青海省祁连县人民法院   民事判决书   （2019）青2222民初337号   原告祁连县万洲酒店有限公司，统一社会信用代码：9163222267919404XL。   法定代表人万某1，系该公司董事长。   委托代理人苏某，北京市汉卓（西宁）律师事务所律师。   被告天水盛世年华装饰装修工程有限公司，统一社会信用代码：91620500MA44CCN2D。   法定代表人盛某。（缺席）   原告祁连县万洲酒店有限公司诉被告天水盛世年华装饰装修工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年6月25日立案受理后，依法由审判员韩富林、马伯文、人民陪审员陈延正组成合议庭，由韩富林担任审判长并主审本案，于2019年10月11日公开开庭进行了审理，原告祁连县万洲酒店有限公司的委托代理人苏某到庭参加诉讼，被告天水盛世年华装饰装修工程有限公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   原告祁连县万洲酒店有限公司诉称，2019年4月10日，祁连县万洲酒店有限公司与天水盛世年华装饰装修工程有限公司签订了《祁连大酒店装修改造工程》合同，双方约定：工程承包内容：五栋别墅，包工包料。工程造价：1800000元。工程期限：2018年10月1日至2019年6月15日。按施工进度付款。并有施工图纸和效果图。被告公司进入工地施工后，没有按施工图纸施工，也没有提供施工的建筑材料清单及合格证。在施工期间，原告公司先后向被告公司支付工程款500000元，以及代付被告公司工人生活费6970元（当时盛某躲着不见），合计506970元。另外，被告公司法定代表人盛某以支付工人工资为由，向原告索要工程款，原告于2019年5月9日、10日给付被告公司法定代表人盛某工程款100000元后，盛某携款100000元离开施工地至今下落不明，造成装修改造工程未完工。原告为了减少损失，无奈又请其他施工队继续施工，至今还没有完工，给原告造成了巨大的经济损失。现原告诉至法院，1、请求依法解除原、被告于2019年4月1日签订的《祁连大酒店装修改造工程》合同；2、要求被告赔偿原告重新维修、返工、装修的损失342470元；3、要求被告按合同约定给原告开具已付工程款542470元的税务发票。   原告祁连县万洲酒店有限公司向法院出示的证据：1、2019年4月10日原、被告双方签订的《祁连大酒店装修改造工程》合同1份，欲证实装修改造工程款为1800000元及工程期限为2018年10月1日至2019年6月15日的事实；还证实违约造成的后果和损失由被告承担的事实。2、收条13份、证明1份、照片19张、整改存在的问题及施工进度催促函11份，欲证实原告给付被告装修改造工程款500000元，替被告给付民工工资及材料款36660元，合计536660元的事实；并证实被告装修改造的工程与效果图不一致，且被告拒绝对装修工程进行整改的事实。3、2019年6月1日原告与第三方甘肃和天下装饰工程有限公司签订的《祁连大酒店装修改造工程》合同1份、授权委托书1份、身份证复印件（方文放）1份，欲证实因被告装修的质量不合格，被告擅自离场后，原告又与第三方甘肃和天下装饰工程有限公司签订了《祁连大酒店装修改造工程》合同，约定装修工程总价款为1600000元的事实。4、收条10份、银行转账凭证和网银凭证1份、装修材料购买清单1份、装饰装修竣工验收报告7份，欲证实原告给付第三方甘肃和天下装饰工程有限公司工程款610000元、材料费1016041.6元、工资款15000元，共计1641041.6元的事实。5、证人鹿某的当庭证言，欲证实被告施工装修改造的工程内容及被告收到催促函后拒绝继续施工、整改的事实。6、证人张某的当庭证言，欲证实被告未能完成合同约定的工程量及工地现场设施损坏情况的事实。7、证人万某2的当庭证言，欲证实被告离开施工地的时间及第三方甘肃和天下装饰工程有限公司进场装修并完成装修改造工程的事实。   被告天水盛世年华装饰装修工程有限公司向法院递交的答辩状辩称，原、被告口头达成了《祁连大酒店装修改造工程》协议，从2018年10月1日被告进入施工工地，首先对5栋别墅103间客房内部需要装修改造的工程进行了拆除，因装修改造工程原告未提供施工图纸，施工条件不具备。现被告已完成装修改造工程中的木工改造、水电改造、油漆工墙面粉刷的工程，在完成64间客房的贴砖时，因原告未按工程进度支付工程款，所以造成了装修改造工程停工，工人也被原告清理退场。其次，原告只给付被告工程款500000元，此工程款不足以支付工程材料款及人工工资。再次，原、被告双方签订的《祁连大酒店装修改造工程》合同，工程款只有1800000元，装修改造价款太低，完成不了合同约定的装修改造工程。总之，原告所诉的事实不符合实际，不能证明其主张，请求驳回原告的全部诉讼请求。另外，请求法院：1、要求原告支付所有工人的工资款和被告实际工程量进度款。2、要求原告因支付工程进度款不到位不及时而给被告公司造成的所有时间上和财产上的损失200000元。但被告对此项请求未能向法院提交反诉状及缴纳反诉费，应视为放弃反诉请求的权利。   被告天水盛世年华装饰装修工程有限公司在法定期限内未能向法院提交任何证据。   经审理查明：2018年10月间，原告祁连县万洲酒店有限公司因需要对自己所有的酒店五栋别墅103间客房进行装修改造，与被告达成口头协议，由被告天水盛世年华装饰装修工程有限公司负责五栋别墅的装修改造工程。工程在施工过程中，2019年4月10日原、被告双方签订了《祁连大酒店装修改造工程》合同，合同约定：1、工程承包为五栋别墅的装饰装修；2、承包方式为包工包料；3、工程造价为1800000元；4、工程期限为2018年10月1日至2019年6月15日；5、装饰装修按设计图纸和效果图作为基本施工标准，按施工进度付款；6、工程完工后经原、被告双方验收合格（发票齐全），扣除工程保证金3%，剩余款项一次性付清。该合同签订后，被告公司继续施工，原告公司先后给被告公司支付工程款500000元，替被告公司支付民工工资41310元，合计541310元。被告公司在只完成了原、被告签订的《祁连大酒店装修改造工程》合同约定的部分工程量的情况下，被告公司于2019年5月13日中途停止施工并退出施工工地。被告公司停止施工后，原告通过电话和催促函的方式通知被告，要求被告继续装修施工，但被告公司拒绝继续施工。无奈，2019年6月1日原告又与另一公司甘肃和天下装饰工程有限公司签订了《祁连大酒店装修改造工程》合同，由甘肃和天下装饰工程有限公司完成了被告没有完成的五栋别墅103间客房的装修改造工程。另查，由于被告停工擅自退场，原告与甘肃和天下装饰工程有限公司签订了《祁连大酒店装修改造工程》合同，约定装修改造款为1600000元。原告为了祁连大酒店装修改造工程共花去工程款2141310元（1600000元+541310元），比原告与被告约定的装修改造款1800000元，多支出341310元。   以上事实有原告的陈述、2019年4月10日原、被告双方签订的《祁连大酒店装修改造工程》合同1份、收条17份、照片19张、整改存在的问题及施工进度催促函合计11份、《祁连大酒店装修改造工程》合同1份、授权委托书1份、身份证复印件（方文放）1份、银行转账凭证和网银凭证1份、装修材料购买清单1份、证人鹿某、张某、万某2的当庭证言在卷佐证。   本院认为，2019年4月10日原、被告双方签订了《祁连大酒店装修改造工程》合同，系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，该合同合法有效，受法律保护。原、被告双方应诚实守信，恪守承诺，全面履行合同义务。被告在装修改造工程中，尚未竣工就停止施工，给原告的正常经营活动造成了严重的影响，原告在无奈的情况下，又与另一方甘肃和天下装饰工程有限公司签订了《祁连大酒店装修改造工程》合同，完成了装饰装修工程，该合同的标的物已不复存在，合同已失去履行之必要。原告要求解除原、被告于2019年4月10日签订的《祁连大酒店装修改造工程》合同的诉求，于法有据，应予以支持。被告未全面履行合同确定的义务，构成违约，依法应承担并赔偿原告再次装修增加费用损失的民事责任。结合本案具体情况，由于被告停工擅自离场的过错行为，给原告的装修改造工程造成了一定的损失，损失费用为341310元（原、被告签订的合同装修改造款为1800000元，因被告停工离场原告又与甘肃和天下装饰工程有限公司签订的合同装修改造款为1600000元，原告已给付被告装修改造款541310元，损失费为1600000元+541310元-1800000元），该损失是由于被告的过错行为所导致的，应承担相应的民事责任。但原告起诉时，只要求被告赔偿装修改造损失100000元；虽然在庭审过程中，原告把赔偿装修改造损失增加到342470元，因原告在法定期限7日内，未能补交增加诉讼请求242470元的诉讼费4137元，根据法律规定视为自动放弃对增加诉求标的242470元的权利。原告要求被告赔偿原告装修改造损失费342470元中，装修改造损失费100000元，事实清楚，于法有据，应予以支持。原告装修改造剩余损失费241310元，因未能在法定的期限内缴纳诉讼费，视为放弃诉讼权利，本院不予以支持。原告要求被告按合同约定开具已付工程款542470元的税务发票的诉求中，原告已向被告给付工程款541310元，有证据证实，且合同中有约定，事实清楚，于法有据，应予以支持。被告经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，视为放弃答辩和质证的权利，应承担不利的后果，本院依法缺席判决。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条第一款第（四）项、第一百零七条、第一百一十三条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，缺席判决如下：   一、解除原、被告于2019年4月10日签订的《祁连大酒店装修改造工程》合同；   二、被告天水盛世年华装饰装修工程有限公司在判决生效后十日内给付原告祁连县万洲酒店有限公司装修改造损失费100000元；   三、被告天水盛世年华装饰装修工程有限公司在判决生效后十日内按合同约定给原告祁连县万洲酒店有限公司开具已付装修改造款541310元的税务发票；   四、驳回原告祁连县万洲酒店有限公司的其他诉讼请求。   如果未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费2300元，由被告天水盛世年华装饰装修工程有限公司负担。   如不服本判决，可在接到判决书之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于海北藏族自治州中级人民法院。   审 判 长 韩富林   审 判 员 马伯文   人民陪审员 陈延正     二〇一九年十一月八日   书 记 员 马忠海   申请执行的期限为两年，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算。   法律链接：   《中华人民共和国合同法》第六十条第一款当事人应该按照约定全面履行自己的义务。   《中华人民共和国合同法》第九十四条第（四）项有以下情形之一的，当事人可以解除合同：   （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；   《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行，采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。   《中华人民共和国合同法》第一百一十三条第一款当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见的因违反合同可能造成的损失。   《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。   《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。   在作出判决前，当事人未能提出证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。   《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。