广东省广州市黄埔区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0112民初6349号原告：何宏流，男，1980年6月17日出生，汉族，住广东省广州市萝岗区，原告：杨丽莲，女，1986年6月6日出生，汉族，住广东省广州市萝岗区，两原告共同委托诉讼代理人：李跃，广东新法擎律师事务所律师。两原告共同委托诉讼代理人：宋杨文，广东新法擎律师事务所律师。被告：广州市万卓置业有限公司，住所地广东省广州市黄埔区石化路106号。法定代表人：陆文军，该公司董事长。委托诉讼代理人：王煌，广东金桥百信律师事务所律师。委托诉讼代理人：林嘉俊，广东金桥百信律师事务所实习人员。原告何宏流、杨丽莲与被告广州市万卓置业有限公司(以下简称万卓公司)房屋买卖合同纠纷一案，本院于2019年6月11日立案受理后，依法适用普通程序于2019年8月1日公开开庭进行了审理。原告何宏流、杨丽莲的共同委托诉讼代理人李跃、宋杨文，被告万卓公司的委托诉讼代理人王煌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告何宏流、杨丽莲向本院提出诉讼请求：1.判令万卓公司向何宏流、杨丽莲出示《广州市商品房买卖合同（预售）》第十五条约定的（一）至（五）项交楼文件原件和《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》原件，并向何宏流、杨丽莲提供加盖万卓公司公章的复印件；2.判令万卓公司按照《广州市商品房买卖合同（预售）》约定的交楼程序及装饰、设备标准向何宏流、杨丽莲交付广州市黄埔区翠宇三街8号（自编A6、S5、S6栋）2702房；3.判令万卓公司向何宏流、杨丽莲支付房屋逾期交楼违约金（以总房价款2631576元为基数，按照每日0.02%的标准计算，自2018年11月30日起计至房屋符合约定标准实际交楼之日止，以总房价款的3%为上限）；4.判令本案的诉讼费由万卓公司承担。庭审中，何宏流、杨丽莲明确第二项诉讼请求的交楼程序为涉案房屋符合交付条件、具备《广州市商品房买卖合同（预售）》第十五条约定的文件后，万卓公司履行通知收楼义务，并经何宏流、杨丽莲验收；装饰、设备标准以《房屋装修协议书》为主，以《广州市商品房买卖合同（预售）》附件六作为补充标准。事实与理由：2016年12月30日，何宏流、杨丽莲与万卓公司签订《广州市商品房买卖合同》(下称合同）。该合同约定：“乙方购买甲方开发的位于广州市黄埔区翠宇三街8号（自编A6、S5、S6栋）2702房；甲方应当在2018年11月30日前将房屋交付乙方使用；甲方如未能按合同规定的期限交房，应自本合同第十三条约定的交房日期的次日起至实际交付之日止，每日按乙方已付房价款0.02%的标准向乙方支付违约金，本合同继续履行。”上述合同第十五条（房屋交付时的有关资料）还约定：“甲乙双方进行房屋验收交接时，甲方应当向乙方提供有关该商品房的下列资料：（一）规划部门出具的《建设工程规划验收合格证》；（二）建设单位出具的《建设工程竣工验收报告》；（三）消防部门出具的《建设工程消防验收合格意见书》或备案凭证；（四）供水、供气、供电、通邮的永久使用证明资料；（五）人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件；（六）《房地产（住宅）质量保证书》；（七）《房地产（住宅）使用说明书》；（八）《临时管理规约》或《管理规约》。上述文件中，（一）至（五）项应出示原件并向乙方提供加盖甲方公章的复印件；(六)(七）项应载明水电等设施配置说明、有关设备安装预留位置说明、装修注意事项和建筑节能等有关内容，甲方应提供已加盖公章的原件给乙方；（八）项应交由乙方填写或签署。上述文件不全的，视为不符合交付标准，乙方有权拒绝收楼，由此产生逾期交付责任由甲方承担。”合同签订后，何宏流、杨丽莲已依约付清全额房价款，但万卓公司拒不出示交楼文件原件，亦不提供加盖其公章的复印件，导致何宏流、杨丽莲至今无法收楼。同时，涉案房屋存在严重的渗水问题等导致房屋无法交付的情况，何宏流、杨丽莲曾多次要求万卓公司整改，但万卓公司至今仍未整改完毕。何宏流、杨丽莲认为，何宏流、杨丽莲与万卓公司签订的合同系双方的真实意思表示，内容不违反法律及行政法规的强制性规定，合法有效。何宏流、杨丽莲已按照合同约定付清全额房价款，万卓公司至今拒不按照法定的条件及合同约定，向何宏流、杨丽莲交付房屋，并履行出示交楼文件原件及提供加盖其公章的复印件义务，应承担违约责任。何宏流、杨丽莲为维护其合法权益，特诉至法院，望判如所请。被告万卓公司辩称，一、涉案房屋已经依据合同约定符合交付条件，万卓公司已经依约向涉案房屋业主送达商品房交付使用通知书，涉案房屋业主应依约办理收楼手续。根据涉案房屋的《广州市商品房买卖合同（预售）》（以下简称：合同）第十五条约定：“甲乙双方进行房屋验收交接时，甲方应当向乙方提供有关该商品房的下列资料：（一）规划部门出具的《建设工程规划验收合格证》。（二）建设单位出具的《建设工程竣工验收报告》。（三）消防部门出具的《建设工程消防验收合格意见书》或备案凭证。（四）供水、供气、供电、通邮的永久使用证明材料。（五）人防、环保部门出具认可文件或准许使用文件。（六）《房地产（住宅）质量保证书》。（七）《房地产（住宅）使用说明书》。（八）《临时管理规约》或《管理规约》。”合同第十六条：“乙方应当接收到收楼通知书之日起x日内对该商品房进行验收，如有异议，应当在验收期限届满之日起0日内以书面形式提出，逾期不提出，视为同意接收该商品房。”合同附件七第十一条：“对合同第十六条的补充：房屋交付验收时间以卖方收楼通知书约定的时间为准。无论什么原因导致买方未能收到卖方发出的通知，买方最迟应在本合同第十三条约定的交付之日对该房屋进行验收。否则，视为买方已接收该房屋，该房屋的风险责任及由此产生的一切费用（包括物业管理费等）由买家承担。如交付时卖方具备合同第十五条约定的情形，买方无权拒绝收楼，否则视为房屋已交付。”涉案房屋已经于2018年11月30日前符合合同约定的全部交付条件。万卓公司于2018年11月27日至2019年1月15日期间通知涉案房屋业主收房符合合同约定，涉案房屋业主应在指定时间内履行收楼的合同义务。涉案房屋业主未按时到场办理房屋交付手续违反了合同约定，其怠于接收房屋行为构成违约。涉案房屋业主起诉要求万卓公司交付合同第十五条约定的文件应当通过办理收楼手续取得。由于涉案房屋业主怠于收楼而未取得合同约定的文件，该诉讼请求缺乏事实依据和法律依据。万卓公司已经将上述文件作为本案证明房屋符合交付条件的证据提交至法庭。另外，涉案房屋业主要求万卓公司交付符合“合同约定的交楼程序及装饰、设备标准”房屋。涉案房屋符合合同约定的条件后，万卓公司已经通知、催告涉案房屋业主收楼。涉案房屋业主怠于收楼的行为是不履行合同义务，构成违约。万卓公司不存在违约行为，恳请法院驳回何宏流、杨丽莲交付合同第十五条约定的文件以及涉案房屋的诉讼请求。二、万卓公司已经遵守合同约定通知、催告涉案房屋业主接收房屋，但是由于涉案房屋业主未在通知期限内收楼，万卓公司不应承担此后时间段的违约金。三、在房屋交付后，涉案房屋所在楼栋的整体卫生间升级改造属于万卓公司应涉案房屋业主要求为改善、提升业主居住舒适度而进行的优化项目，既不属于合同约定的房屋交付条件的瑕疵，也不属于房屋的保修事项。涉案房屋一直处于符合合同约定的交付条件。在房屋交付后，有住户反映：安装整体卫浴洁具后对卫生间防水存在疑虑。万卓公司经研究后，对其所在楼栋的房屋卫生间升级改造能够解除业主担忧，提升客户居住的满意度。万卓公司现已经完成了涉案房屋的升级改造，亦会依据《商品房住宅质量保证书》履行保修义务。因此，该等升级改造项目属于房屋交付完成后的优化升级行为，不构成延迟交付的违约事实。四、假设万卓公司确有逾期交付的行为，逾期交付房屋违约金标准也应当予以调低。合同第十四条：“甲方应自本合同第十三条约定的交房日期的次日起至实际交房之日止，每日按乙方已付房价款0.02%的标准向乙方支付违约金，本合同继续履行。”附件七本合同补充协议第九条：“卖方如未能按本合同规定的期限交房，按本合同第十四条的约定支付违约金，累计不超过该商品房总价款的3%。”一方面，按合同约定的违约金条款计算最高违约金限额为涉案房屋的总价款的3%。另一方面，涉案房屋价值已经大幅上涨，购房资金成本可以忽略不计，且同地段同面积房屋租金也仅为2000多元，涉案房屋业主无论依据资金成本还是依据房屋不能使用来要求万卓公司支付违约金的数额远远超过其实际损失。据此，万卓公司恳请法庭以合同约定的违约金限额为基础，兼顾合同履行中涉案房屋业主怠于收楼、具有过错、实际损失小等综合因素，下调违约金的金额。经审理查明，2016年12月30日，万卓公司（甲方、卖方）与何宏流、杨丽莲（乙方、买方）签订了编号为201612378328的《广州市商品房买卖合同（预售）》（以下简称买卖合同），约定乙方购买万科尚城御府自编A6、S5、S6栋第自编A6、S5、S6栋27层2702号房，房屋地址为广州市黄埔区翠宇三街8号（自编A6、S5、S6栋）2702房；该商品房的用途为住宅，层高为2.8米，建筑面积共97.4784平方米，套内建筑面积72.1985平方米，共有分摊面积约25.2799平方米；该商品房以套出售，按套内建筑面积计算房价，单价为每平方米32234.69元，总金额2327296元，首期款707296元自预售合同网上签订之日起0日内（不超过5日）支付，剩余房款1620000元应于2016年12月30日前申请办理银行按揭手续，并按照按揭方式付款。第十二条交房条件约定，该商品房项目工程竣工验收合格，并取得了建设工程质量监督机构出具的商品房建设项目符合验收管理规定的《建设工程质量监督报告》和规划、公安消防、人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件；满足供水、供气、供电及通邮等必要居住条件，并取得了公共服务单位出具的永久供水、供气、供电、通邮的证明文件。第十三条房屋交付约定，甲方应在2018年11月30日前将作为本合同标的物的房屋交付乙方使用。甲方向乙方交付房屋时，应当向乙方发出收楼通知书，甲方委托物业服务企业或其他中介机构办理交楼手续的，物业服务企业或其他中介机构应当向乙方出示甲方出具的授权委托书。第十四条延期交房的违约责任约定，甲方如未能按本合同规定的期限交房，按下列第2种方式处理：2.甲方应自本合同第十三条约定的交房日期的次日起至实际交付之日止，每日按乙方已付房价款0.02%的标准向乙方支付违约金，本合同继续履行。由于乙方原因，导致未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：视为甲方已按合同约定交房，甲方不承担延期交房的违约责任。第十五条房屋交付时的有关资料约定，甲乙双方进行房屋验收交接时，甲方应当向乙方提供有关该商品房的下列资料：（一）规划部门出具的《建设工程规划验收合格证》；（二）建设单位出具的《建设工程竣工验收报告》；（三）消防部门出具的《建设工程消防验收合格意见书》或备案凭证；（四）供水、供气、供电、通邮的永久使用证明材料；（五）人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件；（六）《房地产（住宅）质量保证书》；（七）《房地产（住宅）使用说明书》；（八）《临时管理规约》或《管理规约》。上述文件中，（一）至（五）项应出示原件并向乙方提供加盖甲方公章的复印件；（六）（七）项应载明水电等设施配置说明、有关设备安装预留位置说明、装修注意事项和建筑节能等有关内容，甲方应提供已加盖公章的原件给乙方；（八）项应交由乙方填写或签署。上述文件不全的，视为不符合交付标准，乙方有权拒绝收楼，由此产生的逾期交付责任由甲方承担。第十六条交付时的验收约定，乙方应在接到收楼通知书之日起x日内对该商品房进行验收，如有异议，应当在验收期限届满之日起0日内以书面形式提出，逾期不提出的，视为同意接收该商品房。乙方认为该商品房不符合交付标准或条件的，应一次性提出异议。甲方在接到乙方异议后，应在30日内对异议部分做出书面答复和处理意见。逾期不予答复及处理的，视为乙方异议事实成立，该商品房视为未交付。第二十三条甲方关于装饰、设备标准承诺的违约责任约定，甲方交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定的标准。达不到约定标准的，乙方有权要求甲方按照下述第3种方式处理：3.甲方提供同等品质的材料设备的，视为符合交付标准。第二十五条工程质量保修约定，房屋建筑工程保修期从交付之日起计算。在保修期限和范围内的保修费用由甲方负担，但因乙方使用不当或不可抗力等非甲方原因造成的问题除外。甲方应在收到乙方通知后5日内履行保修义务，甲方对保修责任有异议的，应在收到乙方通知后5日内通知乙方。第二十九条关于通知的约定，本合同要求或允许的通知和通讯，均自收到时起生效。买卖合同附件六装饰、设备标准约定万科尚城A区为毛坯交楼标准。附件七本合同补充协议，特别提示：本协议由双方在自愿、平等、协商一致的基础上签订，对其中免除或限制卖方责任的条款，已提醒买方注意，且卖方已按要求做了合理说明（包括但不限于口头提醒、对销售现场中公示的本补充协议示范文本相关条款字体加粗、加下划线提醒等方式），买方充分理解并接受。双方经平等协商，一致同意订立如下条款，作为对《商品房买卖合同》的修改和补充。第七条对合同第十二条、第十五条的修改，在该商品房项目取得《建设工程竣工验收报告》、供水供电达到使用要求、电梯可以正常使用时即可向买方交付该商品房。本合同第十二条、第十五条所指永久供水、供气、供电、通邮等居住条件，若因当地公共服务水平未能达到永久使用标准，开发商有权以临时设施或服务取代，以不影响买方正常居住为限。买方不得以此为理由提出退房、赔偿或拒绝收楼。第八条对合同第十三条的补充约定，1.在商品房达到交付使用条件后，卖方应以短信或快递的方式通知买方办理交付手续。以快递通知的，同城以快递发出后的第二日为送达日，异地以快递发出后的第四日为送达日。2.卖方交付通知送达后，除非有合法的理由，否则视为卖方已按期交付，交付日期以卖方通知的交付日期为准。3.房屋交付时，如买方认为房屋本身或者环境、设备、装修存在不符合合同约定的情形，双方应在完成交付后，按照法规和合同约定处理。第九条对合同第十四条的补充约定，如出现下列原因，卖方不承担延期交房违约责任：买方未按合同约定支付房价款[包括面积补差款、装修款（如有）]、违约金、按揭贷款未支付至指定的账户、因非卖方原因导致合同不能备案、未缴纳专项维修资金等。卖方如未能按本合同规定的期限交房，按本合同第十四条的约定支付违约金，累计不超过该商品房总价款的3%。第十条对合同第十五条的补充约定，房屋交付时，除（六）（七）两项资料卖方提供原件外，其余（一）至（五）项验收文件卖方在交付现场提供给买方查阅，买方如有需要，可向卖方申请复印。如卖方无法取得上述相关报告或资料，导致（一）至（五）项文件资料不齐全，但在本合同约定交付期限前，卖方已办妥竣工验收备案手续的，买方不得拒绝收楼，卖方不承担延期交房的违约责任。第十一条对合同第十六条的补充约定，房屋交付验收时间以卖方收楼通知书约定的时间为准。无论什么原因导致买方未能收到卖方发出的通知，买方最迟应在本合同第十三条约定的交付之日对该房屋进行验收。否则，视为买方已接收该房屋，该房屋的风险责任及由此产生的一切费用由买方承担。第三十一条关于商品房买卖合同及补充协议约定，本补充协议作为商品房买卖合同的附件，如与合同的内容有冲突，以本补充协议为准。同日，何宏流、杨丽莲（甲方、业主）与万卓公司（丙方、项目开发公司）及案外人广东上城建设有限公司（乙方、装修单位，以下简称上城公司）签订《房屋装修协议书》，约定甲方委托乙方对涉案房屋进行装修。第二条委托事项约定，1.甲方委托乙方对涉案房屋进行局部装修施工，甲方承诺不同时委托其他方进行该部分装修工程的施工，具体装修方案及装修标准参见附件《房屋工程示意图》（若有）及《装修交付标准》。4.甲方委托乙方在该商品房达到甲方与丙方签订的《商品房买卖合同》约定的交付条件时，先代甲方验收并接收该房屋，以便于直接接收和进行上述装修工程，甲方不再单独和丙方办理验收房屋手续。5.乙方应于2018年12月1日前完成本协议约定的房屋装修工程。7.甲方同意按照本合同附件装修标准对房屋进行装修后的验收。第三条房屋装修工程款约定，装修费用为779827元，甲方自愿选择将上述装修费用总金额中的475547元计入《认购书》及《商品房买卖合同》总房价，该笔费用的支付按照《认购书》及《商品房买卖合同》的约定为准，现甲方需支付304280元。第六条房屋交付约定，甲乙丙三方同意，甲方授权乙方在该房屋达到甲方与丙方签订的《商品房买卖合同》约定的交楼条件后直接代甲方收楼，并且在收楼后按本协议约定进行房屋装修，乙方承诺于2018年12月1日完成上述房屋的装修，并交付甲方使用，交付标准以本协议约定为准。甲方在与乙方办理该房屋交付手续后进行验收，验收期为交付之日起10天内，如对该房屋质量有异议，应以书面形式一次性提出，否则视为无异议，逾期则视为验收合格。甲方同意，如甲方未按本合同约定向乙方支付该款项，丙方有权拒绝按该房屋《商品房买卖合同》向甲方或者乙方交付房屋，乙方亦有权拒绝向甲方提供本合同约定的装修服务，并且丙方及乙方不向甲方承担任何违约责任。上述协议后附房屋改造工程示意图及万科尚城A区装修、设备标准。上述买卖合同和《房屋装修协议书》签订后，何宏流、杨丽莲依约支付了合同约定的全部购房款和装修款。万卓公司拟证实涉案房屋于2018年11月30日符合涉案买卖合同约定的交付条件，提交了以下证据：1.2016年6月17日，涉案楼盘取得广州市黄埔区民防办公室出具的《防空地下室建设意见书》；2.2016年7月20日，涉案楼盘取得广州市黄埔区环境保护局出具的《关于的批复》；3.2017年12月20日，万卓公司取得广州市黄埔区市场和质量监督管理局出具的《广州市特种设备使用登记证》；4.2018年4月3日，涉案楼栋取得了《建设项目环境保护设施验收报告》；5.2018年5月30日，涉案楼盘取得广州供电局有限公司黄埔供电局出具的《客户受电工程竣工检验意见书》，检验意见为合格；6.2018年6月21日，涉案楼栋取得广州市国土资源和规划委员会出具的《建设工程规划验收合格证》；7.2018年7月6日，涉案楼栋取得《建筑工程竣工验收报告》，其中电梯的工程质量评定验收合格；8.2018年1月5日、2018年7月10日，涉案楼盘自编A2栋和S3#、S5#、A5#、A6#、S6#、A10#、S7b#、A7#、L1#、L2栋分别取得广州市公安消防局出具的《建设工程消防验收意见书》；9.2018年9月19日，涉案楼栋在广州市黄埔区住房和建设局办理竣工验收备案，取得《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》；10.2018年11月8日，广州市黄埔区翠宇三街1、2、3、4、6、8、10、12号、翠宇四街1、3号符合通邮条件；11.2018年11月12日，涉案楼盘A2#、A5#、A6#、A7#、A10#取得《广州市燃气输配及应用工程（竣工报告）》；12.2018年11月28日，涉案楼盘取得广州市自来水公司东区供水分公司出具的《安装市政管道工程竣工证明书》《新（改）装管道水质验收合格证明书》；13.2018年11月30日，涉案楼盘取得广州市自来水公司出具的《永久水表安装完毕证明书》。万卓公司还提交了涉案楼盘的《住宅质量保证书、住宅使用说明书》及《万科尚城御府管理规约》。其中，《建设项目环境保护设施验收报告》《建设工程规划验收合格证》《安装市政管道工程竣工证明书》《新（改）装管道水质验收合格证明书》万卓公司仅提交复印件，其他均为原件。万卓公司称上述文件原件均在办理大确权时被收走，为此还提交了广州市城市建设档案馆出具的《广州市建设工程档案接收证明》予以证实。2018年11月27日，万卓公司向何宏流、杨丽莲发出《商品房交付使用通知书》，通知何宏流、杨丽莲于2018年11月30日至2018年12月5日办理涉案房屋交接手续。万卓公司提交的妥投记录显示该邮件于2018年11月29日妥投。何宏流、杨丽莲对妥投记录的真实性予以确认。何宏流、杨丽莲提交了照片、视频、《专项维修完成确认函》、微信公众号推文截图、A2、A6、A7栋卫浴返修进度一览表、《关于余凤鸣反映黄埔万科尚城楼盘收楼漏水严重等问题事项的答复》、电话录音等证据拟证实涉案房屋存在渗水漏水、地面空鼓、墙体开裂、天花龙骨生锈、栏杆高度不符合标准等质量问题。万卓公司认为照片、视频无法反映形成的时间及来源，对其真实性和关联性均不予认可，对其他证据的关联性均不予确认，认为上述证据不能说明涉案房屋不符合交付条件。另查，万卓公司于2019年3月13日向涉案楼盘业主出具《关于尚城业主所提整体卫浴等八个关注点的回复》，于2019年4月15日向涉案楼盘业主出具《尚城业主群诉整改方案》。万卓公司在上述两份文件中确认其交付时涉案房屋为整体卫浴，未刷防水，整改方案为对卫生间增加建筑防水层施工，计划施工时间为2019年3月1日至6月30日。此外，万卓公司还对厨房排水立管穿越卧室、公区连廊高度、开放式连廊、部分户型上旋窗影响开门和通行、78方户型房间主卧设置排水管和空调机位、厨房与阳台防水等问题拟出了整改方案。何宏流、杨丽莲主张上述证据证实涉案房屋存在严重漏水等问题，不符合交楼条件，万卓公司辩称上述整改属于业主选择的升级改造内容，属于房屋交付完成后的优化升级行为，不构成迟延交付。再查，2019年6月11日，万卓公司又向何宏流、杨丽莲发出《商品房交付使用催告书》，认为涉案房屋已符合交房条件，督促何宏流、杨丽莲尽快办理交接手续。何宏流、杨丽莲于2019年6月9日收楼。以上事实，有《广州市商品房买卖合同（预售）》及其附件、《房屋装修协议书》及其附件、《防空地下室建设意见书》《关于的批复》《建设项目环境保护设施验收报告》《广州市特种设备使用登记证》《客户受电工程竣工检验意见书》《建设工程规划验收合格证》《建筑工程竣工验收报告》《建设工程消防验收意见书》《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》《通邮申请书》《广州市燃气输配及应用工程（竣工报告）》《安装市政管道工程竣工证明书》《新（改）装管道水质验收合格证明书》《永久水表安装完毕证明书》《住宅质量保证书住宅使用说明书》《万科尚城御府管理规约》《商品房交付使用通知书》、邮单、妥投记录、照片、视频、《专项维修完成确认函》《关于尚城业主所提整体卫浴等八个关注点的回复》《尚城业主群诉整改方案》、微信公众号推文截图、A2、A6、A7栋卫浴返修进度一览表、《关于余凤鸣反映黄埔万科尚城楼盘收楼漏水严重等问题事项的答复》、电话录音、《广州市建设工程档案接收证明》《商品房交付使用催告书》及当事人陈述等证据予以证实。本院认为，何宏流、杨丽莲与万卓公司签订的《广州市商品房买卖合同（预售）》及补充协议，是各方当事人的真实意思表示，内容不违反国家法律及行政法规的强制性规定，合法有效，各方均应按约定全面履行自己的义务。关于第一项诉讼请求。本案中，万卓公司将涉案《广州市商品房买卖合同（预售）》第十五条约定的（一）至（五）项交楼文件和《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》作为证据提交，并出示了部分原件，对于未出示原件的文件，万卓公司提交了广州市城市建设档案馆出具的接收证明予以证实其上述文件原件已提交给相关部门，本院对上述文件的真实性予以采信，故何宏流、杨丽莲提出的第一项诉讼请求已无必要，本院对此不予支持。关于第二项诉讼请求。何宏流、杨丽莲已于2019年6月9日实际收楼，其提出的第二项诉讼请求亦无必要，本院对此不予支持。关于第三项诉讼请求亦是本案争议的焦点，即万卓公司是否需承担逾期交房的违约责任。1.涉案房屋符合交楼条件的时间认定。虽然涉案买卖合同补充协议第七条对涉案买卖合同第十五条进行了变更，但变更后的交楼条件低于法定标准即涉案房屋必须取得竣工验收备案表及满足通水、通电、通气、通邮条件，不应适用，故本案中应适用买卖合同第十五条来认定涉案房屋符合交楼条件的时间。根据本案查明的事实，涉案房屋至2018年11月30日已满足法定和买卖合同约定的全部交楼条件，故本院认定涉案房屋符合交楼条件的时间为2018年11月30日。2.涉案房屋符合买卖合同约定的交楼条件后，还应向业主发出收楼通知书通知业主收楼。本案中，万卓公司于2018年11月27日邮寄《商品房交付使用通知书》通知业主收楼，何宏流、杨丽莲收到通知后未及时办理收楼手续，但此时涉案房屋已符合法定和约定的交楼条件。根据《商品房交付使用通知书》中载明的时间，何宏流、杨丽莲最迟可于2018年12月5日收楼，本院认定2018年12月5日视为收楼。万卓公司应承担2018年12月1日至2018年12月5日的逾期交楼违约金。3.对于万卓公司在《关于尚城业主所提整体卫浴等八个关注点的回复》《尚城业主群诉整改方案》中确认涉案房屋交付时安装的整体卫浴未刷防水需进行整改的问题以及何宏流、杨丽莲提出的涉案房屋地面空鼓、墙体开裂等问题，本院认为，何宏流、杨丽莲提交的照片、视频等证据只能证实涉案房屋存在房屋质量瑕疵，并不足以证实影响其正常居住和使用，上述问题属于房屋质量保修的范围，何宏流、杨丽莲不能据此拒绝收楼。若万卓公司在承担涉案房屋保修责任期间导致何宏流、杨丽莲的损失，何宏流、杨丽莲可另行主张。4.逾期交楼违约金本金的认定。根据涉案《房屋装修协议书》约定的合同内容，可以看出装修款是否交付直接影响涉案房屋的交付，购房者若仅支付涉案买卖合同约定的购房款并不能使对方交付房屋，购房款的交付只是上城公司直接代购房者收楼并在收楼后进行房屋装修的条件，只有购房者按约定再交付了装修款，上城公司才会交付房屋给购房者，这表明购房者交付了购房款加上装修款之后才能获得房屋的交付。房屋的交付是售房者的主要义务，购房款的交付是购房者的主要义务，而本案售房者万卓公司交付房屋的主要义务被《房屋装修协议书》和买卖合同分割规定，同样，购房者交付购房款的主要义务亦被分割规定在《房屋装修协议书》和买卖合同之中，涉案《房屋装修协议书》并非单纯的装修协议，其中的部分内容应属于房屋买卖合同的房屋交付内容，其与涉案买卖合同共同构成了房屋买卖双方的主要权利义务内容的购房协议，所以，涉案《房屋装修协议书》实质上具有部分房屋买卖协议的性质，涉案装修款应计入购房款，故逾期交房违约金的本金应以买卖合同约定的购房款和装修款的总和来计算即2631576元（2327296元+304280元）。逾期交楼违约金的计算。根据买卖合同约定，逾期交楼违约金应每日按已付房价款0.02%的标准计算，该计算标准在合理范围内，本院予以支持。何宏流、杨丽莲主张按照已支付的总房价款2631576元为本金计算理据充分，本院予以支持。综上，万卓公司应向何宏流、杨丽莲支付自2018年12月1日至2018年12月5日的逾期交楼违约金共计2631.58元（2631576元×0.02%×5天）。对于超出上述金额的诉讼请求，本院依法予以驳回。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国建筑法》第六十一条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：一、被告广州市万卓置业有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告何宏流、杨丽莲支付2018年12月1日至2018年12月5日的逾期交房违约金共计2631.58元；二、驳回原告何宏流、杨丽莲的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1902元，由原告何宏流、杨丽莲共同负担1842元，被告广州市万卓置业有限公司负担60元。负担缴费义务的当事人于本判决生效之日起七日内向本院缴付。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审 判 长  李小伟审 判 员  李春辉人民陪审员  丁树祥二〇一九年十一月十四日书 记 员  姚春华王汝欣