浙江省苍南县人民法院民 事 判 决 书（2019）浙0327民初7424号原告：苍南县信而泰通讯设备有限公司，住所地浙江省苍南县龙港镇镇前路131-1号，统一社会信用代码91330327MA285FRY6E。法定代表人：吴志昆，该公司执行董事。委托诉讼代理人：吕心为，浙江正昌律师事务所律师。被告：深圳市科佳讯物联网有限公司，住所地深圳市龙华新区民治街道民康路东明大厦831，统一社会信用代码91440300571983207P。法定代表人：徐威，该公司总经理。委托诉讼代理人：孙利华，广东深宏盾律师事务所律师。原告苍南县信而泰通讯设备有限公司（以下简称信而泰公司）与被告深圳市科佳讯物联网有限公司（以下简称科佳讯公司）买卖合同纠纷一案，本院于2019年8月7日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告信而泰公司的诉讼代理人吕心为、被告科佳讯公司的诉讼代理人孙利华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。信而泰公司向本院提出诉讼请求：1.判令原告信而泰公司与被告科佳讯公司2019年3月8日签订的《防溺水自救产品系列定制采购合同》于2019年7月26日解除；2.判令被告科佳讯公司立即返回原告信而泰公司预付款154400元并支付逾期付款损失（从2019年7月26日起算至实际履行之日止，按年利率6%计算）；3.判令被告科佳讯公司立即支付原告信而泰公司损失赔偿金46320元；4.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2019年3月8日，原、被告双方签订了一份《防溺水自救产品系列定制采购合同》。合同主要约定为：原告向被告采购500个4G全网通北斗定位防溺水自救手腕》；合同总货款为386000元；产品质量及功能标准等按双方认可的《漂流自救设备项目规划书》执行；交货时间为50天，从被告收到预付款之日起算，被告负责将货物送至原告处或者原告指定地点进行交货；货款分为3期支付，原告在签订合同后三天内支付154400元预付款，在测试10台样机合格后支付115800元，在收到全部货物后15天内付清余款115800元；被告逾期交货的，应每天按照逾期交货部分货款的千分之五向原告支付违约金，被告在开发途中因技术问题或其他原因放弃开发，被告必须赔付原告全部预付款，并另加全部预付款的30%作为原告损失赔偿金。合同签订后，原告依约于2019年3月12日向被告支付了预付款154400元，被告应当于2019年5月1日前交付全部产品，在这之前还应完成10个合格样品并交付原告测试通过(按照《漂流自救设备项目规划书》的设定，被告完成样品的时间应当是2019年4月21日前)，然后双方再继续履行合同后续义务。但是被告一直未能提供合格样机，导致合同无法继续履行，而且今年夏季即将过去，再拖延下去，合同也就没有履行的意义。在多次口头催告无果后，原告于2019年7月14日发函告知被告务必于2019年7月22日前交付500个合格产品，如逾期仍不交付的，将解除合同并追究违约责任。之后，被告还是没有履行交货义务，原告于2019年7月25日正式发函通知被告解除双方于2019年3月8日签订的《防溺水自救产品系列定制采购合同》，并通知被告退回合同预付款154400元及按照合同约定进行赔偿，但被告至今没有支付任何款项。科佳讯公司答辩称：1.该案基本事实：由于开发过程中，原告方不断修改防溺水自救项目规划书，导致被告研发时间推延；2.其收取预付款后积极开展工作，硬件和软件开发支出共计304730元，实际上被告已是亏本在操作；3.延期开发责任在原告，是因为原告擅自更改开发要求，无视双方拟定的规格书，要求将原17项的不作要求的器件接口均改成FPC插件接口，增加被告工作量，不适当地延长了开发周期，原告方的行为属于“因甲方原因不能按期完成某阶段任务，乙方不承担责任，因工期顺延而增加的费用由甲方承担”。故根据双方协议，对于工期延长的责任由原告方承担，被告方保留向原告主张增加开发内容，需要另付开发费用的权利；4.关于合同解除问题。由于原告原因产品没有量产，后原告于2019年7月25日单方面取消开发合同，以致被告无法继续完成承担合同工作，根据《中华人民共和国合同法》第268条规定，原告可以随时解除合同，但对于被告高达304730元的损失，原告应当予以补偿。综上，请人民法院酌情处理。本院经审理认定事实如下：2019年3月8日，原告信而泰公司作为甲方与被告科佳讯公司作为乙方签订了一份《防溺水自救产品系列定制采购合同》，就甲方在合同期内向乙方采购4G全网通北斗定位防溺水自救系列定制产品的有关事项达成协议。合同约定：一、产品名称为4G全网通北斗定位防溺水自救手腕，型号为4G-BDSW-19，数量500个，单价480元，开发周期50天，金额24万元，供货情况为开发生产合格产品供货；包括所有设备代采、生产以及开发费用（含6%开发试产服务费），合同总计价款为386000元；本合同的产品以及系统严格按照漂流自救设备项目规划书功能（附件参考）生产测试合格出货，验收；产品及其质量保证期限，在质保期内，质保时间从供方交付完毕并经需方验收合格之日起计算，期限为一年（人为因素除外）；甲乙双方应严格按照漂流自救设备定制产品系统推进计划，时间暂定50天（从乙方收到预付款当日算起），推进并完成定制产品以及系统所有工作（附件参考）；如果因乙方原因不能按期完成某阶段任务，乙方不承担责任，因工期顺延而增加的费用由甲方承担，具体数额由双方另行协商；供方负责将货物送至需方单位或指定地点,运输方式为快递，运输费用由需方承担；产品交付需方时应外观完好，无破损、变形、掉漆等；供方需保证产品软硬件不出重大问题（影响产品直接使用等严重后果），在收到需方需求时起2小时内必须给予响应，并承诺24小时内解决问题，如需现场支持，供需双方协商现场解决时间，供方需保障按照规定时间到场、其他问题供方需保障4小时响应，48小时内解决或给予解决方案；否则视为违约（含节假日）；付款方式为签订本协议及附件协议后，需方在3天内支付给供方总货款的40%即154400元作为代采以及二次开发，硬件、软件、APP、后台研发等预付款，需方第二笔付款是在测试10台样机验证合格后支付给供方总货款的30%即115800元，剩余30%货款即115800元作为质保证在需方收到货后15天内必须付清，供方在收到尾款后10天内开具上述所有金额的发票；供方逾期交货的，应每天按照逾期交货部分货款的千分之五向需方支付违约金（或从质保金尾款中直接扣除），供方在开发中途因技术问题或其他原因放弃开发，供方必须赔付需方全部预付款，并另加全部预付款的30%作为需方损失赔偿金；供方所交产品型号、规格、质量等不符合规定的，除按本合同第二条承担责任年，并赔偿由供方原因对需方造成的经济损失。合同附近《漂流自救设备项目规划书》载明：外观示意图为ID客户提供（要与充气漂浮手臂球结构结合优化，保证产品的实用性与美观性，待客户确认），而后再做手板模最后开模量产；PCBA公板功能定义；漂流自救设备软件需求及实现方案（暂定）；漂流自救后台系统具有高性能的大数据处理、领先的分析算法引擎、灵活开放的系统集成；开发内容时间进度表，其中产品可靠性测试时间为2019年4月15日至20日，样品完成时间为2019年4月21日。合同签订后，原告于2019年3月12日向被告支付了预付款154400元，被告收款后开始投入产品研发工作，双方也建立了漂流项目交流微信群对相关工作进行交流沟通。但在合同约定期限内被告未交付原告10个合格样品，也未交付500个合格产品。原告经口头催告无果后，于2019年7月14日向被告发送《限期交货催告函》，要求被告务必于2019年7月22日前交付500个合格产品，若逾期仍不全部交货的，将解除合同并追究合同责任。之后，被告还是未履行交货义务。2019年7月25日，原告向被告发送《解除合同通知函》，通知被告解除双方于2019年3月8日签订的《防溺水自救产品系列定制采购合同》，并要求被告退回合同预付款及按照合同约定进行赔偿。2019年7月30日，被告向原告发送《联络函》回复称：“1、此次合作最初本着友好合作，双方共赢的原则开发的，合同上时间约定2019年5月1日前完成，我司再三强调尽量完成，但开发时间上会晚一此，在协商达成一致后才签约的，在场签约的人员可以作证等，后续完成了共进行晚宴事宜；2、经我司专业开发人员评估和开发过程中，贵司在开发过程中间多次增加或修改新增附件内容，导致时间一再延迟上线，而我司并未收取相关的任何新增加的开发费用（详见微信群截图凭证），并不是贵司单方面说的时间上一再延迟；3、对于贵司提到的样机问题，我司也重点咨询了相关法律顾问，最终事实是我司已经提供多次样机，按照开发合同，我司提供基本满足功能需求的样面，功能上并在2019年6月17日已经得到贵司开发人员的认可（详见微信群截图凭证），后面又提供的样品让你们测试，你们说今年不想做了，明年再说。但如数量上未达标，我司可以按照约定补足上述样品提供贵司；4、我司在第一时间协助贵司找相关关系打开销路，多次与贵司负责人交涉此问题，同时贵司市场销路并未象开发前承诺的一旦功能完成，将付第二笔款完成量产，以及保证后续大量量产推广，我司考虑贵司市场并未打开，就没有再催促贵司付款做货，已经是换位思考，并不是贵司这样倒打一耙，实属无稽之谈；5、就此项目而言，我司在开发方面已经全力配合与支持，可以说加班加点在完成，但目前没有量产，是双方责任导致双输的结果（1，我司已经在此开发项目上支出超出贵司提供的首付款，付款记录可凭证及开发人员的工作量的费用2，我司认为该定制型项目可延伸到达第二年开拓市场，在此期间稳定产品以及市场公关进度），如果贵司就合同事宜如无法达成协商一致需进行仲裁，我司将按照合同，拿出大量证据证实，移交法务，将仲裁进行到底”。此后，双方未能协商解决纠纷，故原告诉至本院。上述事实有原告提交的《防溺水自救产品系列定制采购合同》、《漂流自救设备项目规划书》、中国建设银行网上银行电子回执、限期交货催告函、解除合同通知函、漂流项目交流群聊天记录、被告提交的微信聊天记录以及当事人的陈述等证据为证，本院予以确认并在卷佐证。被告提交的关于开发漂流项目硬件支出的模具委托加工协议、采购合同、微信转账记录，因合同仅被告单方加盖公章，另一方未签字或盖章，且部分合同及微信转账记录仅复印件，本院对其真实性无法确认，故对其证明力不予认定。被告提交的关于开发漂流项目人力支出的工资单及考勤表，均系被告单方制作，且被告并非仅开发案涉项目，还包括其他项目，该人力支出是否用于案涉项目无法确认，故对其证明力不予认定。被告提交的关于更改规格的微信聊天，根据载明内容，无法判断其待证事实，且无其他证据佐证，故对其证明力不予认定。被告提交的联络函复印件，原告对其真实性没有异议，本院予以确认，但被告未按约提供样品及交付产品，故本院对其待证的被告无过错的事实不予认定。本院认为：双方于2019年3月8日签订的《防溺水自救产品系列定制采购合同》，系当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，应认定为有效，双方均应当按照约定全面履行自己的义务。合同履行过程中原告于2019年7月25日向被告发送《解除合同通知函》要求解除合同，现原告主张被告于2019年7月26日收到《解除合同通知函》时双方合同解除，原告对此没有异议，本院予以确认。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。本案中，原告支付预付款154400元，而被告未能按约交付产品，现双方合同解除，原告要求返还该款，理由正当，于法有据，应予支持。但原告要求支付逾期付款损失，缺乏依据，本院不予支持。被告辩称原告擅自更改开发要求造成工期延长，但未提供充分证据证明，本院不予采纳。被告辩称解除合同给其造成高达304730元的损失，原告应予补偿，但对其损失未提供充分证据证明，本院无法确定，故不予采纳。双方合同约定，供方在开发中途因技术问题或其他原因放弃开发，供方必须另加全部预付款的30%作为需方损失赔偿金。现原告主张损失赔偿金46320元，不符合该条款约定情形，故本院不予支持。综上所述，原告部分合理的诉讼请求，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第九十四条、第九十六条第一款、第九十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：一、确认苍南县信而泰通讯设备有限公司与深圳市科佳讯物联网有限公司签订的《防溺水自救产品系列定制采购合同》于2019年7月26日解除；二、深圳市科佳讯物联网有限公司于本判决生效后十日内返还苍南县信而泰通讯设备有限公司预付款154400元；三、驳回苍南县信而泰通讯设备有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4326元，减半收取计2163元，由苍南县信而泰通讯设备有限公司负担513元、深圳市科佳讯物联网有限公司负担1650元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省温州市中级人民法院。[在递交上诉状之日起七日内，预缴上诉案件受理费4326元（具体金额由温州市中级人民法院确定，多余部分以后退还），逾期不交按自动撤回上诉处理]。审判员  李正中二〇一九年十一月六日书记员  章国栋?相关法律条文链接：《中华人民共和国合同法》第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。……第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。……第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。……第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。……《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。附件：苍南县人民法院民事裁判后续释明一、对不具有强制执行内容的裁判文书：1、裁判文书系确权判决的，确认的权利自判决生效时即具有法律效力，无需申请本院强制执行；2、裁判文书系撤销或解除合同判决的，无需申请执行即具有法律效力，合同撤销或解除后相关财产权益纠纷未一并处理的，可另行起诉；3、裁判文书准予离婚判决的，双方当事人在判决正式生效前不得与他人另行结婚；二、对具有强制执行内容的裁判文书：4、负有义务的一方当事人可在判决确定的履行期限内将应履行的款项汇至苍南县人民法院执行款专户，开户行：浙江苍南农村商业银行股份有限公司，账号：20×××37，并注明案号和汇款人；5、负有义务的一方当事人拒不履行或迟延履行裁判文书主文确定内容的，享有权利的另一方当事人应当在判决确定的义务履行之日起二年内向本院申请执行；申请执行的应提交强制执行申请书、申请人身份证明、裁判文书及生效证明（由原案件经办人出具）。三、对裁判文书内容不能完全理解或有误解等情况的，可向经办法官咨询，由经办法官负责解答释疑。四、本院作出裁判后，各方当事人有和解意愿的，可自行和解或在执行程序中申请法院执行和解。