上海市奉贤区人民法院民 事 判 决 书（2019）沪0120民初23638号原告：汪洪开。原告：王爱云。两原告委托诉讼代理人：韩霞，上海明迈律师事务所律师。两原告委托诉讼代理人：沈满满，上海明迈律师事务所律师。被告：上海千荣房地产开发有限公司，住所地上海市奉贤区。法定代表人：彭国敏，总经理。委托诉讼代理人：袁振华，男。原告汪洪开、王爱云与被告上海千荣房地产开发有限公司商品房预售合同纠纷一案，本院于2019年11月6日立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭于2019年11月21日公开开庭进行了审理。原告汪洪开、王爱云及其委托诉讼代理人沈满满、被告上海千荣房地产开发有限公司的委托诉讼代理人袁振华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告汪洪开、王爱云向本院提出诉讼请求：要求判令1、被告赔偿逾期交房损失41,100元(从2018年7月1日起至2019年9月30日止，按每月2,700元计算15个月)，以及自2019年10月1日起至实际交房之日止，以房价款为本金，按日万分之二计算的违约金；2、被告返还特殊要求加装费3,000元；3、被告赔偿房型缺陷损失51,773元。事实和理由：原、被告签订《商品房预售合同》，约定原告向被告购买位于上海市奉贤区奉城镇浦兰路XXX弄XXX号XXX层XXX室的房屋，该房屋建筑面积88.43平方米，总价1,547,954元。合同约定交房日期为2018年6月30日。另被告同时赠送原告面积为3.06平方米左右的房屋一间，并要求原告支付特殊要求加装费3,000元。合同订立后，原告按约支付了房款，缴纳了特殊要求加装费。然被告至今未能交付房屋，对于赠送面积部分被告也没有进行搭建。两原告一直在外租房解决居住问题，目前每月支付租金2,700元，故原告起诉至法院。被告上海千荣房地产开发有限公司辩称，不同意原告的全部诉讼请求。就逾期交房违约责任问题，涉案《商品房预售合同》的补充条款已明确说明被告方的环保情况及日后被告可能会因环保问题迟延交房等内容，销售现场也有将环保情况相关文件公示给业主，现环评通过时间为2018年11月8日，且上海市奉贤区奉城镇人民政府于2019年2月28日发给上海市奉贤区规划与土地管理局的函中也载明被告项目实际竣工日期预计为2019年6月30日，故其认为2019年6月30日前的逾期交房责任均应予以豁免。特殊要求加装费系被告代案外人收取，由案外人开具收据。就房型缺陷损失问题，合同中未约定赠送面积，其也未收取过相关费用，原告不存在所谓损失，被告曾告知过原告该块面积的使用情况，且原告也就此签署承诺书，《商品房预售合同》的补充条款已明确约定被告的售楼书、广告、宣传资料、户型图和模型图中的内容和数据仅供参考，不构成本合同的组成部分，故原告不能据此要求赔偿。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无争议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院确认以下事实：2016年8月28日，原、被告签订《商品房预售合同》，约定原告向被告购买位于上海市奉贤区奉城镇浦兰路XXX弄XXX号XXX层XXX室的房屋，建筑面积为88.43平方米，购房款总价为1,547,954元。合同第七条约定：“乙方(原告)若未按本合同约定的时间付款，应当向甲方(被告)支付违约金，违约金按逾期未付款额的日0.02%计算，违约金自本合同的应付款期限之第二天起算至实际付款之日止……。”合同第十一条约定：“甲方定于2018年06月30日前将该房屋交付给乙方，除不可抗力外。”合同第十二条约定：“甲方若未在本合同第十一条约定期限内将该房屋交付乙方，应当向乙方支付违约金，违约金按乙方已支付的房价款日0.002%计算，违约金自本合同第十一条约定的最后交付期限之第二天起算至实际交付之日止……。”《补充条款一》第七条约定：“该房屋交付(补偿合同第十、十一、十三、十五条)根据‘奉环保预审【2015】5号，关于《水榭兰亭住宅项目环境影响报告书》环保预审意见’及‘奉贤区区政府会议纪要[2015-7]关于奉城镇56-02地块开工事宜的协调会议纪要’(见销售现场公示)等文件精神，如因文件中涉及的环保问题造成房屋交付延期的，甲方可顺延交房时间，对此乙方无异议……。”《补充条款一》第十七条约定：“关于销售广告及宣传资料与示范单位的效力，甲方的销售书、广告、宣传资料、户型图和模型图中的内容和数据仅供参考，不构成本合同的组成部分，买卖双方的权利义务均以本合同及其附件和本补充协议约定为准，政府部门批准文件或图纸已在销售现场公示展示，乙方对其内容已明确知晓与认可，甲方展示的样板房仅作为空间布局、装修装饰和家具摆设指引，不作为交楼标准或合同的样品，本合同所列装修标准的材料或设备如因非甲方原因致使未能采用的，甲方有权以与本合同约定材料或设备同等价值或品质的其他材料或设备替代，乙方所购商品房与现场示范单位可能存在部分差异，乙方在签订本合同及补充协议时已了解这种差异可能存在，并了解这种可能存在的差异对其所购房屋带来的影响，乙方同意所购商品房的交付以买卖双方签订的商品房预售合同(包括补充协议)的约定及交付时的实楼为准，上述变化不作为乙方退房及索赔的理由。”期间被告向原告提供一份《承诺书》并要求其签字，《承诺书》内容如下：1、对认购单位改装时遵守和服从国家、地方相关政策法规及小区管理规定；2、对中空部位进行楼板搭建时，确保原建筑、安装工程质量和原建筑物外观形象统一美观的原则；3、改建时，做好安全措施，并承担因此引致的全部法律责任；4、同意本小区业主对其所拥有房屋北阳台外侧中空部位适当占用与改造，且愿意对上下楼业主对相关部位改造工程施工予以配合，接收因上述施工所带来的房屋户型结构、尺寸及外立面等的变化；本人愿意全面履行上述承诺，并承担违背上述承诺的法律责任，并无条件服从并配合物业管理公司(小区物业管理处)对违背承诺的装修予以强制整改或拆除。同时原告向被告人员支付涉案“赠送”面积的特殊要求加装费3,000元，被告人员签字出具的收据加盖了装修企业的印章。上述合同签订后，原告陆续付清全部购房款。2018年11月8日，诉争项目完成环保验收，截止至目前，诉争项目尚未完成竣工验收备案，被告至今未将系争房屋交付原告。另查明，被告的户型宣传资料显示：建筑面积123平方米的A户型，“3+1房2厅2卫双阳台，创享空间书房、茶室自由切换，梦想生活百变灵动”；建筑面积89平方米的B户型，“2+1房2厅1卫双阳台，2+1美学多重空间，既能独立成静谧书房，或是品茶邀月茶室，人性设计贴心打造专属多变空间”。在宣传资料上的小字称：本宣传资料中所示户型仅为项目……仅供参考，非交付标准。在另案审理期间，本院曾针对相关争议于2019年6月24日到房屋现场进行勘验并制作勘验笔录，认定：建筑面积123平方米的A户型涉及争议的“赠送”面积约4.32平方米(即1.8米*2.4米)，建筑面积89平方米的B户型涉及争议的“赠送”面积为3.06平方米(即1.7米*1.8米)。同时本院于2019年6月24日到涉案项目附近的房屋中介店铺了解诉争房屋周边房屋租赁价格并制作调查笔录：尚振房产工作人员提供的价格为两房与三房毛坯的月租金为1,000元至1,200元，两房精装修月租金为1,800元至2,500元，三房精装修月租金为2,000元至3,500元；轩宁房产工作人员提供的价格为两房与三房毛坯月租金为1,200元至1,500元，两房精装修月租金为2,000元至2,500元，三房精装修月租金为2,200元至3,000元。原、被告确认截至开庭之日止，涉案的“赠送”面积部分不能搭建。本院认为，本案争议焦点之一即被告能否以“环评未通过”为由豁免2019年6月30日前的迟延交房违约责任问题。原、被告在合同中约定房屋的交付日期为2018年6月30日前，然系争房屋所涉项目的环评审核已于2018年11月8日通过，被告从环评审核通过之日至今仍未完成竣工验收备案，向原告交付系争房屋，故认为环评是否审核通过显然与迟延交房不存在因果关系，被告的抗辩理由无法成立，被告应当承担迟延交房的违约责任。本案争议焦点之二即租金损失标准的确定及迟延交房违约金的计算标准是否应当调整及如何调整的问题。对于租金损失标准，原告主张按照原告实际租赁房屋的租金损失为每月2,700元标准，被告认为应当参照系争房屋周边毛坯房屋的租金标准计算。本院认为，原告的实际损失应当以系争房屋的租金标准为依据，故本院以相同地段房屋租赁价格为参考，酌定以已付房款的日0.003%为标准计算逾期交房的实际损失。故对于原告要求被告支付从2018年7月1日起至2019年9月30日止的逾期交房损失21,222元的诉讼请求依法予以支持。对于迟延交房的违约金计算标准，合同约定迟延交房违约金为日0.002%，迟延付款违约金为日0.02%，原告认为可以参照原告逾期付款的违约责任万分之二，且4月28日被告与其他业主签订的协议，承诺2019年9月30日之后交房的话，按照日万分之二计算违约，故要求适用日万分之二标准。对此本院认为若原告认为迟延交房违约金条款显失公平，应当在法定期间内行使撤销权，但原告未在法定期间行使撤销权，该条款对双方当事人产生法律效力，故对原告要求按日0.02%计算违约金的意见不予采纳，但考虑到迟延交房违约金的约定明显低于原告的实际损失，现原告要求调高违约金的计算标准符合《合同法》的相关规定，本院以相同地段房屋租赁价格为参考，酌情将违约金计算标准调整至日0.003%。综上，本院对原告要求被告赔偿以购房款1,547,152元为本金，自2019年10月1日起至实际交房日止，以日0.003%标准计算的逾期交房违约金依法予以支持。本案争议焦点之三即被告的房屋是否存在房型即面积缺陷。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定，商品房的销售广告与宣传资料为要约邀请，但是出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺具体确定，并对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的，应当视为要约，该说明和允诺即使未载入商品房买卖合同，亦应当视为合同内容，当事人违反的，应当承担违约责任。本案中，被告在宣传资料中标注“创享空间”和“2+1美学多重空间”等内容，并在签订合同之日提供一份《承诺书》要求原告签署，而《承诺书》主要内容为原告为中空部位进行楼板搭建时，应遵守相关规则，配合楼上楼下业主对涉案“赠送”面积的搭建工作，并由被告人员实际收取“特殊要求加装费”，被告要求原告签署《承诺书》并支付远低于单位房价的搭建费用的行为，增加了原告对涉案“赠送”面积的心理确信。综上认为被告宣传资料中“创享空间”和“2+1美学多重空间”等内容对购房人的购房决策存在重大影响，已构成要约，现被告明确表示不能搭建，与其对外宣传内容不符，存在缺陷，已构成违约，对原告要求被告赔偿房型缺陷损失的诉讼请求予以支持，因涉案“赠送”面积实属违规搭建，本院根据本案的实际情况，酌情确定由被告赔偿购买B户型的原告25,000元的损失，由被告人员实际收取的特殊要求加装费3,000元应予返还。依照《中华人民共和国合同法》第十四条、第十五条第二款、第一百零七条、第一百一十四条和《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决如下：一、被告上海千荣房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告汪洪开、王爱云从2018年7月1日起至2019年9月30日止的逾期交房损失人民币21,222元；二、被告上海千荣房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内偿付原告汪洪开、王爱云以购房款人民币1,547,954元为本金，从2019年10月1日起至实际交房日止，按日0.003%计算的逾期交房违约金；三、被告上海千荣房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告汪洪开、王爱云特殊要求加装费人民币3,000元；四、被告上海千荣房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告汪洪开、王爱云房型缺陷损失人民币25,000元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币2,197元，由原告负担人民币1,318元，被告负担人民币879元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。审 判 长  苏建忠审 判 员  苏 姝人民陪审员  陆 燕二〇一九年十一月二十九日书 记 员  倪 璟附：相关法律条文一、《中华人民共和国合同法》第十四条要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列规定：（一）内容具体确定；（二）表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。第十五条要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。商业广告的内容符合要约规定的，视为要约。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。二、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条商品房的销售广告和宣传资料为要约邀请，但是但是出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺具体确定，并对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的，应当视为要约。该说明和允诺即使未载入商品房买卖合同，亦应当视为合同内容，当事人违反的，应当承担违约责任。三、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。