广东省惠州市惠城区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤1302民初10514号原告广东鸿烨实业有限公司，住所地：惠州市演达二路7号美地花园三期2单元2511室。法定代表人：戴俊元委托代理人邓艳红，系公司员工。被告周建中，男，汉族，1977年2月23日出生，地址：广东省惠州市惠城区。原告广东鸿烨实业有限公司与被告周建中合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员段小林适用简易程序独任审判，公开开庭进行了审理。原告广东鸿烨实业有限公司的委托代理人邓艳红到庭参加了诉讼、被告周建中经本院传票传唤无不正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。当事人诉辩意见原告广东鸿烨实业有限公司起诉称，原告与被告于2018年08月11日签订《惠州市中鑫阳科技有限公司新装一台630KVA欧变工程》合同，双方约定了权利义务，工期为图纸审核通过日后60天内完成供电局验收合格送电。为了配合被告工期,合同签订后,原告立即安排专人联络被告进行供电部门报装,同时也一边催收合同约定的预付款50000元，前期被告就以各种理由拖延付款，直至2018年10月10日，被告告之家人生病需用很多钱且很多事情要处理，等处理好这些事情再支付给原告，考虑被告的艰辛与困难，原告没有因为未收到工程款而暂停此项目，而是继续严格履行合同义务，于2018年10月12日图纸经供电部门审核通过及设备材料采购。之后，原告方工程师一直追被告配合原告加快流程进度及工程款支付，不是不接电话就是不回信息，沟通无果。2019年5月13日被告在没有任何通知下告之公司已经关门，此时意味着此工程的合同终止，但工程款一直未按双方约定的合同履行。根据双方签订合同第十条约定：1、合同中之任何一方不履行本合同条款，均属违约行为。因违约造成的经济损失，由违约方承担赔偿责任；2、合同履行过程中，甲乙双方单方提出终止合同，属单方毁约行为，毁约方除向对方支付合同总价款的20%的违约金外，还应向对方赔偿因此而造成的全部经济损失。综上所述，被告应支付给原告金额合计为165000元，本案全部诉讼费由被告承担。为了维护原告的合法权益，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，向人民法院提起诉讼，请求依法判决：一、被告支付合同（2018年8月11日签订）签订后7天内甲方向乙方支付合同价20%预付款人民币50000元(因原告已将工作流程做到即将设备入场环节）。二、被告向原告支付解除合同违约金人民币50000元及延期付款利息14300元（利息暂计至2019年5月31日）。三、判令被告向原告支付解除合同导致原告的损失人民币50700元（因被告合同终止，导致原告与供货商签订采购合同终止造成违约。支付供货商预付款，供货商原材料己采购，因原告违约不愿意退回）。四、判令本案全部诉讼费由被告承担。被告周建中未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩状。本院查明的案件事实经审理查明，广东鸿烨实业有限公司主要从事建筑安装公司、电力安装、水电安装。2018年8月11日，原告与被告签订《三栋新装一台630KVA欧变配电工程施工合同》。合同约定的主要内容一是原告为被告新装一台630KVA欧变配电工程，合同的总价款250000元。二是工期为图纸审核通过日后60天内完成供电局验收合格送电（非原告原因除外）。三是合同签订7天内被告需向原告支付合价总价20%预付款，当主要设备（欧变）进场日后，7天内被告向原告支付合价总价30%工程进度款，工程竣工经供电部门验收合格通电日后，7天内被告向原告付清工程余款。三是合同履行过程中，任何一方单方提出终止合同，属单方违约行为，毁约方除向对方支付合同价款20%的违约金外，还应向对方赔偿由此而造成的全部经济损失。合同还约定了双方的其它权利义务。合同鉴订后，原告已经依约完成了供电部门的图纸审核，2018年9月28日，被告所属公司惠州市中鑫阳科技有限公司与供电部门（广东电网有限责任公司惠州惠城供电局）签订了《供电方案协议》。合同签订后，原告并不能进场施工，因涉案欧变配电工程原告向广东惠开电气有限公司、惠州市仁博实业有限公司采购了630KVA欧变高低压柜、630KVA欧变外壳及变压器。通过银行转账的方式向广东惠开电气有限公司支付了14450元，向惠州市任博实业有限公司支付了14700元及23850元，合计53000元。截止至2018年10月10日，被告一直以家人生病需要用钱为由，拒不支付工程款，导致工程搁置，至今不能开工。此后原告多次催促被告未果，由此酿成诉讼。以上事实，有当事人主体资格信息、三栋新装一台630KVA欧变配电工程、10KV电力客户供电方案报装资料及供电方案协议、采购合同、付款申请单、银行交易明细表、及微信聊天记录以及庭审笔录在案佐证，可以认定。裁判理由和结果本院认为，原告与被告签订《三栋新装一台630KVA欧变配电工程施工合同》系建设双方在平等自愿、等价有偿的基础上签订的，是双方真实意思表示，内容未违反国家法律、法规的强制性规定，合法有效，本院予以确认。合同签订后，原告已经依约完成了供电部门的图纸审核，2018年9月28日，被告所属公司惠州市中鑫阳科技有限公司与供电部门（广东电网有限责任公司惠州惠城供电局）签订了《供电方案协议》，原告已履行作为施工承包人应尽的前期义务。但被告并未按合同约定的时间节支付合同总价20%预付款50000元，而且由于被告的原因，致使原告已不能进场施工，被告的行为已导致合同事实终止，合同目的已不能实现，已构成根本性违约行为，应承担相应的违约责任。原告要求被告按照支付合同价款的20%违约金50000元的诉讼请求，有事实和法律依据，本院予以支持。在被告并未按合同约定的时间节支付合同总价20%预付款的前提下，原告可以行使权利，要求被告予以支付后再开展后续工作，包括停止涉案欧变配电工程设备的采购，但原告在被告已经违约的情况下并没有采取止损措施，仍然采购涉案欧变配电工程设备，导致损失进一步扩大，依照《中华人民共和国合同法》第一百一十九条的规定，原告不得要求被告就扩大的损失进行赔偿。鉴于涉案欧变配电工程事实上没有开工建设，原告要求被告支付合同总价20%预付款50000元的诉讼请求同样没有事实依据，本院不予支持。被告周建中经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，不影响本案的审理，视为其放弃举证质证的权利，依法应作缺席判决。综上，综上，原告的诉讼请求合理部分，本院予以支持。不合理部分，本院不予采纳。依照《中华人民共和国合同法》第六条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百一十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：一、被告周建中应于本判决生效之日起七日内向原告广东鸿烨实业有限公司支付工程款违约金50000元。二、驳回原告广东鸿烨实业有限公司的其它诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1800元（原告已预交1800元，已减半收取），由原告广东鸿烨实业有限公司负担1200元，由被告周建中负担600元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于惠州市中级人民法院。审判员  段小林二〇一九年十一月二十日法官助理杨俊斐书记员张敏茱附相关法条：《中华人民共和国合同法》第六条：当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。《中华人民共和国合同法》第一百零七条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国合同法》第一百一十四条：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国合同法》第一百一十九条：当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条：被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。