广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂0102民初6861号 原告：李勤政,男,1980年12月26日出生,汉族，住广西壮族自治区南宁市兴宁区, 委托诉讼代理人：赵成荣，广西龙登律师事务所律师。 委托诉讼代理人：刘小燕，广西龙登律师事务所实习律师。 被告：广西华桂畜牧饲料有限公司，住所地广西壮族自治区南宁市长岗路181号广西浓缩饲料厂，统一社会信用代码：914501001982857258。 法定代表人：陈继志，该公司董事长。 委托诉讼代理人：熊潇敏，北京大成（南宁）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：凌通，北京大成（南宁）律师事务所律师。 案由：商品房预售合同纠纷 适用程序：简易程序（√）普通程序（） 立案时间：2019年10月10日 开庭时间：2019年11月21日 当事人到庭情况： 原告李勤政：委托诉讼代理人赵成荣、刘小燕到庭 被告广西华桂畜牧饲料有限公司（以下简称华桂公司）：委托诉讼代理人凌通到庭 原告起诉要点 诉讼请求：1、被告向原告支付逾期交房违约金34159元（计算方式：以涉案房屋总价520718元为基数，按照每日万分之二，从2018年7月1日起计算到被告交房满足合同条件之日为止；其中计算到2019年5月25日为止共计328日的违约金为34159元）；2、被告承担本案全部诉讼费。 事实和理由：“富丰•长堽1号”楼盘系被告开发建设。原、被告双方于2017年1月18日签订《南宁市商品房买卖合同》，约定原告向被告购买该楼盘12号楼2单元1102号房，总价款500718元（合同约定以外被告还收取原告2万元服务费，合计520718元）。按合同约定被告应当在2018年6月30日前将通过建设、施工、监理、设计、勘察五方验收合格的商品房交付给原告使用，但被告直至2019年5月25日才交房，且该商品房是否已经过五方验收被告并未告知原告。因被告延期交房构成违约，故应按合同约定承担逾期交房违约责任。 被告答辩要点 被告华桂公司答辩称，第一，根据双方当事人签订的商品房买卖合同第九条的约定，当出现相关特殊情形时，被告有权顺延交房且无需承担责任，根据被告在本案中提供的证据显示，12号楼可顺延交房的期限为189天。另外，本案原告存在延期付款或银行延期放贷的情形，根据双方合同约定，当原告逾期付款的时候，被告也可顺延交房；第二，根据合同第十条的约定，如被告存在逾期交房，逾期不超过180天的按照万分之一计算违约金，逾期超过180天的按照万分之二计算违约金。根据上述合同条款，当出现逾期交房情形时应分段计算违约金，即逾期180天以内的按照万分之一计算违约金，逾期超过180天的按照万分之二计算违约金；同时，根据该条约定，出卖人出现逾期交房且买受人退房的，违约责任上限为1%，该条款是采取举重以明轻的方式来进行约定的，即在最为严重的违约情形下原告解除合同的时候，违约责任上限为1%，那么相对于责任较轻的违约情形，原告同意继续履行合同的，责任上限也应当是1%；第三，根据合同法和民法总则的规定，违约金具有补偿性质，即该违约金应当与原告的损失相当，而原告所提供的证据并未能证明延期交房对其造成的损失，根据《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条以及《最高人民法院关于审理商品房纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条的规定，在原告没有证据证明其损失的情况下，其违约金金额应当调低；第四，根据合同第十条的约定，应以已交付的房价款作为基数计算违约金，非房价款的款项不能作为基数计算违约金。 分析与认定 案件事实 合同签订的事实 2017年1月18日，原告李勤政（买受人）与被告华桂公司（出卖人）签订《南宁市商品房买卖合同》（以下简称合同），约定原告购买被告开发的位于南宁市兴宁区长堽路181号富丰·长堽1号12号楼2单元1102号房，商品房总金额500718元。合同第九条约定：出卖人应当在2018年6月30日前，依照国家和地方政府有关规定，将具备下列第2种条件，并符合《商品房买卖合同》约定的商品房交付买受人（原告）使用：……2、该商品房经建设、施工、设计、勘察、监理等单位验收合格。如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：（1）遭遇不可抗力，不可抗力包括但不限于自然灾害、公共突发事件或政府修路、封路、管线迁移、非正常停电、停水、“创城”、“创卫”活动等因素影响正常施工及各项验收；如发生上述情形之一的，出卖人可据实相应延期交房；（2）因国家有关法律、法规、政策改变或政府限制性行为导致迟延交付的；（3）该商品房达到交付日期，买受人未按合同约定期限付款或买受人以该商品房按揭贷款和公积金贷款的方式支付购房款的，在贷款银行尚未将买受人的贷款发放到出卖人账户时，出卖人有权据实相应延期交房；（4）因政府行为引起的停工、气象部门记录当日降雨量达到中雨以上时按1日计算；或为执行当时政府的法律法规或配合政府执法引起的延误；因其他非出卖人所能控制的因素，包括但不限于因政府有关活动、节日、庆典、中考、高考等下发停工禁令；（5）非因出卖人原因一周内停水停电超过8小时导致工期受影响的（每8小时计算一天，不足8小时按8小时计算）；（6）出卖人将竣工资料、报告提交政府部门并被接受后（以政府接到资料日期为准）等待验收或丈量所需的时间。合同第十条约定逾期交房的违约责任：（1）逾期不超过180日，自合同第九条规定的最后交付期限届满之日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金。（2）逾期超过180日后，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第九条规定的最后交付期限届满之日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之二（该比率应不小于第1项中的比率）的违约金。合同第十二条约定：商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第九条规定的证明文件，并签署房屋交接单。 合同附件六《合同补充协议》第一条付款方式的补充约定第5点约定：买受人选择按揭贷款（含商业贷款、公积金贷款）付款的，买受人应于本合同签订之日付清首付款，剩余购房款由买受人向出卖人认可的按揭银行（或公积金管理中心）申请按揭贷款支付，且买受人保证该剩余购房款于本合同签订后30日内全部支付出卖人的银行账户。 合同履行的事实 2015年1月3日，原告向被告交付20000元服务费。2017年1月5日，原告向被告交付220718元购房款，剩余购房款原告申请银行按揭贷款，被告主张银行按揭回款日期为2018年2月24日。2019年5月22日，华桂公司向业主发布《富丰·长堽1号入住通知书》，通知业主12号楼定于2019年5月25日至5月27日办理入住手续。2019年5月23日，涉诉房屋,经建设、施工、设计、勘察、监理等五个单位验收合格。 其他事实 1、南宁市气象局科技服务中心出具的地球大气探测资料卡显示：南宁市城区2016年3月1日至2018年7月11日中雨55天、大雨21天、暴雨15日；2018年7月11日至2018年7月24日中雨2天，大雨2天，暴雨1天；2018年7月25日至2019年4月19日中雨16天，大雨7天，暴雨1天；2019年4月20日至2019年8月4日中雨8天，大雨5天，暴雨3天。 2、被告华桂公司提供的建设单位、施工单位、监理单位盖章确认的签证单显示：（1）2016年6月21日施工单位以早上8点停电至下午18点，连续停电10小时，已超过8小时，申请工期顺延一天，建设单位、监理单位予以确认；（2）2016年9月2日施工单位以早上10点停电至晚上21点，连续停电11小时，已超过8小时，申请工期顺延一天，建设单位同意，监理单位注明外网停电时段10点至18点，1#塔吊已停用，2#塔吊正常使用；（3）2016年9月18日施工单位以早上10点30分停电至下午18点30分申请工期顺延一天，华桂公司的现场负责人注明现场无停工，不予签证。1号楼可签认工期延误一天，2号楼工期延误不予签认；（4）2018年3月27日施工单位以早上7点30分停电至下午18点30分，连续停电11小时，已超过8小时，申请工期顺延一天，建设单位、监理单位予以确认；（5）2018年7月31日施工单位以上午8点停电至晚上20点，连续停电12小时，已超过8小时，申请工期顺延一天，建设单位、监理单位予以确认。 3、2016年至2019年期间南宁市人民政府下发了南府字【2016】4号、【2017】21号、【2018】12号、【2019】13号通知，内容均为：高考期间的6月7日8点至6月8日17点，中考期间的6月24日8点至6月26日下午17点，全市范围作为考点的学校200米范围内的建筑工地禁止建筑施工作业。2016年、2017年施工单位以建设项目位于考点附近，6月7日、6月8日高考期间及6月24日至26日中考期间需停工为由，申请工期顺延5天，建设单位、监理单位予以确认；2018年、2019年，施工单位以建设项目位于考点附近（十七中考点正对面），6月24日至26日中考期间需停工为由，申请工期顺延3天，建设单位、监理单位予以确认。 4、2016、2017、2018年南宁市城乡建设委员会下发了《南宁市城乡建设委员会关于做好2016年“两会”期间全市建筑工地重点区域环境整治工作的通知》（南建质安【2016】57号）、《南宁市城乡建设委员会关于做好2017年“两会”期间全市建筑工地重点区域环境整治工作的通知》（南建质安【2017】86号），《南宁市城乡建设委员会关于做好2018年“两会”期间全市建筑工地重点区域环境整治工作的通知》（南建质安【2018】123号），通知内容分别为：2016年9月6日至9月15日，绕城高速内预拌混凝土站、采石场等生产企业暂停生产作业；2017年9月7日至9月16日，绕城高速内预拌混凝土站、采石场等生产企业暂停生产作业；2018年9月7日至9月16日，绕城高速内预拌混凝土站、采石场等生产企业暂停生产作业。2018年南宁市城乡建设委员会下发了《南宁市城乡建设委员会关于做好自治区成立六十周年庆祝活动期间全市建筑工地重点区域环境整治工作的通知》（南建质安【2018】166号），通知内容包括：12月4日零点至12月14日24点期间全市市区范围内建筑工地（除个别因特殊原因允许施工的项目外）停工整治。 5、被告提供的南宁市政府办公厅文件处理笺及公文办理意见反馈笺显示：南宁市政府同意在海绵城市试点建设验收期间对黄泥水排放严重内河段汇水范围工地暂停施工，停工时间为2019年3月15日至2019年3月20日。2019年3月17日，施工单位以“我公司于2019年3月15日收到兴宁区住建局发文南水环指请【2019】4号《南宁市水环境综合治理工作指挥部文件》，关于在海绵城市试点建设验收期间对黄泥水排放严重内河段汇水范围工地暂停施工的通知，华桂苑三期（富丰•长堽1号）项目位于政府要求的在建工地暂停施工范围，故2019年3月15日至2019年3月20日海绵城市验收期间要求工地暂停施工时间应给与工期顺延”为由，申请1号楼、3号楼、3A号楼工期顺延6天”，建设单位、监理单位予以确认。 以上事实，有南宁市商品房买卖合同、收据、借款合同、借款凭证、入住通知书、南宁市气象局科技服务中心证明、竣工验收意见书、签证单、通告、通知、公文处理笺等证据在卷佐证。 法律分析 合同的效力和性质：原、被告双方签订的《商品房买卖合同》是双方真实意思表示，且内容未违反法律及行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应恪守履行。 违约责任：合同约定被告应于2018年6月30日交房，而被告直至2019年5月25日才交房，现被告抗辩其存在合同第九条约定的延期交房的事由，故可以据实延期交房。关于被告的抗辩是否符合合同约定及法律规定，本文分析如下：第一，关于遇到高考、中考、南宁市“两会”的原因是否可以据实延期的问题。合同第九条对因高考、中考导致停工可据实延期作出了明确规定，而根据被告提交的南宁市人民政府下发的“全市范围作为考点的学校200米范围内的建筑工地禁止建筑施工作业”的通知，只有在被告属于考点学校200米范围内的建筑工地时才能据实延期，而被告仅提供了内部审批的签证单，该证据不足以证明涉案工地属于考点学校200米范围内的建筑工地，故被告以此主张顺延交房，本院不予支持；至于南宁市“两会”是否可据实延期，合同并未对此作出明确约定，且“两会”每年都会发生，被告在签订合同时就可以预见，应对此有相应的安排，故被告以此作为顺延交房的事由，本院不予支持；第二，关于气象部门出具的中雨以上的记录是否可以据实延期的问题。虽合同第九条约定了“气象部门记录当日降雨达中雨以上时按1日计算延期”，但降雨是一定气候条件下常见的天气现象，开发商在与购房者订立合同时，应当对本地天气情况有所了解并在确定交房期限时予以考虑，因此，除气候极端异常造成的灾害性降雨外，一般的正常降雨不应列入不可抗力、无法预见的范围。同时，被告也只是提供了气象部门出具的中雨以上的记录，而并未提供因降雨导致工期据实顺延的签证，故被告以此主张顺延交房，本院不予支持；第三，关于停电是否可据实延期的问题。在被告提供的有关停电延期的签证中，2016年6月21日、9月2日、9月18日的停电发生在本案合同签订之前，2018年7月31日的停电发生在约定交房日之后，故均不能作为顺延事由。2018年3月27日的停电签证证实确因停电造成工期延误，且该停电发生在签订合同之后、约定交房期之前，故交房可据实顺延1天；第四，关于建筑工地因自治区成立六十周年停工整治可否作为据实延期事由的问题。根据南宁市城乡建设委员会的相关文件，为庆祝自治区成立60周年，南宁市市区范围内建筑工地从2018年12月4日至12月14日停工整治，因该事由发生在约定交房期之后，故被告以此作为顺延交房的事由，本院不予支持；第五，关于内河河段工地因海绵城市验收暂停施工可否作为据实延期事由的问题。根据被告提供的文件，因海绵城市验收需对相关河段范围的工地从2019年3月15日至3月20日期间暂停施工，即使涉案小区属于该河段范围需暂停施工，但该事由发生在约定交房期之后，故被告以此作为顺延交房的事由，本院不予支持；第六，关于原告逾期交付购房款被告可否据实延期的问题。根据合同第九条第2款第3项的约定，只有在商品房达到交付日期时而原告仍未付款的情况下，被告才有权据实延期交房。而本案中，原告支付购房款的时间虽然晚于合同约定，但原告仍在合同约定期限内支付完全部购房款，故被告以此作为顺延交房的事由，本院不予支持。 综上，双方约定的交房之日为2018年6月30日，因停电可据实顺延1天，即华桂公司可以推迟至2018年7月1日交房，华桂公司通知原告于2019年5月25日可办理入伙手续，故自2018年7月2日起至2019年5月25日交房之日止，共逾期交房327天，华桂公司应当按照《商品房买卖合同》第十条第1点第（2）项的约定按日向原告支付已交付房价款万分之二的违约金，共计32747元（计算公式：500718元×0.0002×327天）。华桂公司抗辩逾期180天以内的按照万分之一计算违约金，逾期超过180天的按照万分之二计算违约金与合同约定不符，本院不予采纳。合同已明确约定了房价款的金额为500718元并明确约定出卖人逾期交房时，出卖人按日按已交付房价款对应的比率向买受人支付违约金，因此，无论被告是否有权向原告收取服务费20000元，该笔费用均不应认定为房价款的一部分，故计算逾期交房违约金时，不应将该笔服务费作为违约金的计算基数。原告以被告收取的服务费作为违约金的计算基数，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。 判决结果 综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条的规定，判决如下： 被告广西华桂畜牧饲料有限公司向原告李勤政支付逾期交房违约金32747元； 驳回原告李勤政的其他诉讼请求。 上述债务，义务人应于本判决生效之日起十日内履行完毕。逾期则应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院或与本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。 案件受理费327元，由原告李勤政负担13元，被告广西华桂畜牧饲料有限公司负担314元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于南宁市中级人民法院，同时在上诉期届满之日起七日内预交上诉案件受理费（开户名称：南宁市中级人民法院，开户银行：中国农业银行南宁市竹溪支行，账号：20×××28。网银转账先选古城支行，再在备注栏注明竹溪支行）。逾期未预交也不提出缓交申请的，则按自动撤回上诉处理。 审判员  莫寿孟 二〇一九年十一月二十二日 书记员  罗欧阳 附法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。