新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院民事判决书（2019）新2801民初3022号原告：巴州鸿鼎石油应用化学有限公司，地址：新疆库尔勒市经济技术开发区安东路016号。统一社会信用代码：916528015959163838。法定代表人：黎明，公司总经理。委托诉讼代理人：闵志龙，新疆西昭律师事务所律师。被告：新疆华油技术服务股份有限公司，地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区厦门一街北一巷21号，统一社会代码：91650100795798529J。法定代表人：李长根，公司总经理。委托诉讼代理人：李红兵，新疆公论律师事务所律师。原告巴州鸿鼎石油应用化学有限公司与被告新疆华油技术服务股份有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年6月21日立案后，依法适用普通程序，于2019年8月5日、11月1日两次公开开庭进行了审理，原告巴州鸿鼎石油应用化学有限公司的委托诉讼代理人闵志龙，被告新疆华油技术服务股份有限公司的委托诉讼代理人李红兵到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。巴州鸿鼎石油应用化学有限公司向本院提出的诉讼请求为：一、请求判令被告支付拖欠的工程款499600元；二、请求判令被告支付逾期付款违约金94924元（自2018年6月2日起至2019年6月25日止，按照年息4.75%的四倍计算，为94924元）以上合计594524元；三、本案涉诉费用由被告承担。事实与理由：原告和被告于2017年10月16日签订《钻井液技术服务合同》一份，确定由原告为被告负责钻采的位于库车县境内的YH23-1-118H井提供钻井泥浆服务。根据合同约定：合同价款为人民币311600元（按照钻井周期190天，每天2000元，下浮18%后计算），被告付款方式为分期支付，即“一开完工后（“一开”为钻井技术术语，指钻井进度，“一开”即第一次开钻）”支付30%的工程进度款，“二开完工后”支付40%的进度款，剩余30%工程款在完井后支付。合同还约定，如被告逾期支付合同款，每逾期一日应向原告支付逾期付款额千分之五的违约金。合同签订后，原告按约履行各项合同义务，2018年3月8日，YH23-1-118H井“三钻完钻”，2018年6月，原告完成合同约定的全部义务，但因被告公司钻井过程中出现的钻头等原因，导致工期比合同约定延长94天，由此导致合同价款增加188000元。时至今日，被告却未按合同约定向原告履行支付合同款的义务，其行为已违约，且给原告公司造成严重经济损失。无奈，原告依法诉至法院，请求贵院判如所请。新疆华油技术服务股份有限公司辩称，对签订的合同价款认可，对原告诉请的数额及追加的188000元不认可。按照合同约定，泥浆服务费用每天应下浮18%，但原告未按此计算。合同履行过程中，因为我们的业主塔里木油田钻井设计发生变化，导致井深没有达到合同约定的6201米，只完成了5946米，故原告对相应的服务工作也没有做，应当予以扣减，没有完成的工作量是73457元。综上，我们应该支付原告392303元。当事人围绕诉讼请求依法提交了相应证据，本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原告和被告于2017年10月16日签订一份《钻井液技术服务合同》，约定由原告为被告负责钻采的位于库车县境内的YH23-1-118H井提供钻井泥浆技术服务，合同第三条第三款约定：设计井深6201米；第六条对合同价款及结算方式约定：泥浆技术服务费用=2000元/天×190天×下浮18%=311600元，乙方（原告）为甲方（被告）开具6%技术服务增值税发票。结算方式：分期结算：“一开”完工后（“一开”为钻井技术术语，指钻井进度，“一开”即第一次开钻），甲方按合同价款的30%向乙方支付合同进度款；“二开”完工后，甲方向乙方支付40%合同进度款，剩余30%合同款在完井后支付。乙方根据付款金额开具6%技术服务增值税专用发票，乙方开具发票后及时送甲方签收，甲方收到该井工程进度款后7个工作日向乙方支付合同进度款，甲方逾期支付，每延期一天应当向乙方支付逾期付款额每日千分之五的违约金。合同签订后，原告按照合同约定完成了“三开”钻井泥浆技术服务，由被告向原告出具了四份“合同执行情况及现场工作量签证单”，载明涉案YH23-1-118H井在2017年9月30日“一开”开钻，2017年10月5日结束；2017年10月18日“二开”开钻，2017年12月16日“二开”结束；2018年1月22日“三开”开钻，2018年3月8日“三开”结束，井深为5946米，完成工作量100%，被告的钻井工程试油时间为2018年6月14日开始至2018年6月24日结束。因业主塔里木油田公司对钻井施工设计完井层位变更、井况变化等原因未进行四次开钻，该井完工后实际井深为5946米，业主塔里木油田公司在结算考核时扣除泥浆服务费73457元。涉案合同约定工期为190天，因施工周期延长，使原告提供技术服务天数增加94天，业主塔里木油田追加费用188000元（2000元/天×94天）。因被告未及时支付工程款，原告于2018年9月6日向被告发出紧急催款函，被告于2018年9月20日向原告发出回复函，称因前期油田公司未完成最终钻井液考核数据，故无法最终核算费用。另查，经本院到中国石油集团西部钻探工程有限公司巴州分公司调查核实，涉案工程系塔里木油田公司承包给中国石油集团西部钻探工程有限公司巴州分公司，中国石油集团西部钻探工程有限公司巴州分公司又将该工程分包给被告，被告将其中的提供钻井泥浆技术服务工程承包给原告。中国石油集团西部钻探工程有限公司巴州分公司认可被告提交的YH23-1-118H钻完井工程承包项目考核表的真实性。证实以上事实的证据有：《钻井液技术服务合同》、发票接收清单、四份《合同执行情况及现场工作量签证单》、回复函、催款函、YH23-1-118H钻完井工程承包项目考核表、询问笔录和双方当事人的陈述。本院认为，原告与被告签订的《钻井液技术服务合同》系双方当事人的真实意思表示，不违反相关法律和行政法规规定，合法有效，双方当事人应按照合同约定严格履行。原告提交的四份《合同执行情况及现场工作量签证单》可以证实原告已按合同完成了工作量100%，被告应向原告支付相应的合同价款。因业主塔里木油田公司对钻井施工设计完井层位变更、井况变化等原因未进行第四次开钻，该井实际井深为5946米，少于合同的设计井深6201米，故业主塔里木油田公司在结算考核时扣除泥浆服务费73457元，上述事实有被告提交的YH23-1-118H钻完井工程承包项目考核表和本院的询问笔录为证，予以采信，故应将该73457元费用在合同价款中扣除。涉案合同因施工周期延长，使原告提供技术服务天数增加94天，业主塔里木油田追加泥浆服务费用188000元（2000元/天×94天）。根据合同第六条的约定，被告支付泥浆技术服务费用应下浮18%，故被告应支付给原告154160元。综上，被告共应支付给原告费用为392303元（311600元+154160元-73457元）。对于原告主张的逾期付款违约金计算起始时间，根据双方合同中约定，被告收到该井工程进度款后7个工作日向原告支付合同进度款，因被告对何时收到工程进度款未出示相关证据，故对原告主张从2018年6月2日计算至2019年6月25日，予以采信，按照同期中国人民银行贷款年利率4.35%计算，为18187.27元。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百六十九条、第二百八十六条，＜最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释＞第九十条之规定，判决如下：一、被告新疆华油技术服务股份有限公司于判决生效后三日内支付原告巴州鸿鼎石油应用化学有限公司拖欠的工程款392303元；二、被告新疆华油技术服务股份有限公司于判决生效后三日内支付原告巴州鸿鼎石油应用化学有限公司逾期付款违约金18187.27元；三、驳回原告巴州鸿鼎石油应用化学有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费9745.24元，由原告巴州鸿鼎石油应用化学有限公司负担2436.31元，被告新疆华油技术服务股份有限公司负担7308.93元（原告已预交，被告在支付上述款项时一并支付给原告）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院。审 判 长 郭 凤人民陪审员 王 翔人民陪审员 张 瑾二〇一九年十一月二十八日书 记 员 刘浩男