河南省宝丰县人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0421民初1660号原告（反诉被告）：河南派铌迩农牧科技有限公司，住所地平顶山市宝丰县北二环西段，统一社会信用代码91410400050873344K。法定代表人：张俊豪，总经理。委托诉讼代理人：李钢，男，员工。委托诉讼代理人：赵军涛，河南碧野律师事务所律师。被告（反诉原告）：王中会，男，1972年6月24日出生，汉族，住宝丰县。委托诉讼代理人：温绍，平顶山市宝丰县旭徽法律服务所法律工作者。原告（反诉被告）河南派铌迩农牧科技有限公司与被告（反诉原告）王中会合同纠纷一案，本院于2019年6月3日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行审理。原告（反诉被告）河南派铌迩农牧科技有限公司的委托诉讼代理人赵军涛，被告（反诉原告）王中会及其委托诉讼代理人温绍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南派铌迩农牧科技有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令王中会赔偿河南派铌迩农牧科技有限公司经济损失1500000元；2.本案诉讼费由王中会负担。事实和理由：2018年12月15日，河南派铌迩农牧科技有限公司与王中会签订“商酒务镇通村道路廊道绿化工程合同书”，约定由王中会承揽苗木栽植及养护工作。后河南派铌迩农牧科技有限公司向王中会提供树苗，由王中会组织人员栽植。由于王中会疏于养护，造成苗木大量死亡给河南派铌迩农牧科技有限公司造成巨大经济损失。王中会辩称，1.河南派铌迩农牧科技有限公司与宝丰县政府签订道路两旁绿化工程合同，又将栽树养护转包给王中会，王中会组织机械车辆工人开始栽种树木。2018年阴历年前栽种51612棵，应付款项的40%即185803.2元，阴历年后栽种58718课，应付款项的40%即211384.8元，但截止2019年4月4日，河南派铌迩农牧科技有限公司未向王中会支付栽树款。2019年4月4日，河南派铌迩农牧科技有限公司与王中会对所载树木进行验收并出具了验收栽树证明，此时，河南派铌迩农牧科技有限公司应当再支付栽树款的20%即198594元，但河南派铌迩农牧科技有限公司仍未支付。河南派铌迩农牧科技有限公司已经违反了双方的约定；2.王中会按照约定将110330棵树栽种完毕并封堰浇水涂白后，由于河南派铌迩农牧科技有限公司不支付栽树款，栽树的工人告状并且信访，河南派铌迩农牧科技有限公司才于2019年4月30日支付栽树款100000元，但下欠的栽树款至今未付；3.所栽树木死亡的因素在河南派铌迩农牧科技有限公司，而非王中会的原因。2019年春节前下大雪，河南派铌迩农牧科技有限公司为了完成任务，强行指令王中会栽树，部分树木被冻死，属于不可抗力。2019年春节后，河南派铌迩农牧科技有限公司从其废弃的苗圃中购买规格非常小的不合格苗木，栽种后不能成活。春节后，河南派铌迩农牧科技有限公司购买的一部分苗木运输停放时间长，树根及树干枯萎后也不能成活。另外，2019年春夏，旱情严重，导致树木死亡，属于不可抗力；4.按照合同约定，王中会栽树后，河南派铌迩农牧科技有限公司应按月支付栽树款595782元，河南派铌迩农牧科技有限公司属于先履行债务一方，王中会无继续履行合同的必要。综上所述，树木死亡的原因是河南派铌迩农牧科技有限公司不履行支付栽树款的义务，河南派铌迩农牧科技有限公司要求王中会赔偿1500000元损失不符合合同约定，也不符合法律规定，故应当驳回河南派铌迩农牧科技有限公司的诉讼请求。王中会向本院提出反诉请求：1.判令河南派铌迩农牧科技有限公司支付王中会栽植苗木款495782元；2.本反诉费由河南派铌迩农牧科技有限公司承担。事实和理由：2018年12月15日，河南派铌迩农牧科技有限公司与王中会签订商酒务镇通村道路廊道绿化工程合同书，河南派铌迩农牧科技有限公司将商酒务镇通村道路廊道绿化工程一标段栽植养护任务发包给王中会。合同约定，栽植养护一棵树一年费用为9元，以实际栽植棵数计算。栽植期间，按月对已在苗木数进行初验，支付该部分价款的40%，苗木栽植完毕验收后，再支付20%。合同签订后，王中会组织人员于2018年12月16日开始挖坑栽树，浇水管理。截止2019年4月4日，经双方验收，共栽树110330棵，其中阴历年前种植51612棵，阴历年后种植58718棵。河南派铌迩农牧科技有限公司仅在2019年4月底支付100000元，下欠款项经王中会催要，至今未付。河南派铌迩农牧科技有限公司对王中会的反诉辩称，王中会所诉不实。1.河南派铌迩农牧科技有限公司于2019年春节前向王中会支付了树木种植费用111370元，而非100000元；2.因王中会不及时对栽植树木进行养护，造成苗木大量死亡，给河南派铌迩农牧科技有限公司造成损失，双方多次协商未果，协商过程中，王中会认可承担损失的一半责任，故一部分款项未予支付；3.不存在王中会所称的苗木养护义务及合同先履行的事实。双方签订的合同第五条、第七条约定工程款的进度和比例，亦约定了养护管理的要求，第八条约定了验收的方法，第九条约定了违约责任，以上条款均未约定河南派铌迩农牧科技有限公司未付款王中会就有权停止对苗木的养护。河南派铌迩农牧科技有限公司代为履行了养护义务，应当驳回王中会的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：河南派铌迩农牧科技有限公司提交的商酒务镇通村道路廊道绿化工程合同书，王中会对其真实性无异议，可以作为本案定案的依据；河南派铌迩农牧科技有限公司提交的村村通购树苗明细表及苗木清单，王中会认为系王中会受河南派铌迩农牧科技有限公司委托购买的树苗，不论王中会提供的树木苗系私自购买还是河南派铌迩农牧科技有限公司委托购买，河南派铌迩农牧科技有限公司均向王中会支付了树苗款，可以证明河南派铌迩农牧科技有限公司与王中会之间存在买卖合同关系，可以证明河南派铌迩农牧科技有限公司应向王中会购买树苗的事实，故可以作为本案的证据使用；河南派铌迩农牧科技有限公司提交的向王中会的付款凭证及王中会出具的收据，可以证明河南派铌迩农牧科技有限公司向王中会支付购买树苗款及本案所涉栽植苗木款共计1239811元的事实，可以作为本案定案的依据；河南派铌迩农牧科技有限公司提交的损失清单及内部检查表，系河南派铌迩农牧科技有限公司单方制作，王中会亦表示未经双方验收，故不能作为本案定案的依据；河南派铌迩农牧科技有限公司提交的微信聊天记录，不能作为证明树木死亡原因的依据，故不能作为本案的定案依据；河南派铌迩农牧科技有限公司提交的照片及王中会与河南派铌迩农牧科技有限公司工作人员的通话录音，王中会对其真实性无异议，可以作为本案定案的依据。王中会提交的商酒务镇通村道路廊道绿化工程合同书，河南派铌迩农牧科技有限公司对其真实性无异议，可以作为本案定案的依据；王中会提交的2019年4月4日的证明，仅能证明截止2019年4月5日，王中会栽种树苗的数量，并非双方的结算证明，故不能作为本案定案的依据；王中会提交的河南派铌迩农牧科技有限公司于2019年4月30日出具的证明，也仅是河南派铌迩农牧科技有限公司承诺将进行结算，但并非双方结算的证明，故不能作为本案定案的依据；王中会提交的李岩于2019年6月5日出具的条子，也仅是承诺将进行结算核准，但并非双方结算的证明，故不能作为本案定案的依据；王中会提交的工程量清单，系王中会单方制作，故不能作为本案定案的依据；杨军及陈战杰的当庭陈述，因杨军、陈战杰系为王中会干活的工人，与本案有利害关系，故不能作为本案定案的依据。本院依据上述有效证据和庭审中当事人的陈述，可以确认以下案件事实：2018年12月15日，河南派铌迩农牧科技有限公司作为发包方（甲方），王中会作为承包方（乙方），双方签订商酒务镇通村道路廊道绿化工程合同书一份，约定：“甲方将商酒务镇通村道路廊道绿化工程一标段确定给乙方施工……一、工程地点商酒务镇通村道路廊道绿化工程一标段。地点、苗木规格等以实际施工图纸为准；二、工程总造价每棵树栽植及一年养护费用为9元，以实际栽植数量为准。三、工期乙方确保在合同签订第二天开工，于2019年4月30日完工，工程标准达到甲方提供的绿化施工图设计标准。四、开工准备甲方前期为施工现场具备施工条件，甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作；乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划呈报给甲方。五、工程款支付1、苗木栽植过程中，按月对当月已栽植的苗木进行初验，对于初验合格部分，支付该部分合同价款的40%。2、苗木全部栽植完毕且苗木发芽后进行初步验收，经验收合格后支付合同价款的20%；3、一年养护期到后验收合格后付清余款。六、工程质量1、甲方采购苗木。对跟盘损伤、病虫害苗等影响成活的苗木乙方可以拒绝接收；2、施工过程中，乙方严格按照《城市绿化工程施工及验收规范》要求施工，其费用由乙方全部承担；3、乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负；4、乙方要施工现场清洁，及时清理废弃物。七、养护管理和质量要求1、栽植后及时封堰浇透水；2、栽植后要及时涂白；3、及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长；4、××虫害；5、苗木管理期间，必须经常清理各项废弃物；6、乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木至2020年4月底，养护标准达到苗木成活率95%，规格符合施工图要求。养护管理费用由乙方承担。八、工程验收方式1、由我县林业局及相关部门进行验收；2、经验收合格由经签字后视为该段工程合格。九、违约责任甲方责任：甲方负责协调地方关系，如遇到阻工等问题均由甲方负责解决，由此带来的损失由甲方承担。乙方责任：1、工程质量不符合绿化施工图设计的要求，负责无偿修补或及时返工。如成活率不足95%，不足的部分由乙方按施工图自行采购苗木，补栽苗木要求成活且养护一年；如成活率大于95%，补栽树苗由甲方采购，乙方仅负责施工养护。2、本工程不得分包、转包，如出现上述行为，甲方有权扣除乙方履约保证金，并有权拒付相关工程款。3、本工程在2020年4月经验收不合格的，乙方无权要求支付工程余款，甲方可以另行处理……”。合同签订后，王中会开始组织栽树，截止2019年4月4日，王中会共栽树110330棵，2019年4月4日，河南派铌迩农牧科技有限公司工作人员李岩出具证明一份，内容为：“商酒务村村通截止到四月五号，合计种树110330棵。其中，年前种植51612棵，年后种植58718棵”。2019年4月30日，河南派铌迩农牧科技有限公司出具证明，承诺对2019年3月31日前下欠的工程款于2019年5月31日前结算。2019年6月5日，河南派铌迩农牧科技有限公司工作人员李岩承诺在杨军把账目交给公司后，五日内核准，核准之后双方见面解决有异议的账目。除本案所涉商酒务镇通村道路廊道绿化工程合同书外，河南派铌迩农牧科技有限公司还从王中会处购买树苗。期间，河南派铌迩农牧科技有限公司共向王中会支付购买树苗款及商酒务镇通村道路廊道绿化工程合同书所涉款项共计1239811元，河南派铌迩农牧科技有限公司称其中1001058元系向王中会支付的购买树苗款项。因王中会栽植的树苗死亡，河南派铌迩农牧科技有限公司未完全付款，引起诉讼。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。本案中，王中会称其与河南派铌迩农牧科技有限公司之间的商酒务镇通村道路廊道绿化工程合同书已经于2019年4月30日解除，但河南派铌迩农牧科技有限公司称该合同并未解除，而王中会未提交证据证明商酒务镇通村道路廊道绿化工程合同书已经解除，且河南派铌迩农牧科技有限公司和王中会均未要求本院判令解除合同，故本案所涉商酒务镇通村道路廊道绿化工程合同书并未解除，双方应当按照合同约定继续履行合同义务。商酒务镇通村道路廊道绿化工程合同书中约定王中会应对其栽植的苗木进行养护，养护期至2020年4月底，如成活率不足95%，不足的部分由王中会按施工图自行采购苗木，补栽苗木要求成活且养护一年，如成活率大于95%，补栽树苗由河南派铌迩农牧科技有限公司采购，王中会仅负责施工养护。根据上述约定，河南派铌迩农牧科技有限公司起诉时至今，仍处于王中会应当对苗木进行养护的期间，若苗木大量死亡且成活率不足95%，应当由王中会购买、补栽并进行养护，故在王中会对苗木的养护期内，河南派铌迩农牧科技有限公司不能要求王中会赔偿其损失，故河南派铌迩农牧科技有限公司要求王中会赔偿其经济损失1500000元的诉讼请求没有事实与法律依据，本院不予支持。当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。本案中，河南派铌迩农牧科技有限公司与王中会在商酒务镇通村道路廊道绿化工程合同书中约定：1、苗木栽植过程中，按月对当月已栽植的苗木进行初验，对于初验合格部分，支付该部分合同价款的40%；2、苗木全部栽植完毕且苗木发芽后进行初步验收，经验收合格后支付合同价款的20%；3、一年养护期到后验收合格后付清余款。河南派铌迩农牧科技有限公司未对王中会每月栽种的树苗进行初验，其怠于进行初验，现河南派铌迩农牧科技有限公司已无法证明栽植期间王中会每月栽植的树苗当时的情况，故河南派铌迩农牧科技有限公司应当向王中会支付合同价款的40%。因苗木栽植完毕后，双方未进行初验，仅是对栽植的苗木数目进行了清点，王中会未向本院提交充分有效的证据证明苗木栽植完毕后苗木是否发芽的情况，故该部分款项的付款条件尚未成就，王中会要求河南派铌迩农牧科技有限公司支付合同价款另外20%的诉讼请求不成立，本院不予支持。因河南派铌迩农牧科技有限公司已经向王中会支付了购买树苗款及商酒务镇通村道路廊道绿化工程合同书中所涉款项共计1239811元，河南派铌迩农牧科技有限公司称其中1001058元系向王中会支付的购买树苗款项，而王中会未向本院提交证据证明河南派铌迩农牧科技有限公司应付其购买树苗的款项的具体数额，故应以河南派铌迩农牧科技有限公司的陈述为准，认定为河南派铌迩农牧科技有限公司向王中会支付的1239811元，有1001058元系付向王中会购买树苗的款项，另外238753元系向王中会支付的商酒务镇通村道路廊道绿化工程合同书中所涉款项。王中会栽植树苗总价款为992970元，40%即397188元，减去河南派铌迩农牧科技有限公司已经支付的238753元，下余158435元，河南派铌迩农牧科技有限公司应向王中会支付。综上所述，河南派铌迩农牧科技有限公司的诉讼请求不成立，本院不予支持。王中会的反诉请求部分成立，本院部分支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百五十二条之规定，判决如下：一、驳回河南派铌迩农牧科技有限公司的诉讼请求；二、河南派铌迩农牧科技有限公司于本判决生效后十日内向王中会支付栽植费158435元；三、驳回王中会的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费18300元，由河南派铌迩农牧科技有限公司负担；反诉费4368元，由河南派铌迩农牧科技有限公司负担1734元，王中会负担2634元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省平顶山市中级人民法院。审 判 长  徐烨晗人民陪审员  郝国良人民陪审员  朱春安二〇一九年十一月二十日书 记 员  白少华附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百五十二条判决书应当写明判决结果和作出该判决的理由。判决书内容包括：（一）案由、诉讼请求、争议的事实和理由；（二）判决认定的事实和理由、适用的法律和理由；（三）判决结果和诉讼费用的负担；（四）上诉期间和上诉的法院。判决书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。