苏州市吴江区人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0509民初7460号原告（反诉被告）重庆鸿铂电子有限公司，住所地重庆市永川区永津路18号11幢厂房三楼西侧。法定代表人游家俞。委托代理人吴佳润，系该公司工作人员。委托代理人景远清，重庆法霖律师事务所律师。被告（反诉原告）苏州市享利莱自动化设备有限公司，住所地江苏省苏州市吴江经济技术开发区龙津村6组。法定代表人雷友强。委托代理人张鹏，江苏信贤律师事务所律师。委托代理人付东阳，河南振蓼律师事务所律师。原告重庆鸿铂电子有限公司（以下简称鸿铂公司）诉被告苏州市享利莱自动化设备有限公司（以下简称享利莱公司）合同纠纷一案，本院于2019年6月3日立案受理后依法由审判员夏锋适用简易程序于2019年7月9日公开开庭进行审理。原告鸿铂公司的委托代理人景远清，被告享利莱公司的委托代理人张鹏到庭参加诉讼。在审理中，被告享利莱公司在举证期间内向本院提出反诉，本院受理其反诉后与本诉案件合并审理。后因案情较为复杂，双方争议较大，本院依法裁定将本案转为普通程序并组成合议庭于2019年10月25日、2019年11月11日公开开庭进行审理。原告（反诉被告）鸿铂公司的委托代理人景远清、吴佳润，被告（反诉原告）享利莱公司的委托代理人付东阳、张鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告鸿铂公司诉称：原告因生产经营需要，于2018年9月11日与被告签署《重庆鸿铂电子塑件喷涂线（车间）报价合同书》一份，约定原告向被告购买设备，总金额为2418000元，并约定交货地点、交货期限、付款方式等内容。合同签订后，原告履行了付款义务，但被告却不按照合同约定向原告交货。自2018年9月14日（原告支付首笔款项）至2019年4月19日，共计217天，远超合同约定的70天工期，被告已构成违约，其违约行为给原告造成损失。故原告提起诉讼，请求判令被告支付违约金1221090元并承担本案诉讼费。被告享利莱公司辩称：不同意解除合同，原告解除合同的理由不能成立，因被告不构成违约，故不应当支付违约金。反诉原告享利莱公司诉称：双方签署了《重庆鸿铂电子塑件喷涂线（车间）报价合同书》，反诉原告按照合同约定履行了义务，反诉被告未及时支付价款，后来又强行将反诉原告的工作人员驱逐出施工现场，损害了反诉原告的合法权益。故反诉原告提起诉讼，请求判令：1、反诉被告继续履行《重庆鸿铂电子塑件喷涂线（车间）报价合同书》、配合反诉原告将合同履行完毕；2、反诉被告在反诉原告履行完合同时支付剩余货款578000元；3、诉讼费用由反诉被告承担。反诉被告鸿铂公司辩称：因反诉原告违约，双方的买卖合同关系已于2019年4月28日解除，因合同解除，未履行完毕的合同义务无需再履行，反诉原告未完成义务，反诉被告无须支付578000元，反诉被告已支付184万元，多付了38.92万元，反诉被告保留追回多付费用的权利；反诉被告付款一直很及时，在反诉原告违约的情况下还是超付了费用，反诉被告没有强制将反诉原告的工作人员驱逐出现场，反诉原告没有按照2019年3月21日申请单上的约定向反诉被告交付和安装相关设备，派在现场的两个工人无所事事，且无理的强行把反诉被告的厂房大门锁住，故反诉被告发函要求反诉原告将其人员撤离；故反诉原告的诉请应予以驳回。经审理查明：2018年9月11日，鸿铂公司作为买方与享利莱公司作为卖方签署《重庆鸿铂电子塑件喷涂线（车间）报价合同书》一份，约定由鸿铂公司向享利莱公司购买在线往复机生产线一套（价款937350元，含往复机喷房、供风箱、输送机等项目）、五轴往复机生产线一套（价款1039100元，含喷房万级供风箱、手动喷房、往复机喷房、五轴往复机、输送机、自动静电除尘、喷房鲜风供风室、除尘柜、供抽风风管、废气处理柜、电器控制等项目）、净化车间（价款655200元，含净化岩棉板吊顶等项目）、附带设备（价款14万元），总金额2771650元（含16%增值税），优惠后总金额为2418000元；卖方应按照合约规定保证质量并在规定时间内交货，因买方付款不及时或任何不可抗力因素迫使卖方工人停工，工期相应后推；如合同签订后，卖方在70个有效工作日内两条线含车间不能交给买方的，逾期每天扣除合同总金额0.5%；设备安装、运输由卖方负责，买方同意卖方施工人员临时在工地住宿，吃饭由卖方自行解决；交货地点为买方公司；非买方人为破坏，免费保修一年（不含消耗品）；签合同后一周内付设备总金额的30%，主设备进厂开始安装付总金额的30%，设备线体试车OK后一周内付总金额的20%，生产3个月内付设备总金额的10%，设备运行正常则总金额的10%一年内付清。合同签订后，鸿铂公司于2018年9月14日向享利莱公司付款72万元。2018年10月11日，享利莱公司已向鸿铂公司交付在线往复机生产线部件并组织安装。鸿铂公司于2018年10月30日向享利莱公司付款36万元、于2018年11月21日付款20万元、于2018年12月4日付款16万元、于2019年1月14日付款20万元。2019年3月21日，享利莱公司向鸿铂公司提交申请单，内容如下：在线往复机已完工，五轴往复机所需净化车间顶板，通风管道计划3-5天进厂，五轴往复机12天左右进厂，电控系统、风淋室10天内进厂，照明系统17天内安装完毕，特申请20万元款项，到账后尽快完成工程。2019年3月24日，鸿铂公司根据该申请向享利莱公司付款20万元。2019年4月9日，享利莱公司向鸿铂公司交付净化车间岩棉板。2019年4月19日，鸿铂公司向享利莱公司发送联络函，主要内容如下：合同约定了付款条件，贵司于2019年3月21日提出付款20万元，并承诺“五轴往复机所需净化车间顶板、通风管道计划3-5天进厂，五轴往复机12天左右进厂，电控系统、风淋室10天内进厂，照明系统17天内安装完毕”，我司财务于2019年3月22日汇款，截至2019年4月18日，已经27天，已超出贵司所回复的完成时间，仅基本完成净化车间顶板一项，其他材料均未到位，贵司已经构成重大违约；至主设备进厂开始安装，我司需累计付款总金额的60%即1450800元，至两条生产线试车OK后一周，我司需支付总金额的80%，目前在线往复机试车OK，但五轴往复机多项材料未到位，在此情形下，我司已支付184万元至贵司；希望贵司以合同契约精神及时采取补救措施，于2019年4月28日完成贵司2019年3月21日付款申请中约定的事项；若贵司因自身原因无法履行合同，务必于2019年4月24日前以书面形式回复我司，为避免不必要的争议，自2019年4月20日起要求贵司暂停在我司现场的施工，并要求贵司施工人员暂时撤离现场。2019年4月22日，享利莱公司向鸿铂公司发送告知函，主要内容如下：签订报价合同书后，买方在签合同后一周内支付设备总金额的30%这一款项及时不可否认，但在主设备进厂开始安装付总金额30%往后，买方的付款方式断断续续，导致卖方的原材料也断断续续进厂，进度也慢了下来；2019年4月20日买方忽然让卖方施工人员停工，切断施工主电，致使卖方人员无法施工，如买方不肯协商，卖方在停工中的损失和工期延误均由买方负担。2019年4月27日，鸿铂公司向享利莱公司发送《合同解除与终止通知函》一份，该函主要内容如下：双方签署报价合同书后，关于合同履行的相关问题，我司于2019年4月19日发出联络函，截至联络函发出时间，在线往复机试车OK，但有部分风管未安装，五轴往复机多项材料未到位，在此情况下，我司已支付184万元至贵司；自2018年9月11日至2019年4月19日，共计220天，扣除法定节假日，已远超合同约定的工期70天；贵司于2019年3月21日申请付款20万元，并承诺“五轴往复机所需净化车间顶板、通风管道计划3-5天进厂，五轴往复机12天左右进厂，电控系统、风淋室10天内进厂，照明系统17天内安装完毕”，我司于2019年3月22日安排汇款20万元，截至2019年4月18日，已经27天，已超出贵司所回复的完成时间，仅基本完成净化车间顶板一项，其他材料均未到位；贵司已构成重大违约，贵司2019年4月22日所回函内容完全不尊重事实，我司决定与贵司于2019年4月28日解除并终止合同。同日，鸿铂公司以微信方式向享利莱公司法定代表人雷友强发送该解除函，并以邮寄方式向享利莱公司送达该解除函。2019年5月10日，享利莱公司向鸿铂公司发函，确认已经收到2019年4月19日的联络函和2019年4月27日的解除函，但认为鸿铂公司存在逾期付款行为，其主张解除合同没有事实和法律依据。该函于2019年5月12日送达至鸿铂公司。以上事实由鸿铂公司提交的报价合同书、告知函、合同解除与终止通知函各一份、中国建设银行电子回执六份；享利莱公司提交的联络函、函、快递查询信息各一份，微信聊天信息一组，车间视频一组以及到庭双方的陈述等证据予以证实。关于鸿铂公司提交的厂房租赁合同，职工宿舍租赁合同、建行客户回单、重庆增值税专用发票、工资表、代收付批次明细，本院认为：鸿铂公司在庭审中已确认其签署厂房租赁合同的目的在于设立鸿铂公司，前述证据均涉及鸿铂公司存续期间的经营支出，与本案买卖合同纠纷无涉，故本院对前述证据的关联性不予认可。享利莱公司提交的重庆黄埔彩钢板有限公司出具的证明，系复印件，无法辨识落款处印章载明的公司名称，本院对其真实性不予认可。本院认为：原告（反诉被告）鸿铂公司与被告（反诉原告）享利莱公司签署的《重庆鸿铂电子塑件喷涂线（车间）报价合同书》系双方真实意思表示，其内容未违反法律法规强制性规定，应为合法有效，双方均应切实履行合同义务。依照合同书约定，截至主设备进厂开始安装时，鸿铂公司应支付总价款的60%即1450800元，享利莱公司于2018年10月中旬向鸿铂公司交付在线往复机生产线部件并安装，鸿铂公司应于2018年10月合计付款1450800元，但鸿铂公司直至2019年1月14日方足额支付总价款的60%，完成其相应的付款义务。基于鸿铂公司前述逾期付款情形，享利莱公司有权顺延工期，依照双方约定，在线往复机生产线交付使用后，享利莱公司应在35个有效工作日内完成五轴往复机生产线及净化车间等其余设备的交付，故享利莱公司应自2019年1月15日起35个工作日内完成剩余设备的交付及安装，但享利莱公司直至2019年3月21日向鸿铂公司提交申请单时仍未完成其余项目；享利莱公司于2019年3月21日向鸿铂公司提交申请单，承诺“五轴往复机所需净化车间顶板、通风管道计划3-5天进厂，五轴往复机12天左右进厂，电控系统、风淋室10天内进厂，照明系统17天内安装完毕”，但截至2019年4月19日，享利莱公司仍未在其承诺的期间内完成上述生产线及附属设施的交付和安装，已构成违约并致使合同目的无法实现，鸿铂公司有权解除合同。享鸿铂公司于2019年4月27日以微信方式将《合同解除与终止通知函》送达享利莱公司，另以邮寄方式送达该函，故双方的报价合同书已于2019年4月解除。合同解除后，尚未履行的义务终止履行，故本院对于反诉原告享利莱公司提出诉讼请求均不予支持。本诉原告鸿铂公司每日按照总价款0.5%的标准主张的违约金，过分高于其实际损失，鉴于鸿铂公司存在逾期付款的情形，本院依照本诉被告的抗辩和涉案合同履行情况，将计收利率调整为按照中国人民银行同期同类贷款基准利率（年利率）的1.3倍。关于本诉原告主张的违约金的起算日期，本院认为：享利莱公司应自2019年1月15日起35个工作日内即2019年3月7日前完成剩余设备设施的交付及安装，故本诉原告主张的违约金应自2019年3月8日起计收，计算至本诉原告确认的截止日即2019年4月19日。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十六条、第九十七条、第一百一十三条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、本诉被告苏州市享利莱自动化设备有限公司应于本判决生效之日起十日内向本诉原告重庆鸿铂电子有限公司支付违约金（以2418000元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率1.3倍，自2019年3月8日起计算至2019年4月19日）。（上述款项如采用转账方式支付，请汇入当事人指定账户；或汇入苏州市吴江区人民法院，开户行：中国农业银行吴江分行营业部，账号：62×××61）。二、驳回反诉原告苏州市享利莱自动化设备有限公司的诉讼请求。如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费15790元，由本诉原告重庆鸿铂电子有限公司负担15588元；由本诉被告苏州市享利莱自动化设备有限公司负担202元并于本判决生效之日起十日内给付本诉原告。本诉原告预缴的案件受理费本院不再退还。反诉案件受理费减半收取4790元，由反诉原告苏州市享利莱自动化设备有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费（户名：江苏省苏州市中级人民法院；账号：10×××76；开户行：中国农业银行苏州苏福路支行）。审 判 长 夏 锋人民陪审员 朱 炜人民陪审员 孙丽园二〇一九年十一月二十九日书 记 员 黄梦姣附录法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。