青海省海西州西部矿区人民法院   民事判决书   （2019）青2894民初122号   原告：张靖，男，1975年6月19日出生，汉族，山东省茌平县人，户籍地青海省，住址甘肃省敦煌市。   被告：陕西中志尚装饰工程有限责任公司敦煌分公司。住所地：甘肃省敦煌市七里镇新区商业街32号，统一社会信用代码：91620982MA73EC3358。   负责人：陈志践，该公司经理。   被告：陕西中志尚装饰工程有限责任公司。住所地：陕西省西安市碑林区环南路西段二十四号4号楼2单元4层11号，统一社会信用代码：91610103MA6TX1066C。   负责人：陈志践，该公司经理。   原告张靖诉被告陕西中志尚装饰工程有限责任公司敦煌分公司、陕西中志尚装饰工程有限责任公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年3月26日立案受理后。依法组成合议庭适用普通程序公开开庭进行了审理。原告张靖到庭参加诉讼，被告陕西中志尚装饰工程有限责任公司敦煌分公司、被告陕西中志尚装饰工程有限责任公司经本院合法公告送达民事起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、合议庭组成人员通知书以及开庭传票，拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   原告张靖诉称：2017年2月12日，被告陕西中志尚装饰工程有限责任公司敦煌分公司负责人陈志践与原告协商，签订了《家庭居室装修施工合同》。合同约定被告对原告所有的位于敦煌市××里房进行装修。合同对装修范围、价格、质量标准、工期等作了约定（后附合同、工程预算书、施工图纸复印件）。合同签订后，原告组织人员、购买材料履行施工义务，在施工过程中，原告按照被告的要求给付了176000元装修款，但被告却一直拖拖拉拉，延误工期，起初被告找借口拖延，现在对被告催促施工置之不理，打电话不接，发短信不回。到现在已经远远超过双方约定的5月20日的竣工日期，仍然没有竣工。经原告找专业人士计算，原告支付的工程款已经超出被告完成的工作量40000（待后以鉴定结果为准）。综合所述，被告拒不履行双方签订的合同，丧失了诚信，侵犯了原告的合法利益，故向法院起诉。请求依法判令：1.解除原、被告双方于2017年2月12日签订的《家庭居室装修施工合同》。2.由被告立即返还原告装修费用40000元（此后已鉴定为准），被告赔偿原告违约金57000元，由被告返还大衣柜款15000元，合计112000元。3.由被告承担本案的诉讼费、鉴定费。   原告为支持其诉讼请求，向本院提供如下证据：   1.原告张靖身份证复印件一份。   2.原、被告双方签订的《家庭居室装修施工合同》及工程预算书原件各一份。   3.装修后的照片7张。证明被告装修后的效果和未完成的工作量。   4.录音光盘一张，已整理成书面文字版一份。内容是关于大衣柜15000元的事情。   5.证人马某、呼国强的证言二份。证明这两家公司都是同一家公司，都是同一个法人。   被告陕西中志尚装饰工程有限责任公司敦煌分公司未作答辩，亦未向本院提交证据。   被告陕西中志尚装饰工程有限责任公司未作答辩，亦未向本院提交证据。   本院经审理认定事实如下：2017年2月12日，原告张靖与被告陕西中志尚装饰工程有限责任公司法定代表人陈志践及委托代理人陈庆红经协商后，双方签订《家庭居室装修施工合同》。约定：被告对原告所有的位于敦煌市××里房进行装修。开工日期：2017年2月20日，竣工日期：2017年5月20日，总工期限：90天，合同价款：本合同工程造价为人民币190000元。……第十二条违约责任：一、合同签订后，任何一方不得无故终止合同，如单方终止合同须付另一方以本合同金额的25%违约金，因违反有关法律规定收到处罚的，最终责任由责任方承担。……四、关于停工：……J、如双方同意复工，则责任方须向另一方支付停工期间的损失，按停工数乘以合同总金额的1%支付违约金，并按停工时间、合同工期自动顺延。……甲方（业主）：张靖（签章）乙方：（施工单位）陕西中志尚装饰工程有限公司敦煌分公司（签章）2017年2月12日法定代表人：陈志践委托代理人：陈庆红。   合同签订后，被告开工进行装饰装修，原告按照双方签订的合同于2017年1月14日向被告支付定金2000元、同年2月14日向被告转账114000元、同年5月6日向被告转账40000元、同年6月11日转账20000元，共计176000元，被告收到转账款项后给原告出具了收据四张。被告于2017年9月5日停工，原告找不到被告，只得另行找人将剩余部分未完成的装饰装修继续装饰装修完毕，故原告向法院起诉。请求依法判令：1.解除原、被告双方于2017年2月12日签订的《家庭居室装修施工合同》。2.由被告立即返还原告装修费用40000元（此后已鉴定为准），被告赔偿原告违约金57000元，由被告返还大衣柜款15000元，合计112000元。3.由被告承担本案的诉讼费、鉴定费。   原告张靖于2017年9月29日向本院提出书面《现场勘验申请》，恳请对其东坪小区北21号楼2单元1101号楼房未装修完成部分进行现场勘验。本院派出二名工作人员于2017年10月10日在青海××区居委会工作人员刘勇、王亚民的见证下，对原告所购买位于敦煌市××里进行现场勘查，制作了《现场勘查笔录》，未完成装饰装修工程部分内容如下：   一楼：1.大门门套；2.次卧门套、实木门、窗套、木地板；3.客厅窗套、电视背景墙；4.主卧门套、实木门、大小窗套、木地板；5.书房门套、实木门、窗套、木地板；6.餐厅壁纸、楼梯壁纸；7.楼梯间鞋柜；   二楼：1.书房门套、实木门、窗套、木地板；2.卧室门套、实木门、窗套、木地板；3.卫生间门套、实木门；   三、全屋实木踢脚线。   庭审中，原告主张被告未完成装饰装修项目及价格依据其提交的《家庭居室装修施工合同》及工程预算书，计算为47340元，以其诉状第2条诉讼请求主张40000元不变，对计算多余出的7340元表示放弃及不要求被告赔偿：1.电视背景墙；2.楼梯间鞋柜。原告也明确确定放弃诉状中以鉴定为准的主张。   原告主张被告赔偿违约金57000元，计算方法，按双方签订的合同第十二条：①违约责任190000×25%=47500元；②四、关于停工：J190000元×1%×5天=9500元。原告未向法庭提交被告停工后又复工的证据证实。   原告主张由被告返还大衣柜款15000元，双方签订的《家庭居室装修施工合同》中没有约定，对该事项主张举证有证明人证实：①呼国强于2018年8月27日及②马瑞芹于2017年9月20日二人的书面证明证实陈志践口头约定向张靖给付价值15000元的大衣柜一组。   另查明，本院于2017年10月9日依法向甘肃省敦煌市工商行政管理局查询调取陕西中志尚装饰工程有限责任公司敦煌分公司登记信息情况。敦煌市工商行政管理局出具陕西中志尚装饰工程有限责任公司敦煌分公司《内资企业基本信息》一份。证明陕西中志尚装饰工程有限责任公司敦煌分公司在敦煌市工商行政管理局进行了登记。   上述事实，有原、被告身份证复印件信息，原、被告双方经协商确认后共同形成的《家庭居室装修施工合同》原件一份，本院经审查，原告提供的上述证据来源合法、真实可信，故对该证据予以认定。   本院认为，原、被告双方经协商后签订的《家庭居室装修施工合同》，系双方真实意思表示，协议内容不违反国家法律、法规的强制性规定，合法有效。原告按照双方经协商后签订的《家庭居室装修施工合同》装饰装修工程进度履行支付定金及四次转账共计176000元，被告未完全履行签订的合同，丧失了诚信，侵犯了原告的合法权益，对此二被告应承担部分民事责任。原告要求二被告支付装修费用及违约金112000元部分请求102500元合法合情合理，本院予以支持。对原告主张违约金部分②项四、关于停工：J190000元×1%×5天=9500元，其未提交被告停工后又复工的证据来证实，本院不予支持。二被告经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，亦未提出书面答辩意见，视为其放弃答辩和对证据进行质证的权利，本院予以缺席判决。综上，为维护原告的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第八条、第六十条、第一百零七条、第一百二十二条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：   一、解除原告张靖与被告陕西中志尚装饰工程有限责任公司敦煌分公司、被告陕西中志尚装饰工程有限责任公司签订的《家庭居室装修施工合同》。   二、被告陕西中志尚装饰工程有限责任公司敦煌分公司、被告陕西中志尚装饰工程有限责任公司于本判决发生法律效力后十五日内给付原告张靖装修费用40000元、赔偿违约金47500元及大衣柜款15000元，合计102500元。   三、驳回原告张靖其它诉讼请求。   如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费2540元，由被告陕西中志尚装饰工程有限责任公司敦煌分公司、被告陕西中志尚装饰工程有限责任公司负担（于本判决书生效后7日内交纳）。   如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院。   审 判 长 陈广森   审 判 员 蔡 坚   人民陪审员 刘 勇     二〇一九年十一月四日   书 记 员 周一帆