广东省广州市黄埔区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0112民初6341号原告：刘兰，女，1987年3月26日出生，汉族，住广东省广州市番禺区。委托诉讼代理人：李跃，广东新法擎律师事务所律师。委托诉讼代理人：宋杨文，广东新法擎律师事务所律师。被告：广州市万卓置业有限公司，住所地广东省广州市黄埔区石化路106号。法定代表人：陆文军，该公司董事长。委托诉讼代理人：王煌，广东金桥百信律师事务所律师。委托诉讼代理人：林嘉俊，广东金桥百信律师事务所实习人员。原告刘兰与被告广州市万卓置业有限公司(以下简称万卓公司)房屋买卖合同纠纷一案，本院于2019年6月11日立案受理后，依法适用普通程序于2019年8月1日公开开庭进行了审理。原告刘兰的委托诉讼代理人李跃、宋杨文，被告万卓公司的委托诉讼代理人王煌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告刘兰向本院提出诉讼请求：1.判令万卓公司向刘兰出示《广州市商品房买卖合同（预售）》第十五条约定的（一）至（五）项交楼文件原件和《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》原件，并向刘兰提供加盖万卓公司公章的复印件；2.判令万卓公司按照《广州市商品房买卖合同（预售）》约定的交楼程序及装饰、设备标准向刘兰交付广州市黄埔区翠宇四街3号（自编A5栋)3204房；3.判令万卓公司向刘兰支付房屋逾期交楼违约金（以总房价款2274288元为基数，按照每日0.02%的标准计算，自2018年11月30日起计至房屋符合约定标准实际交楼之日止，暂计至2019年5月20日为68229元，以总房价款的3%为上限）；4.判令本案的诉讼费由万卓公司承担。庭审中，刘兰明确第二项诉讼请求的交楼程序为涉案房屋符合交付条件、具备《广州市商品房买卖合同（预售）》第十五条约定的文件后，万卓公司履行通知收楼义务，并经刘兰验收；装饰、设备标准以《无忧安居家装整合服务协议》为主，以《广州市商品房买卖合同（预售）》附件六作为补充标准。事实与理由：2018年3月9日，刘兰与万卓公司签订《广州市商品房买卖合同》(下称合同）。该合同约定：“乙方购买甲方开发的位于广州市黄埔区翠宇四街3号（自编A5栋）3204房；甲方应当在2018年11月30日前将房屋交付乙方使用；甲方如未能按合同规定的期限交房，应自本合同第十三条约定的交房日期的次日起至实际交付之日止，每日按乙方已付房价款0.02%的标准向乙方支付违约金，本合同继续履行。”上述合同第十五条（房屋交付时的有关资料）还约定：“甲乙双方进行房屋验收交接时，甲方应当向乙方提供有关该商品房的下列资料：（一）规划部门出具的《建设工程规划验收合格证》；（二）建设单位出具的《建设工程竣工验收报告》；（三）消防部门出具的《建设工程消防验收合格意见书》或备案凭证；（四）供水、供气、供电、通邮的永久使用证明资料；（五）人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件；（六）《房地产（住宅）质量保证书》；（七）《房地产（住宅）使用说明书》；（八）《临时管理规约》或《管理规约》。上述文件中，（一）至（五）项应出示原件并向乙方提供加盖甲方公章的复印件；(六)(七）项应载明水电等设施配置说明、有关设备安装预留位置说明、装修注意事项和建筑节能等有关内容，甲方应提供已加盖公章的原件给乙方；（八）项应交由乙方填写或签署。上述文件不全的，视为不符合交付标准，乙方有权拒绝收楼，由此产生逾期交付责任由甲方承担。”合同签订后，刘兰已依约付清全额房价款，但万卓公司拒不出示交楼文件原件，亦不提供加盖其公章的复印件，导致刘兰至今无法收楼。同时，涉案房屋存在严重的渗水问题等导致房屋无法交付的情况，刘兰曾多次要求万卓公司整改，但万卓公司至今仍未整改完毕。刘兰认为，刘兰与万卓公司签订的合同系双方的真实意思表示，内容不违反法律及行政法规的强制性规定，合法有效。刘兰已按照合同约定付清全额房价款，万卓公司至今拒不按照法定的条件及合同约定，向刘兰交付房屋，并履行出示交楼文件原件及提供加盖其公章的复印件义务，应承担违约责任。刘兰为维护其合法权益，特诉至法院，望判如所请。被告万卓公司辩称，一、涉案房屋已经依据合同约定符合交付条件，万卓公司已经依约向涉案房屋业主送达商品房交付使用通知书，涉案房屋业主应依约办理收楼手续。根据涉案房屋的《广州市商品房买卖合同（预售）》（以下简称：合同）第十五条约定：“甲乙双方进行房屋验收交接时，甲方应当向乙方提供有关该商品房的下列资料：（一）规划部门出具的《建设工程规划验收合格证》。（二）建设单位出具的《建设工程竣工验收报告》。（三）消防部门出具的《建设工程消防验收合格意见书》或备案凭证。（四）供水、供气、供电、通邮的永久使用证明材料。（五）人防、环保部门出具认可文件或准许使用文件。（六）《房地产（住宅）质量保证书》。（七）《房地产（住宅）使用说明书》。（八）《临时管理规约》或《管理规约》。”合同第十六条：“乙方应当接收到收楼通知书之日起x日内对该商品房进行验收，如有异议，应当在验收期限届满之日起0日内以书面形式提出，逾期不提出，视为同意接收该商品房。”合同附件七第十一条：“对合同第十六条的补充：房屋交付验收时间以卖方收楼通知书约定的时间为准。无论什么原因导致买方未能收到卖方发出的通知，买方最迟应在本合同第十三条约定的交付之日对该房屋进行验收。否则，视为买方已接收该房屋，该房屋的风险责任及由此产生的一切费用（包括物业管理费等）由买家承担。如交付时卖方具备合同第十五条约定的情形，买方无权拒绝收楼，否则视为房屋已交付。”涉案房屋已经于2018年11月30日前符合合同约定的全部交付条件。万卓公司于2018年11月27日至2019年1月15日期间通知涉案房屋业主收房符合合同约定，涉案房屋业主应在指定时间内履行收楼的合同义务。涉案房屋业主未按时到场办理房屋交付手续违反了合同约定，其怠于接收房屋行为构成违约。涉案房屋业主起诉要求万卓公司交付合同第十五条约定的文件应当通过办理收楼手续取得。由于涉案房屋业主怠于收楼而未取得合同约定的文件，该诉讼请求缺乏事实依据和法律依据。万卓公司已经将上述文件作为本案证明房屋符合交付条件的证据提交至法庭。另外，涉案房屋业主要求万卓公司交付符合“合同约定的交楼程序及装饰、设备标准”房屋。涉案房屋符合合同约定的条件后，万卓公司已经通知、催告涉案房屋业主收楼。涉案房屋业主怠于收楼的行为是不履行合同义务，构成违约。万卓公司不存在违约行为，恳请法院驳回刘兰交付合同第十五条约定的文件以及涉案房屋的诉讼请求。二、刘兰存在逾期付款行为，依据合同约定万卓公司不承担延期交房的违约责任。依据合同附件七第九条：“对合同第十四条对补充：如出现下列原因，卖方不承担延期交房为违约责任：买方未按合同约定支付房价款（包括面积补差款、装修款（如有））、违约金、按揭贷款未支付至指定的账户、因非卖方原因导致合同不能备案、未缴纳专项维修资金等。刘兰应于2018年12月15日缴纳装修款65000元，但是刘兰实际支付当期装修款的时间为2019年1月1日，存在逾期付款行为，共计逾期付款15日。万卓公司逾期交付刘兰所购涉案房屋具有免责事由，不承担延期交房的违约责任。依据刘兰与万卓公司、案外人广东上城建设有限公司（以下简称上城公司）签订的装修协议之约定，万卓公司可以按照刘兰逾期付款的时间顺延交付房屋的时间。三、在房屋交付后，涉案房屋所在楼栋的整体卫生间升级改造属于万卓公司应涉案房屋业主要求为改善、提升业主居住舒适度而进行的优化项目，既不属于合同约定的房屋交付条件的瑕疵，也不属于房屋的保修事项。涉案房屋一直处于符合合同约定的交付条件。在房屋交付后，有住户反映：安装整体卫浴洁具后对卫生间防水存在疑虑。万卓公司经研究后，对其所在楼栋的房屋卫生间升级改造能够解除业主担忧，提升客户居住的满意度。万卓公司现已经完成了涉案房屋的升级改造，亦会依据《商品房住宅质量保证书》履行保修义务。因此，该等升级改造项目属于房屋交付完成后的优化升级行为，不构成延迟交付的违约事实。四、假设万卓公司确有逾期交付的行为，逾期交付房屋违约金标准也应当予以调低。合同第十四条：“甲方应自本合同第十三条约定的交房日期的次日起至实际交房之日止，每日按乙方已付房价款0.02%的标准向乙方支付违约金，本合同继续履行。”附件七本合同补充协议第九条：“卖方如未能按本合同规定的期限交房，按本合同第十四条的约定支付违约金，累计不超过该商品房总价款的3%。”一方面，按合同约定的违约金条款计算最高违约金限额为涉案房屋的总价款的3%。另一方面，涉案房屋价值已经大幅上涨，购房资金成本可以忽略不计，且同地段同面积房屋租金也仅为2000多元，涉案房屋业主无论依据资金成本还是依据房屋不能使用来要求万卓公司支付违约金的数额远远超过其实际损失。据此，万卓公司恳请法庭以合同约定的违约金限额为基础，兼顾合同履行中涉案房屋业主怠于收楼、具有过错、实际损失小等综合因素，下调违约金的金额。经审理查明，2018年3月9日，万卓公司（甲方、卖方）与刘兰（乙方、买方）签订了编号为201803133390的《广州市商品房买卖合同（预售）》（以下简称买卖合同），约定乙方购买万科尚城御府自编A5栋32层3204号房，房屋地址为广州市黄埔区翠宇四街3号（自编A5栋）3204房；该商品房的用途为住宅，层高为2.8米，建筑面积共73.6619平方米，套内建筑面积54.425平方米，共有分摊面积约19.2369平方米；该商品房以套出售，按套内建筑面积计算房价，单价为每平方米25446.34元，总金额1384917元，首期款554917元自预售合同网上签订之日起0日内（不超过5日）支付，剩余房款830000元应于2018年3月9日前申请办理银行按揭手续，并按照按揭方式付款。第十二条交房条件约定，该商品房项目工程竣工验收合格，并取得了建设工程质量监督机构出具的商品房建设项目符合验收管理规定的《建设工程质量监督报告》和规划、公安消防、人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件；满足供水、供气、供电及通邮等必要居住条件，并取得了公共服务单位出具的永久供水、供气、供电、通邮的证明文件。第十三条房屋交付约定，甲方应在2018年11月30日前将作为本合同标的物的房屋交付乙方使用。甲方向乙方交付房屋时，应当向乙方发出收楼通知书，甲方委托物业服务企业或其他中介机构办理交楼手续的，物业服务企业或其他中介机构应当向乙方出示甲方出具的授权委托书。第十四条延期交房的违约责任约定，甲方如未能按本合同规定的期限交房，按下列第2种方式处理：2.甲方应自本合同第十三条约定的交房日期的次日起至实际交付之日止，每日按乙方已付房价款0.02%的标准向乙方支付违约金，本合同继续履行。由于乙方原因，导致未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：视为甲方已按合同约定交房，甲方不承担延期交房的违约责任。第十五条房屋交付时的有关资料约定，甲乙双方进行房屋验收交接时，甲方应当向乙方提供有关该商品房的下列资料：（一）规划部门出具的《建设工程规划验收合格证》；（二）建设单位出具的《建设工程竣工验收报告》；（三）消防部门出具的《建设工程消防验收合格意见书》或备案凭证；（四）供水、供气、供电、通邮的永久使用证明材料；（五）人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件；（六）《房地产（住宅）质量保证书》；（七）《房地产（住宅）使用说明书》；（八）《临时管理规约》或《管理规约》。上述文件中，（一）至（五）项应出示原件并向乙方提供加盖甲方公章的复印件；（六）（七）项应载明水电等设施配置说明、有关设备安装预留位置说明、装修注意事项和建筑节能等有关内容，甲方应提供已加盖公章的原件给乙方；（八）项应交由乙方填写或签署。上述文件不全的，视为不符合交付标准，乙方有权拒绝收楼，由此产生的逾期交付责任由甲方承担。第十六条交付时的验收约定，乙方应在接到收楼通知书之日起x日内对该商品房进行验收，如有异议，应当在验收期限届满之日起0日内以书面形式提出，逾期不提出的，视为同意接收该商品房。乙方认为该商品房不符合交付标准或条件的，应一次性提出异议。甲方接到乙方异议后，应在30日内对异议部分做出书面答复和处理意见。逾期不予答复及处理的，视为乙方异议事实成立，该商品房视为未交付。第二十三条甲方关于装饰、设备标准承诺的违约责任约定，甲方交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定的标准。达不到约定标准的，乙方有权要求甲方按照下述第3种方式处理：3.甲方提供同等品质的材料设备的，视为符合交付标准。第二十五条工程质量保修约定，房屋建筑工程保修期从交付之日起计算。在保修期限和范围内的保修费用由甲方负担，但因乙方使用不当或不可抗力等非甲方原因造成的问题除外。甲方应在收到乙方通知后5日内履行保修义务，甲方对保修责任有异议的，应在收到乙方通知后5日内通知乙方。第二十九条关于通知的约定，本合同要求或允许的通知和通讯，均自收到时起生效。买卖合同附件六装饰、设备标准约定万科尚城A区为毛坯交楼标准。附件七本合同补充协议，特别提示：本协议由双方在自愿、平等、协商一致的基础上签订，对其中免除或限制卖方责任的条款，已提醒买方注意，且卖方已按要求做了合理说明（包括但不限于口头提醒、对销售现场中公示的本补充协议示范文本相关条款字体加粗、加下划线提醒等方式），买方充分理解并接受。双方经平等协商，一致同意订立如下条款，作为对《商品房买卖合同》的修改和补充。第七条对合同第十二条、第十五条的修改，在该商品房项目取得《建设工程竣工验收报告》、供水供电达到使用要求、电梯可以正常使用时即可向买方交付该商品房。本合同第十二条、第十五条所指永久供水、供气、供电、通邮等居住条件，若因当地公共服务水平未能达到永久使用标准，开发商有权以临时设施或服务取代，以不影响买方正常居住为限。买方不得以此为理由提出退房、赔偿或拒绝收楼。第八条对合同第十三条的补充约定，1.在商品房达到交付使用条件后，卖方应以短信或快递的方式通知买方办理交付手续。以快递通知的，同城以快递发出后的第二日为送达日，异地以快递发出后的第四日为送达日。2.卖方交付通知送达后，除非有合法的理由，否则视为卖方已按期交付，交付日期以卖方通知的交付日期为准。3.房屋交付时，如买方认为房屋本身或者环境、设备、装修存在不符合合同约定的情形，双方应在完成交付后，按照法规和合同约定处理。第九条对合同第十四条的补充约定，如出现下列原因，卖方不承担延期交房违约责任：买方未按合同约定支付房价款[包括面积补差款、装修款（如有）]、违约金、按揭贷款未支付至指定的账户、因非卖方原因导致合同不能备案、未缴纳专项维修资金等。卖方如未能按合同规定的期限交房，按本合同第十四条的约定支付违约金，累计不超过该商品房总价款的3%。第十条对合同第十五条的补充约定，房屋交付时，除（六）（七）两项资料卖方提供原件外，其余（一）至（五）项验收文件卖方在交付现场提供给买方查阅，买方如有需要，可向卖方申请复印。如卖方无法取得上述相关报告或资料，导致（一）至（五）项文件资料不齐全，但在本合同约定交付期限前，卖方已办妥竣工验收备案手续的，买方不得拒绝收楼，卖方不承担延期交房的违约责任。第十一条对合同第十六条的补充约定，房屋交付验收时间以卖方收楼通知书约定的时间为准。无论什么原因导致买方未能收到卖方发出的通知，买方最迟应在本合同第十三条约定的交付之日对该房屋进行验收。否则，视为买方已接收该房屋，该房屋的风险责任及由此产生的一切费用由买方承担。第三十一条关于商品房买卖合同及补充协议的约定，本补充协议作为商品房买卖合同的附件，如与合同的内容有冲突，以本补充协议为准。2018年3月9日，刘兰（甲方、业主）还与案外人上城公司（乙方、装修单位）签订一份《无忧安居家装整合服务协议》，约定甲方委托乙方对涉案房屋进行装修。第一条约定：3.具体装修方案及装修标准参见附件《房屋工程示意图》及《装修交付标准》。7.当商品房满足《商品房买卖合同》约定的交付条件时，甲方不可撤销的委托乙方代甲方验收接收该房屋，无需再通知甲方，直接进场装修。第二条约定：双方确定乙方提供的安居家装服务解决方案的总服务费为889371元，该价格包括但不限于装修款、材料费、施工费、人工费、设计费等，该价格为大包干。第三条约定：首期款须于2018年3月9日前支付该款项的40.4%，金额为359371元，按揭款270000元须于2018年3月9日前申请办理银行按揭手续并向银行提供银行要求的所有真实有效的按揭贷款申请资料，除首期及按揭款外，剩余款项260000元分为4期支付，每期金额65000元须分别于2018年3月15日、2018年6月15日、2018年9月15日、2018年12月15日前支付。第四条约定：甲方未按照约定的时间支付本协议第二条约定该款项的，自约定的应付款期限届满之次日起，甲方应以本协议第二条约定该款项的总额按每日万分之二的标准向乙方支付违约金，同时乙方有权顺延本协议第五条约定的交房时间，直至甲方交清本协议第二条约定的该款项以及前述违约金。如逾期30日以上，视为严重违约，甲方应以本协议第二条约定该款项的总额按每日万分之二的标准向乙方支付违约金，同时乙方有权顺延本协议第五条约定的交房时间。第五条约定：乙方承诺于2018年12月31日完成该房屋的装修，并交付给甲方使用。甲方在与乙方办理该房屋交付手续后进行验收，验收期为交付之日起10天内，如对该房屋装修质量有异议，应以书面形式一次性提出，否则视为无异议。第六条约定：乙方对本工程出现的质量问题承担保修责任。上述协议后附房屋工程示意图及万科尚城A区装修、设备标准。同日，刘兰（甲方、业主）还与案外人上城公司（乙方、装修单位）、万卓公司（丙方、项目开发公司）还签订了《三方协议》，约定：1.甲方同意乙方在该房屋达到甲方与丙方签订的《商品房买卖合同》约定的交付条件后直接代甲方收楼，并且在收楼后按《无忧安居家装整合服务协议》约定对房屋进行装修服务。2.在甲方未按《商品房买卖合同》《无忧安居家装整合服务协议》约定支付完全部款项前，乙方、丙方有权拒绝向甲方交付房屋。上述买卖合同签订后，刘兰依约向万卓公司支付了全部购房款。《无忧安居家装整合服务协议》签订后，刘兰依约向上城公司支付了部分装修款，其中最后一笔装修款于2019年1月1日才付清。万卓公司拟证实涉案房屋于2018年11月30日符合涉案买卖合同约定的交付条件，提交了以下证据：1.2016年6月17日，涉案楼盘取得广州市黄埔区民防办公室出具的《防空地下室建设意见书》；2.2016年7月20日，涉案楼盘取得广州市黄埔区环境保护局出具的《关于的批复》；3.2017年12月20日、2018年8月28日，万卓公司取得广州市黄埔区市场和质量监督管理局出具的《广州市特种设备使用登记证》；4.2018年5月30日，涉案楼盘取得广州供电局有限公司黄埔供电局出具的《客户受电工程竣工检验意见书》，检验意见为合格；5.2018年6月27日，涉案楼盘自编A5栋住宅取得广州市国土资源和规划委员会出具的《建设工程规划验收合格证》；6.2018年7月10日，涉案楼盘自编A5栋取得广州市公安消防局出具的《建设工程消防验收意见书》；7.2018年9月21日，涉案楼盘自编A5栋取得《建筑工程竣工验收报告》，其中电梯的工程质量评定验收合格；8.2018年11月15日，涉案楼栋在广州市黄埔区住房和建设局办理竣工验收备案，取得《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》；9.2018年11月8日，广州市黄埔区翠宇三街1、2、3、4、6、8、10、12号、翠宇四街1、3号符合通邮条件；10.2018年11月12日，涉案楼盘A2#、A5#、A6#、A7#、A10#取得《广州市燃气输配及应用工程（竣工报告）》；11.2018年11月28日，涉案楼盘取得广州市自来水公司东区供水分公司出具的《安装市政管道工程竣工证明书》《新（改）装管道水质验收合格证明书》；12.2018年11月30日，涉案楼盘取得广州市自来水公司出具的《永久水表安装完毕证明书》。万卓公司还提交了涉案楼盘的《住宅质量保证书、住宅使用说明书》及《万科尚城御府管理规约》。其中，《建设工程规划验收合格证》《安装市政管道工程竣工证明书》《新（改）装管道水质验收合格证明书》万卓公司仅提交复印件，其他均为原件。万卓公司称上述文件原件均在办理大确权时被收走，为此还提交了广州市城市建设档案馆出具的《广州市建设工程档案接收证明》予以证实。2019年1月15日，万卓公司通过刘兰在涉案买卖合同中预留的通讯地址和通讯电话向刘兰发出《商品房交付使用通知书》，通知刘兰于10日内办理涉案房屋交接手续。万卓公司提交的妥投记录显示该邮件于2019年1月17日妥投。黄姿对妥投记录的真实性予以确认，但称其未收到该通知书。刘兰还提交了照片、视频、微信聊天记录、微信公众号推文截图、A2、A6、A7栋卫浴返修进度一览表、《关于余凤鸣反映黄埔万科尚城楼盘收楼漏水严重等问题事项的答复》、电话录音等证据拟证实涉案房屋存在漏水、管道堵塞、墙面裂缝、地板松动、门窗损坏、弱电箱插座未通电等质量问题。万卓公司认为照片、视频无法反映形成的时间及来源，对其真实性和关联性均不予认可，对其他证据的关联性均不予确认，认为上述证据不能说明涉案房屋不符合交付条件。另查，万卓公司于2019年3月13日向涉案楼盘业主出具《关于尚城业主所提整体卫浴等八个关注点的回复》，于2019年4月15日向涉案楼盘业主出具《尚城业主群诉整改方案》。万卓公司在上述两份文件中确认其交付时涉案房屋为整体卫浴，未刷防水，整改方案为对卫生间增加建筑防水层施工，计划施工时间为2019年3月1日至6月30日。此外，万卓公司还对厨房排水立管穿越卧室、公区连廊高度、开放式连廊、部分户型上旋窗应向开门和通行、78方户型房间主卧设置排水管和空调机位、厨房与阳台防水等问题拟出了整改方案。刘兰主张上述证据证实涉案房屋存在严重的漏水等问题，不符合交楼条件，万卓公司辩称上述整改属于业主选择的升级改造内容，属于房屋交付完成后的优化升级行为，不构成迟延交付。再查，刘兰已于2019年5月11日收楼。以上事实，有《广州市商品房买卖合同（预售）》及其附件、《无忧安居家装整合服务协议》及其附件、《三方协议》《防空地下室建设意见书》《关于的批复》《广州市特种设备使用登记证》《客户受电工程竣工检验意见书》《建设工程规划验收合格证》《建筑工程竣工验收报告》《建设工程消防验收意见书》《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》《通邮申请书》《广州市燃气输配及应用工程（竣工报告）》《安装市政管道工程竣工证明书》《新（改）装管道水质验收合格证明书》《永久水表安装完毕证明书》《住宅质量保证书住宅使用说明书》《万科尚城御府管理规约》《商品房交付使用通知书》、邮单、妥投记录、照片、视频、《关于尚城业主所提整体卫浴等八个关注点的回复》《尚城业主群诉整改方案》、微信公众号推文截图、A2、A6、A7栋卫浴返修进度一览表、《关于余凤鸣反映黄埔万科尚城楼盘收楼漏水严重等问题事项的答复》《广州市建设工程档案接收证明》、电话录音及当事人陈述等证据予以证实。本院认为，刘兰与万卓公司签订的《广州市商品房买卖合同（预售）》及补充协议，是各方当事人的真实意思表示，内容不违反国家法律及行政法规的强制性规定，合法有效，各方均应按约定全面履行自己的义务。关于第一项诉讼请求。本案中，万卓公司将涉案《广州市商品房买卖合同（预售）》第十五条约定的（一）至（五）项交楼文件和《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》作为证据提交，并出示了部分原件，对于未出示原件的文件，万卓公司提交了广州市城市建设档案馆出具的接收证明予以证实其上述文件原件已提交给相关部门，本院对上述文件的真实性予以采信，故刘兰提出的第一项诉讼请求已无必要，本院对此不予支持。关于第二项诉讼请求。刘兰已实际收楼，其提出的第二项诉讼请求亦无必要，本院对此不予支持。关于第三项诉讼请求亦是本案争议的焦点，即万卓公司是否需承担逾期交房的违约责任。1.涉案房屋符合交楼条件的时间认定。虽然涉案买卖合同补充协议第七条对涉案买卖合同第十五条进行了变更，但变更后的交楼条件低于法定标准即涉案房屋必须取得竣工验收备案表及满足通水、通电、通气、通邮条件，不应适用，故本案中应适用买卖合同第十五条来认定涉案房屋符合交楼条件的时间。根据本案查明的事实，在合同约定的交付时间即2018年11月30日，涉案房屋已具备法定交楼条件和合同约定的交楼条件，故本院认定涉案房屋符合交楼条件的时间为2018年11月30日。2.涉案房屋符合买卖合同约定的交楼条件后，还应向业主发出收楼通知书通知业主收楼。本案中，万卓公司于2019年1月15日才邮寄《商品房交付使用通知书》通知业主收楼，该邮件于2019年1月17日妥投，刘兰陈述其未收到该通知，但万卓公司已经按照刘兰在涉案买卖中预留的通讯地址和通讯电话邮寄，故本院认定该收楼通知于2019年1月17日送达。根据《商品房交付使用通知书》中载明的时间，刘兰最迟可于2019年1月27日收楼。万卓公司在买卖合同约定的时间内未依约通知刘兰收楼，应由万卓公司承担违约责任即逾期交楼违约金。3.刘兰在万卓公司通知的收楼时间未办理收楼手续，但此时涉案房屋已符合法定和约定的交楼条件，本院认定2019年1月27日视为收楼。对于万卓公司在《关于尚城业主所提整体卫浴等八个关注点的回复》《尚城业主群诉整改方案》中确认涉案房屋交付时安装的整体卫浴未刷防水需进行整改的问题，本院认为，刘兰提交的提交照片、视频等证据只能证实涉案房屋存在房屋质量瑕疵，并不足以证实影响其正常居住和使用，上述问题属于房屋质量保修的范围，刘兰不能据此拒绝收楼。若万卓公司在承担涉案房屋保修责任期间导致刘兰的损失，刘兰可另行主张。4.万卓公司辩称刘兰迟延支付装修款，其可以根据合同约定顺延交房时间，刘兰主张装修款与万卓公司无关，万卓公司的抗辩理由不能成立。对此，本院认为，首先，根据涉案《无忧安居家装整合服务协议》约定的合同内容，可以看出装修款是否交付直接影响涉案房屋的交付，购房者若仅支付涉案买卖合同约定的购房款并不能使对方交付房屋，购房款的交付只是上城公司直接代购房者收楼并在收楼后进行房屋装修的条件，只有购房者按约定再交付了装修款，上城公司才会交付房屋给购房者，这表明购房者交付了购房款加上装修款之后才能获得房屋的交付。房屋的交付是售房者的主要义务，购房款的交付是购房者的主要义务，而本案售房者万卓公司交付房屋的主要义务被《无忧安居家装整合服务协议》和买卖合同分割规定，同样，购房者交付购房款的主要义务亦被分割规定在《无忧安居家装整合服务协议》和买卖合同之中，涉案《无忧安居家装整合服务协议》并非单纯的装修协议，其中的部分内容应属于房屋买卖合同的房屋交付内容，其与涉案买卖合同共同构成了房屋买卖双方的主要权利义务内容的购房协议，所以，涉案《无忧安居家装整合服务协议》实质上具有部分房屋买卖协议的性质，涉案装修款应计入购房款。其次，涉案买卖合同补充协议及《无忧安居家装整合服务协议》《三方协议》均约定，若刘兰尚未支付完毕所有购房款及装修款，万卓公司不承担延期交房违约责任或可以顺延交房时间，上述合同均是各方真实意思的表示，各方均应遵照履行，故该条款对双方均具有法律约束力。万卓公司本应从2018年12月1日起支付逾期交房违约金，但刘兰直至2019年1月1日才支付完毕最后一期装修款，万卓公司根据合同约定可以顺延交房，故万卓公司应承担的逾期交房违约金应从2019年1月1日至2019年1月25日。5.逾期交楼违约金的计算。如前所述，涉案装修款应计入购房款，故逾期交房违约金的本金应以买卖合同约定的购房款和装修款的总和来计算即2274288元（1384917元+889371元）。根据买卖合同约定，逾期交楼违约金应每日按已付房价款0.02%的标准计算，该计算标准在合理范围内，本院予以支持。综上，万卓公司应向刘兰支付自2019年1月1日至2019年1月27日的逾期交楼违约金共计12281.16元（2274288元×0.02%×27天）。对于超出上述金额的诉讼请求，本院依法予以驳回。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国建筑法》第六十一条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：一、被告广州市万卓置业有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告刘兰支付2019年1月1日至2019年1月25日的逾期交房违约金共计12281.16元；二、驳回原告刘兰的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1506元，由原告刘兰共同负担1235元，被告广州市万卓置业有限公司负担271元。负担缴费义务的当事人于本判决生效之日起七日内向本院缴付。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审 判 长  李小伟审 判 员  李春辉人民陪审员  丁树祥二〇一九年十一月十四日书 记 员  姚春华王汝欣