山东省青岛市城阳区人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁0214民初4442号原告：兰丰，男，1982年8月9日出生，汉族，住江西省。委托诉讼代理人：刘祥琴，山东运策律师事务所律师。被告：青岛新睿空间装饰工程有限公司，住所地山东省青岛市城阳区兴阳路706-6号1-2层。法定代表人：邓波，职务不详。原告兰丰与被告青岛新睿空间装饰工程有限公司（以下简称“新睿装饰公司”）装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告兰丰及其委托诉讼代理人刘祥琴到庭参加诉讼。被告新睿装饰公司经本院公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告兰丰向本院提出诉讼请求：1、解除原、被告之间《室内装饰装修工程施工合同》，被告退还装修款137000元；2、被告支付相应违约金（自2018年11月6日起至判决生效之日止的违约金，2000元/日）；3、被告承担本案诉讼费用。事实与理由：2018年9月4日，原告与被告新睿装饰公司签订了《室内装饰装修工程施工合同》，原告在合同签订当日向被告支付了130200元，后期陆续向被告支付了75950元和10850元，总计217000元。被告青岛新睿空间装饰工程有限公司收到装修款后怠于施工，仅装修小部分之后便停工至今，装修部分价值为80000元。原告多次催促无果，于2018年11月29日向被告寄送律师催告函和施工现场照片，要求被告继续装修并向原告交付营业，而被告置之不理。根据《合同法》相关规定，原告有权解除合同，要求被告退还装修款，并支付相应的违约金。原告无奈诉至法院，望判如所请。被告新睿装饰公司未作答辩。为支持其诉讼请求，原告兰丰向法庭提交如下证据：1、《室内装饰装修工程施工合同》1份，证明原、被告于2018年9月4日签订装饰装修工程施工合同，被告为原告位于天安数码城的网点装修。2、合伙协议1份、身份证复印件3份、微信转账截图5张及银行交易流水5张，证明原告通过微信转账及银行转账已经支付被告装饰装修款217000元，其中支付给了刘同裴现金30000元，但没有打收条。3、照片22张、录音光盘1张（含录音8段）、录音文字整理材料8份、律师函1份、EMS快递邮寄单1份及快件跟踪信息1份，证明原告已足额支付装修款，但被告迟迟不履行合同义务，已严重违约。4、营业执照1份，证明原告于2018年11月1日注册城阳区湘水萍逢菜馆，但是被告迟迟不履行合同义务，导致该菜馆无法按期开业。5、青岛智信工程咨询有限公司出具的青智工基字[2019]105号《城阳区湘水萍逢菜馆装修工程原施工单位完成项目结算报告书》1份、发票1份及《建设工程造价咨询合同》1份，证明原告为证明被告装修工程量的估值，委托青岛智信工程咨询有限公司对涉案工程装修进行了估值，原告为此支付了评估费5000元，按被告完成工程量，结算值84963.97元。6、青岛市家庭居室装饰工程施工合同及收款收据各1份，证明被告不履行合同，原告为了防止损失扩大另寻找青岛德金建筑装饰工程有限公司对原告网点进行装修。被告新睿装饰公司未向法庭提交证据。经审理查明，一、原告兰丰（甲方）与被告新睿装饰公司（乙方）于2018年9月4日签订《室内装饰装修工程施工合同》，主要约定：第一条：工程地点为天安数码城，工程期限为60天，开工日期为2018年9月6日，竣工日期为2018年11月6日，合同价款为217000元。第五条：乙方指派刘同斐为工地代表，负责合同履行，按要求组织施工、保质、保证按期完成施工任务，解决有关承包人负责的各项事宜。第八条：因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延，不能按期竣工的，乙方承担违约责任；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工材料费及返工费由乙方承担，并承担违约责任。第十二条：合同双方当事人中的任何一方未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定的工程罚款或给对方造成的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失；由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金2000元。庭审中，原告称被告于2018年9月6日开工进场，搭建了二层基本结构，贴了部分地板，做了三层隔断，做了部分防水，改了部分水电，其他未完工，直至2018年11月29日，被告也未到现场继续施工。二、原告兰丰于2018年11月1日在青岛市城阳区市场监督管理局注册成立城阳区湘水萍逢菜馆。兰丰、王为华、许兴军为城阳区湘水萍逢菜馆的合伙人。原告兰丰主张于2018年9月4日通过POS交易方式分两笔共计支付了被告40000元；2018年9月29日，原告的合伙人许兴军通过网银转账方式支付给被告法定代表人邓波35200元；2018年10月12日，原告的合伙人王为华通过银行转账方式支付给被告法定代表人邓波22000元；2018年10月24日，原告的合伙人王为华通过银行转账方式支付给被告法定代表人邓波30000元；2018年11月1日，原告通过微信转账方式支付给被告法定代表人邓波20000元，2018年11月2日，原告合伙人王为华通过银行转账支付给被告法定代表人邓波40000元；庭审中，原告称其以现金形式支付给被告处施工现场负责人刘同斐30000元，刘同斐没有出具收条，但通过原告提交的录音足以证实原告已足额支付给被告合同价款217000元。三、2018年11月29日，原告兰丰委托山东运策律师事务所律师向被告注册地址通过EMS特快快递方式发送律师函，该律师函载明：“青岛新睿空间装饰工程有限公司与我委托人兰丰在2018年9月4日签订室内装饰装修工程施工合同，双方约定了竣工日期为2018年11月6日。青岛新睿空间装饰工程有限公司在收到我委托人兰丰的装饰装修款后，迟迟不履行合同义务。我委托人兰丰遭受了重大的经济损失，包括青岛新睿空间装饰工程有限公司逾期施工给我委托人兰丰造成的扩大损失。截止兰丰委托山东运策律师事务所向青岛新睿空间装饰工程有限公司发书面律师函之日，青岛新睿空间装饰工程有限公司仍未按期履行该施工合同，导致兰丰的城阳区湘水萍逢菜馆（注册日期2018年11月1日）不能如期投入使用；且造成了兰丰额外支付菜馆工作人员的工资和交通费。根据《合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零八条、第一百一十三条之规定，贵公司应当积极履行与兰丰的施工合同义务和负相应的法律责任。为此，本所接受兰丰之委托向贵公司发出律师函，要求贵公司及时履行合同。同时，希望贵公司收到律师函后1日内及时与刘祥琴律师联系协商解决事宜，贵公司应按照合同约定及时履行合同，否则根据法律规定或合同约定，贵公司应承担违约责任，包括赔偿给兰丰造成的实际损失（含贵公司违约造成的扩大损失）。逾期兰丰将采取必要的法律手段，追究贵公司的法律责任。”该EMS特快快递查询结果显示：2018年12月1日“签收人：他人收，同事”。四、2018年12月8日，原告兰丰另行与青岛德金建筑装饰工程有限公司签订了《青岛市家庭居室装饰工程施工合同》，约定由青岛德金建筑装饰工程有限公司对城阳区湘水萍逢菜馆进行装修收尾工程施工。2018年12月29日，青岛德金建筑装饰工程有限公司向原告出具了一份湘菜馆装修工程款112400元的收款收据。五、2019年7月29日，原告兰丰与青岛智信工程咨询有限公司签订《建设工程造价咨询合同》，约定由青岛智信工程咨询有限公司为兰丰提供城阳区湘水萍逢菜馆装修工程造价咨询服务。2019年9月10日，青岛智信工程咨询有限公司出具了一份编号为青智工基字[2019]105号《城阳区萍水相逢菜馆装修工程原施工单位完成项目结算报告书》，载明的工程描述：“本工程为装修范围一至三层，建筑面积约278.51㎡，工程内容包括一至三层原合同清单范围内的装饰工程内容，包含新砌墙体、轻钢龙骨水泥板隔墙、原顶喷漆、钢构楼梯制作、二层搭建、墙地面防水、墙面瓷砖、地面瓷砖、墙面乳胶漆、墙面UV板墙裙、室内门及门套、水电路改造等。本工程前期由青岛新睿空间装饰工程有限公司（以下简称“新睿”）承包装饰，由于“新睿”中途撤场，故本工程按实际已完成工程量进行结算。”结算结果为：按“新睿”完成的实际工程量，结算值84963.97元。2019年9月23日，青岛智信工程咨询有限公司为原告出具一份咨询费5000元的增值税普通发票。上述事实，有原告提交的证据、庭审笔录等在卷佐证，足以认定。本院认为，原告兰丰与被告新睿装饰公司签订的《室内装饰装修工程施工合同》意思表示真实，不违反法律法规强制性规定，合法有效，双方均应依约全面履行各自的义务。被告新睿装饰公司经本院公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼，被告放弃答辩、举证、质证及辩论权利，依法应承担对其不利的法律后果。根据本案查明的事实，被告自退场未再实际施工之日起，原、被告之间的《室内装饰装修工程施工合同》已实际解除，原告在本案中要求判令解除原、被告之间的《室内装饰装修工程施工合同》，本院予以支持。原告已提交相关证据证实已足额支付被告合同价款217000元，并提交青岛智信工程咨询有限公司出具的青智工基字[2019]105号《城阳区萍水相逢菜馆装修工程原施工单位完成项目结算报告书》证实被告实际施工的工程造价为84963.97元，故原告要求被告退还装修款137000元，本院予以部分支持132036.03元，其计算方式为：217000元-84963.97元。被告未按合同约定于2018年11月6日如期竣工，构成违约，原告在本案中仅要求被告支付15天的工期延误违约金30000元，有事实及合同依据，本院应予支持。被告新睿装饰公司经本院公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼，本院依法可以缺席判决。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第十条、第六十条、第九十四条，第九十七条，第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下：一、解除原告兰丰与被告青岛新睿空间装饰工程有限公司之间于2018年9月4日签订的《室内装饰装修工程施工合同》。二、被告青岛新睿空间装饰工程有限公司于本判决生效后十日内退还原告兰丰装修款132036.03元。三、被告青岛新睿空间装饰工程有限公司于本判决生效后十日内支付原告兰丰工期延误违约金30000元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3541元，公告送达费600元，共计4141元，均由被告青岛新睿空间装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省青岛市中级人民法院。审判长  纪仁峰审判员  顾 伟审判员  赵丕杰二〇一九年十一月十八日法官助理张科书记员曹贝贝