江苏省南通市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）苏06民终3374号 上诉人（原审被告）：南通帝冠置业有限公司,住所地南通市崇川区瑞景广场4幢201室。 法定代表人：沈丽华。 委托诉讼代理人：吕菁，江苏新高的律师事务所律师。 委托诉讼代理人：陈烨磊，江苏健行律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：顾白明，男，1957年9月28日出生，汉族，住南通市崇川区。 被上诉人（原审原告）：费雪梅，女，1962年12月3日出生，汉族，住南通市崇川区。 两被上诉人共同委托诉讼代理人：孙桂斌，江苏中远大律师事务所律师。 原审被告：沈丽华，男，1981年3月24日出生，汉族，住南通市崇川区。 上诉人南通帝冠置业有限公司（以下简称帝冠公司）因与被上诉人顾白明、费雪梅、原审被告沈丽华房屋买卖合同纠纷一案，不服南通市崇川区人民法院(2018)苏0602民初5469号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 帝冠公司上诉请求：撤销一审判决，依法改判或发回重审；一、二审诉讼费用由顾白明、费雪梅承担。事实与理由：1.根据《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条的规定，当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。本案中，迟延交房系南通四建集团有限公司（以下简称南通四建）在工程完工后拒绝配合办理房屋竣工验收手续所致，帝冠公司不存在根本性违约，也无过错，还遭受了巨大经济损失，帝冠公司已起诉南通四建要求立即配合办理竣工验收。一审法院未考量帝冠公司履行不能的背景，亦未兼顾帝冠公司无过错等事实因素，判决结果违反公平原则。2.根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条、第十七条的规定，违约金不得高于实际损失的1.3倍，买房人的实际损失应以同地段同类房屋租金标准确定。本案中即使帝冠公司延期交房构成违约，根据帝冠公司委托评估机构对城山隐花苑同地段同类房屋租金标准进行的评估，买房人的实际损失仅在1.5万元到3万元之间，即使计算1.3倍也在2万元到4万元之间。一审法院按购房款的日万分之五计算违约金过分高于实际损失，依法应予减少。3.帝冠公司在一审中已经申请对同地段同类房屋租金标准进行鉴定但未被准许，帝冠公司还提交了多家中介机构关于同类房屋租赁信息的网络截屏以证明违约金过高，但一审法院认定帝冠公司抗辩“异常困难”和违约金过高均未提供充分证据佐证与庭审情况不符，剥夺了帝冠公司申请鉴定的权利，也忽视了客观真实的网络截屏证据，判决理由不能成立。 顾白明、费雪梅答辩称，帝冠公司因与南通四建存在纠纷不能达成协议且自身存在现场整改问题导致逾期交房，帝冠公司在合同履行过程中严重违背诚实信用原则，主观上具有恶意违约和重大过错，如仅按租金标准认定无异于使守约方受损，违约方获利，导致权益显著失衡，不符合公平原则。 原审被告沈丽华未应诉答辩。 顾白明、费雪梅一审诉讼请求：一、判令帝冠公司立即支付自2018年1月1日至2018年10月25日的迟延交房违约金合计178.8万元（共298天，以房屋总价1200万元为基数，每日按万分之五计算）；沈丽华对帝冠公司的债务承担连带责任；本案诉讼诉讼费用由帝冠公司、沈丽华承担。 一审法院认定以下事实：2015年11月19日，顾白明、费雪梅（买受人）与帝冠公司（出卖人）就位于南通市崇川区，城山路西）的城山隐花苑7幢1层101号房屋签订《商品房买卖合同（预售）》（含附件），约定如下事项：1、总价款为1200万元；2、买方逾期付款的，逾期30日内的按逾期应付款的日万分之五支付违约金，逾期超过30日的卖方可解除合同并向买方主张累计应付款5%的违约金或不解除合同而按逾期应付款的日万分之八向买方主张违约金；3、房屋交付应符合如下条件：一是取得建设工程竣工验收备案证明文件，二是取得房屋测绘报告，三是买方已付清全部房款；4、卖方应当在2017年12月31日前向买方交付房屋，施工中遇到异常困难或重大技术问题不能及时解决的，卖方可以据实延期交房；5、卖方逾期交房的，逾期30日内的应按已付房款总额的日万分之五支付违约金（自前述交付期限届满之次日起计算至实际交付之日止），逾期超过30日的买方可解除合同或不解除合同而按已付房款总额的日万分之五向卖方主张违约金。 合同签订后，顾白明、费雪梅于当年向帝冠公司交纳案涉房屋购房款合计1200万元。 2018年10月22日，帝冠公司发出《交房告知函》，通知业主于当月25日至28日前往指定地点办理房屋交接手续。当月24日，南通市行政审批局就案涉房地产项目向帝冠公司颁发了竣工验收备案证明。次日，南通市房产管理测绘队针对城山隐花苑1-16幢出具了《房屋面积测算技术报告》。 另查明，帝冠公司系一人有限责任公司，股东即沈丽华。南通酬勤联合会计师事务所于2018年5月10日出具《专项审计报告》，其上载明：我所参照《中国注册会计师审计准则》对帝冠公司2014年7月22日至2018年4月30日期间股东与公司之间的往来情况进行了专项审计。审计过程中，我所结合公司实际情况，实施了包括核实存量资产、审核相关证据、询证、抽查会计记录、找相关人员了解内控等必要程序，结论是审计报告在所有重大方面公允地反映帝冠公司在上述期间内股东与公司之间不存在往来情况。 一审法院认为：案涉《商品房买卖合同》（含附件补充协议），内容未违反法律、法规等强制性规定，应为有效。帝冠公司应当按约及时履行交房义务，但其直至2018年10月25日才取得合同约定的有关文件，已经构成迟延违约，顾白明、费雪梅主张的迟延期间2018年1月1日至2018年10月25日（计298天）成立，帝冠公司依约应当支付违约金321840元（1200万×0.0005×298）。帝冠公的迟延交房违约金合计178.8万元。帝冠公司抗辩“异常困难”未提供证据证明，即便是施工方原因造成其迟延交房，根据合同相对性规则，其仍应向顾白明、费雪梅承担违约责任；帝冠公司提出违约金过高的抗辩并提供了相关证据，但法院注意到双方约定的逾期交房违约金并未超过法定标准，碍难采纳；顾白明、费雪梅已付清合同约定的全部房款，即便存在逾期付款也未迟至2018年1月1日，不影响顾白明、费雪梅向帝冠公司主张该日期之后的迟延履行责任；沈丽华辩称其个人财产与帝冠公司财产并不混同，提供了初步证据予以佐证，而顾白明、费雪梅未能提出反驳证据，故其对沈丽华的诉请法院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国公司法》第六十三条之规定，判决：一、帝冠公司于判决书生效之日起十日内支付顾白明、费雪梅违约金178.8万元。二、驳回顾白明、费雪梅其他诉讼请求。如未按照判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币20892元、保全费5000元，合计人民币25892元，由帝冠公司负担。 二审中，当事人没有提供新的证据。经审理查明，一审法院查明的基本事实属实，本院予以确认。 本院认为，案涉《商品房买卖合同（预售）》（含附件）是双方当事人的真实意思表示，合法有效，合同签订后，双方应当按约履行。双方在合同中约定如帝冠公司逾期交房按已付房款总额的日万分之五计算违约金，该约定不违反法律和行政法规的强制性规定，亦合法有效，对双方均有约束力，顾白明、费雪梅据此主张违约金符合法律规定。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十七条规定的是双方商品房买卖合同中未约定违约金数额及损失赔偿计算方法时违约金或损失赔偿额的确定方法，不适用本案双方有明确合法的违约金计算条款的情形；该司法解释第十六条所规定的违约金是否过高的情形，所涉损失亦不仅仅是指房租损失，帝冠公司对违约金过高的主张承担举证责任，其仅以房租作为确定“损失”的标准不能成立。帝冠公司称逾期交房是南通四建不配合办理竣工验收手续所致，本院认为，案涉合同相对方是帝冠公司和顾白明、费雪梅，即使存在施工方原因造成帝冠公司迟延交房的因素，根据合同相对性规则，亦不能据此免除帝冠公司因逾期交房所应承担的违约责任。 综上所述，帝冠公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费20892元，由上诉人南通帝冠置业有限公司负担。 本判决为终审判决。 审判长 曹 璐 审判员 陆海滨 审判员 高 雁 二〇一九年十一月十五日 书记员 陈 宁