江苏省江阴市人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0281民初9109号原告：江苏焱鑫科技股份有限公司，住所地江阴市新桥镇东环路31号。法定代表人：周国华。委托诉讼代理人：於德龙、郑耀庆，该公司员工。被告：北京金伟晖工程技术有限公司，住所地北京市海淀区学清路38号B座16层1805。法定代表人：丁冉峰。原告江苏焱鑫科技股份有限公司（以下简称焱鑫公司）诉被告北京金伟晖工程技术有限公司（以下简称金伟晖公司）买卖合同纠纷一案，本院于2019年6月14日立案受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告焱鑫公司的委托诉讼代理人於德龙到庭参加诉讼，被告金伟晖公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。原告焱鑫公司向本院提出诉讼请求：判令金伟晖公司立即支付合同款2476988元并承担利息损失（以1038988元为基数从2017年2月16日开始计算，以1438000元为基数从2018年3月1日开始计算，均按年利率7%计算至付清之日止）。事实与理由：他公司与金伟晖公司于2011年3月10日、3月14日签订了二份《设备采购合同》，合同总额1438万元，前期由于金伟晖公司未能按约支付合同进度款，金伟晖公司现场一直不具备交货条件，导致他公司为金伟晖公司制作的设备一直不能发货，为此双方多次沟通，最后于2014年11月21日通过传真签订了协议书，协议书第二条明确，金伟晖公司于2015年3月初具备设备安装条件，他公司发货，如果金伟晖公司到期还不具备安装条件，还需他公司继续保管，金伟晖公司自愿向他公司按月支付保管费3万元，年息按欠款金额的10%计算，计算时间从2015年3月1日开始至欠款付清为止。协议签订后金伟晖公司支付了50万元，但到2015年3月还不具备发货条件，2016年12月8日双方又达成补充协议书，合同项下设备于2017年8月份他公司交付并安装完毕，但金伟晖公司至今未按补充协议书付清全款。被告金伟晖公司未作答辩，亦未举证。本院经审理认定事实如下：2011年3月10日，金伟晖公司与焱鑫公司签订设备采购合同，货物名称为加热炉，设备含第一加热炉（350万元），第二加热炉（310万元），导热油炉（350万元），钢烟囱（80万元），合计1090万元。2011年3月14日，金伟晖公司与焱鑫公司签订设备采购合同，货物名称为余热回收系统，价格为348万元。2013年7月25日，焱鑫公司就2011年3月10日合同所涉设备向金伟晖公司开具金额为1090万元的增值税专用发票。2013年7月25日焱鑫公司就2014年11月21日合同所涉设备向金伟晖公司开具金额为348万元的增值税专用发票。2014年11月21日，焱鑫公司（甲方）与金伟晖公司（乙方）通过传真签订协议书，内容为：甲乙双方于2011-3-10及2011-3-14签订了加热炉、余热回收系统二份合同。合同签订后，甲方按照约定将设备生产制作完毕，但由于乙方的原因使设备一直未能发货。合同总额1438万元，乙方于2013年7月共支付了设备款862.8万元，支付了违约金28.2998万元，设备保管费3万元，合计金额894.0998万元，期间为支付进度款事宜进行了诉讼。现乙方尚欠合同设备款575.2万元，目前乙方安装条件还不完全具备，设备还要甲方继续保管。为了双方的友好合作，对合同尚未履行部分经协商一致，达成共识签订本协议，供甲乙双方自觉履行。一、乙方于2014年11月底前向甲方支付设备款50万元，剩余设备款525.2万元，在甲方发货前，乙方支付381.4万元；其余款143.8万元在乙方设备交接后六个月内付清。二、乙方于2015年3月初具备设备安装条件，即甲方发货。如果乙方到期还是不具备安装条件，还需要甲方继续保管，乙方自愿向甲方按月支付保管费3万元，年息按欠款金额的10%计算，计算时间从2015年3月1日开始直至欠款付清为止……协议签订后，金伟晖公司支付了50万元。2016年12月8日，焱鑫公司（甲方）与金伟晖公司（乙方）签订补充协议书，内容为：甲乙双方友好协商对2014.11.21签订的协议内容补充如下：一、关于乙方的付款。1、2017年1月10日前乙方向甲方支付发货款381.4万元。2、2017年2月15日前乙方向甲方支付保管和利息（其中保管费60万元；利息按照年息7%计算，金额为624988元）。2017年春节后如果乙方还不具备发货及施工条件需要甲方继续保管设备那么保管费和利息均按协议书数字的双倍计算。3、余欠设备款143.8万元在设备交付后6个月付清……金伟晖公司在签订补充协议书后向焱鑫公司支付了400万元。2017年2月7日焱鑫公司向金伟晖公司开具金额为1537986元的保管费增值税专用发票。2017年5月5日，金伟晖公司向焱鑫公司发送业务联系函，称依照约定，加热炉款项第二次支付时间为2017年2月15日前，截止目前第二次应付款中1038988元未支付，请求欠款支付时间延期至2017年7月。2017年7月焱鑫公司已将设备交付、安装完毕。辅助设备于2017年8月6日交付完毕。以上事实，有设备采购合同、协议书、补充协议书、业务联络函、设备照片、产品装箱清单、增值税专用发票及当事人陈述在卷予以佐证。本院认为：买受人应当按照约定的数额及时间支付价款。焱鑫公司与金伟晖公司签订了两份设备采购合同，设备款总计为1438万元，焱鑫公司已开具了相应金额的增值税发票，并履行了设备交付及安装义务，已履行了合同义务，有权要求金伟晖公司履行付款义务。焱鑫公司与金伟晖公司在合同履行过程中，签订了协议书及补充协议书，就货款已付情况及余款支付进度、保管费及利息进行了约定，协议书及补充协议书系双方的真实意思表示，不违反法律规定，本院予以确认。依据协议书约定，金伟晖公司在发货前支付货款3814000元，且应于2015年3月1日初具备安装条件，否则需每月承担保管费3万元，年息按欠款金额的10%自2015年3月1日开始计算至欠款付清为止。依据补充协议，金伟晖公司于2017年1月10日前应付货款3814000元，2017年2月15日前支付保管费600000元，支付按照7%计算的年利息624988元。上述应付款（不含设备余款1438000元）总计5038988元。焱鑫公司自认补充协议书签订后收到金伟晖公司4000000元，余款为1038988元，系对被告的有利陈述，也与2017年5月5日金伟晖公司在业务联系函中自认2017年2月15日前应付款的金额一致，本院予以确认。依据双方的约定，金伟晖公司另有设备余款1438000元今未支付，故金伟晖公司总计欠款为2476988元，金伟晖公司应予支付并承担逾期付款责任。依据双方的约定，1038988元应在2017年2月15日前支付完毕，设备余款1438000元应在设备交付后6个月内付清，且双方约定了欠款利息按年利率7%计算，该利率约定不违反法律规定，焱鑫公司要求金伟晖公司立即支付总欠款2476988元，并承担按年利率7%计算的以1038988元为基数从2017年2月16日开始计算，以1438000元为基数从2018年3月1日期开始计算至付清之日止的利息损失符合约定，于法有据，本院予以支持。金伟晖公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭，放弃行使自己的诉讼权利，没有就焱鑫公司的诉讼请求提出相反的抗辩意见及相反证据否定其诉讼请求，应承担相应的不利后果。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百五十九条、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：北京金伟晖工程技术有限公司于本判决发生法律效力之日起10日内支付江苏焱鑫科技股份有限公司货款2476988元，并承担按年利率7%计算的利息损失（其中以1038988元为基数从2017年2月16日开始，以1438000元为基数从2018年3月1日开始，均计算至付清之日止）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费28980元（江苏焱鑫科技股份有限公司已预交14490元），本院退还江苏焱鑫科技股份有限公司14490元，由北京金伟晖工程技术有限公司于本判决发生法律效力之日起10日内向本院交纳28980元（收款单位：江阴市财政局非税收入专户，收款银行：江阴农商银行营业部，收款账户：01×××96）；公告费600元（江苏焱鑫科技股份有限公司已预交）,由北京金伟晖工程技术有限公司于本判决发生法律效力之日起10日内直接支付江苏焱鑫科技股份有限公司。审 判 长  俞拥军人民陪审员  徐惠春人民陪审员  邵 婷二〇一九年十一月十八日书 记 员  王晓云