空气质量二级管控，实施企业停限产，工地停工，加强道路保洁等管控措施。”；11.《关于做好冬春季、国家公祭日期间环境空气质量管控工作的通知》（宁重污染应急办发[2]号），由南京市重污染天气应急工作领导小组办公室发布，文件要求按宁政传[2017]128号、宁政传[2017]134号文件实施各项管控措施；12.《市政府办公厅关于印发南京历史文化名城博览会环境质量保障方案的通知》（宁政传[2018]50号），由南京市人民政府办公厅发布，文件要求自5月23日至5月29日（共7天）全面实施管控措施，除市政重点工程外，全市范围内工地全部停工；13.溧水区城建局的短信通知，主要内容为“2018年6月7日至9日高考期间，城建局将会对考点附件的工地进行不间断检查，请考点周边3公里的在建项目做好停工保障工作，停工期间做好扬尘管控工作”；14.《关于印发南京市改善空气质量强制污染减排工作方案的通知》（宁环委办[2018]38号），由南京市环境保护委员会办公室发布，文件要求自7月1日至12月31日全市行政区域实施重点废弃排放企业减排，涉气重点企业实施阶段性停产或错峰生产；15.《市政府办公厅关于印发2018年世界羽毛球锦标赛环境质量保障方案的通知》（宁政传[2018]77号），由南京市人民政府办公厅发布，文件要求7月29日至8月7日全市范围内工地全面停工；16.溧水区城建局于2018年8月8日的短信通知，内容为“8月9日至8月11日，受不利气象影响，我市PM2.5浓度可达到轻度污染，市蓝天办要求各在建工地项目部停止取土、挖图等作业，对于扬尘管控措施落实不到位的工地，实施停工整治。市有关部门将对我去扬尘管控落实情况进行督查，若发现管控不到位情况，将予以查处。”（以上文件要求仅摘要与本案相关内容）将上述文件整理如下：                            序号                       文号                       停工事由                       日期                       华辉主张停工天数                       备注                               1                       宁环办[2015]64号                       中高考                       2015年5月25日至6月15日                       5天                                                     2                       宁政办发[2016]54号                       G20峰会空气质量管控                       2016年8月23日至9月7日                       16天                                                     3                       宁环办[2016]70号                       中高考                       2016年5月27日至6月19日                       5天                                                     4                       溧建字[2016]90号                       国家公祭日                       2016年12月9日至12月13日                       5天                                                     5                       宁城管[2017]99号                       2017江苏发展大会环卫保障                       2017年5月10日至5月28日                       19天                       渣土管控                               6                       宁政传[2017]128号                       冬春季节环境空气质量管控                       2017年11月1日至2018年2月28日                       12天                                                     7                       溧政发[2018]185号                       冬春季节环境空气质量管控                       2017年11月5日至2018年2月28日                       15天                                                     8                       宁政传[2017]134                       国家公祭日期间环境质量保障                       2017年12月9日至15日                       7天                       全市水泥企业停工                               9                       溧政发[2017]207号                       国家公祭日期间环境质量保障                       2017年12月9日至15日                       14天                       重复                               10                       城建局短信                       冬春季节环境空气质量二级管控                       2018年12月13日至12月18日                       6天                                                     11                       宁重污染应急办发[2]号                                             5月23日至5月29日                       12天                       宁政传[2017]128号、宁政传[2017]134号内容重复                               12                       宁政传[2018]50号                       南京历史文化名城博览会环境质量保障                       5月23日至5月29日                       7天                       除市政重点工程外，全市范围内工地全部停工                               13                       城建局短信                       中高考                       2018年6月7日至9日                       37天                                                     14                       宁环委办[2018]38号                       改善空气质量强制污染减排                                             11天                       有混凝土企业被限产                               15                       宁政传[2018]77号                       2018年世界羽毛球锦标赛环境质量保障                       7月29日至8月7日                       10天                       全市范围内工地全面停工                               16                       城建局短信通知                       轻度污染                       8月9日至8月11日                       3天                       对于扬尘管控措施落实不到位的工地，实施停工整治                本院认为，本案的争议焦点为：一、华辉公司要求扣除的因政策原因造成的停工184天能否支持；二、华辉公司主张的因气象原因扣除的逾期天数能否支持；三、逾期交房违约金的标准是否予以调整。 一、关于华辉公司要求扣除因政策原因造成的停工184天。因双方合同约定华辉公司因政府政策调整可合理顺延交房期免除逾期责任，故华辉公司因遵守政府政策而造成的合理停工天数，应当予以扣除。1.对华辉公司主张的因中高考、国家公祭日（即上述表格中的1、3、4、8、9、13）及冬春季节环境空气质量管控（即上述表格中的6、7、10、11）扣除逾期天数，本院认为华辉公司作为专业的房地产开发企业对中高考、国家公祭日、冬春季节环境空气质量管控等这类每年规律性出现的管控事由应当能够预见并予以富余，现华辉公司要求扣除上述停工日期，本院不予支持；2.对华辉公司主张因南京历史文化名城博览会、2018年世界羽毛球锦标赛（即上述表格中的12、15）环境质量管控而要求扣除逾期天数，本院认为根据宁政传[2018]50号、宁政传[2018]77号的文件要求全市范围内的工地均停工，上述停工天数为17天予以扣除；3.对华辉公司主张的因G20峰会、2017江苏发展大会、宁环委办[2018]38号、城建局短信通知（即上述表格中的2、5、14、16）而要求扣除逾期天数，本院认为上述文件或通知均表述为“对于扬尘管控措施落实不到位的工地，实施停工整治”“强化全市渣土停工期间的渣土管控工作”，华辉公司没有提供证据证实其处于易扬尘作业、渣土作业施工阶段，未证明其符合政府文件规定的停工整治阶段，故华辉公司主张的上述停工天数不予扣除。综上，双方合同约定的交房时间为2018年7月31日，华辉公司实际交房的时间为2018年12月7日，华辉公司逾期交房共计128天，扣除因政策原因造成的停工天数17天，本院认定华辉公司逾期交房的天数111天（128天-17天），即3.7个月。 二、关于华辉公司主张的因气象原因扣除的逾期天数。本院认为华辉公司虽然提供了气象部门查询的证明，但上述天气现象均属于当地的正常天气现象，并非天气灾害，且华辉公司未能提供证据证明上述暴雨、积雪、高温、低温、大雾、大风天气造成工地停工，对华辉公司的该项主张，本院不予支持。 三、关于逾期交房违约金的标准。傅丹萍、陆涛与华辉公司签订的商品房预售合同系双方真实意思表示，合法有效，双方均应按照合同约定行使权利履行义务。华辉公司未能按约交付房屋，应承担违约责任。华辉公司抗辩双方约定的违约金标准过高，因华辉公司逾期交房客观上给傅丹萍、陆涛造成不能占有使用涉案房屋的实际损失，该损失与傅丹萍、陆涛承租房屋的租金或同地段同类型房屋的租金相一致。依照《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条“当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少；当时以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额”的规定，涉案商品房预售合同约定的“按照已收房屋价款万分之三/天计算”的违约金明显高于华辉公司逾期交房给傅丹萍、陆涛造成损失的1.3倍，故本院酌定参照同地段、同类型房屋的同期月租金标准的1.3倍计算违约金，华辉公司应当支付傅丹萍、陆涛逾期交房的违约金5772元（1200元/月*1.3倍*3.7个月）。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第二款、第一百三十八条、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下： 一、被告南京华辉房地产开发有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内支付原告傅丹萍、陆涛逾期交房违约金5772元。 二、驳回原告傅丹萍、陆涛的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费537元，由被告南京华辉房地产开发有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省南京市中级人民法院。 审 判 长  陈海燕 审 判 员  成家琼 人民陪审员  孙宪波 二〇一九年十一月二十七日 书 记 员  俞玉琴