安徽省淮南市田家庵区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖0403民初4445号 原告（反诉被告）：叶小妹，女，1982年6月30日出生，汉族，浙江省杭州市人，无固定职业，住浙江省杭州市下城区。 委托诉讼代理人：陈习习，安徽法田律师事务所律师。 被告（反诉原告）：安徽竹子建筑装饰有限公司，住安徽省合肥市经济技术开发区。 法定代表人：卢瑞，该公司总经理。 委托诉讼代理人：马思豪，男，该公司员工。 原告（反诉被告）叶小妹诉被告（反诉原告）安徽竹子建筑装饰有限公司（以下简称：竹子装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年8月7日立案后，竹子装饰公司于2019年8月28日向本院提起反诉，本院受理后，依法适用简易程序，于2019年9月26日公开开庭合并进行了审理。原告（反诉被告）叶小妹的委托诉讼代理人陈习习，被告（反诉原告）竹子装饰公司的委托诉讼代理人马思豪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告（反诉被告）叶小妹向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即支付违约金100000元；2、被告承担本案诉讼费用。事实与理由：原告通过介绍于2018年5月20日与被告签订《装饰合同》一份，由被告为原告装修位于安徽省淮南市田家庵区新城吾悦广场“淮南ＮＯＢＩＢＩ”项目。合同中约定该装修工程的总价款为156000元，装修工期为20天，同时对双方的违约责任也进行了明确约定。2018年5月23日涉案装修工程正式取得商场装修施工许可后开始动工装修，按照合同约定被告应在开工后20天内完成装修。但是被告在开工后，并没有积极的组织人员进行施工，而是三天打鱼两天晒网，有时竟连续二三天都没有人员在场施工。被告单位指派的现场负责人员袁学进同时又承接了该商场其他商户的装修工程，导致其施工人手严重不足，装修的工期一拖再拖。最后在2018年8月26日才装修完工。而且装修期间有很多地方存在装修不合格而返工的问题，最后收尾的工作在原告多次催促下被告也没有安排人员来完工。原告为尽早完工开业，无奈之下，原告又自行联系其他单位来完成收尾工作，为此又额外支付了12000多元费用。由于被告施工一再拖延，导致原告原定的各项计划不得不推迟，严重影响原告的经营，现原告为维护其合法权益，现向法院起诉，望判如所请。 被告（反诉原告）竹子装饰公司辩称，这个要求是不合理的，没有这回事，工期的延误不是我们造成的。 被告（反诉原告）竹子装饰公司向本院提出反诉请求：1．请求法院判令被反诉人支付15,600元工程款；2．本案反诉、本诉费用由被反诉人承担。事实和理由：我司在2018年5月20日中午与被反诉人签订合同后，就立即勘察现场安排材料及工人进场等，不存在承接其他项目影响工期。另一个项目与本案无关，我们的工人是充足的。造成工期延误是因为新城吾悦广场因为消防迟迟不能施工，导致我司进度一停再停，因为工期延误的问题我司现场负责人多次催促被反诉人丈夫签字确认工程延期单，被反诉人只是承认事实延误工期不是我方造成的，但是不予签字。我司未收到被反诉人向我公司反映工程不合格的书面文字，2018年8月26日项目竣工，项目经过被反诉人进场入驻，就说明被反诉人已经默认项目是合格的，否则可以拒不入驻。中途更换项目负责人，但并未影响施工进度。被反诉人所说的额外支付12,000元的费用，我司并不知情，是被反诉人私下与工人达成的协议，与公司无关。我司并未影响被反诉人经营，工程在2018年8月26日交付，吾悦广场2018年8月31日正式开业，并未造成不能如期开业。被反诉人只支付了一共140,400元工程款，直到现在还有15,600元（合同造价156,000元）工程款未支付。 叶小妹辩称，未支付剩余15,600元工程款，是因为竹子装饰公司并未按合同约定完成全部装修工作。按照双方签订的合同第五条第五项约定“工程竣工验收合格后，甲方支付合同金额的10%工程款计人民币15,600元。”但是反诉人并未完成全部装修工程，更谈不上竣工验收合格。为了尽快施工完毕，被反诉人才让反诉人安排的现场施工的工人毕道兵接手把剩余工程干完，并且把剩余的工程款12,361.2元给付了接手的毕道兵。综上，反诉人未完成全部装修工程，而被反诉人也按照合同支付了90%的工程款，剩余10%的工程款未实际施工因此无权主张。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对叶小妹提交的原告身份证复印件、《装饰合同书》、施工许可证（复印件）、装修现场检查记录表（复印件）、施工期间拍摄的照片，因双方均无异议，本院予以确认并在卷佐证。 对当事人有异议的证据，本院认定如下： 1．叶小妹提交的施工现场照片，证明竹子装饰公司在施工过程中对质量把关不严，导致吊顶、墙面椅子等多处出现返工。竹子装饰公司称有异议，如果现场有问题会及时更改，如果真有问题原告应该拿出相关的证据证实。本院认为，该组证据未能客观反映出是在何时何地所拍，无法证明与本案具有关联性，故本院不予确认。 2．叶小妹提交的工程项目定价表（复印件）原件找不到了，证明竹子装饰公司在施工过程中一再拖延工期，叶小妹多次催促，竹子装饰公司仍旧没有及时安排人员，无奈叶小妹又重新联系其他单位人员对竹子装饰公司没有完成施工的部分进行补救，共计花费12,361.2元。竹子装饰公司称他所干的与我们合同无关，这是其他项目的，我们不知情。本院认为，因该组证据与本案不具有关联性且未能提交原件，故对该组证据不予确认。 3．竹子装饰公司提交的装饰合同书，证明叶小妹未按照合同支付工程款，不是我公司造成的影响工期我公司不承担责任。叶小妹对真实性无异议，证明观点有异议，认为已经支付90%的工程价款，剩余工程没完成，没有验收合格，所以没有支付。本院认为，因叶小妹对真实性无异议，本院予以确认。 4．竹子装饰公司施工负责人的委托书，身份证复印件及情况说明，证明项目由我公司全部竣工交付给叶小妹，叶小妹支付的12,000元与公司无关，属于项目增项费用。叶小妹对三性均有异议，认为没有收到反诉人的委托书，毕道兵本人就是竹子装饰公司安排的施工人员，对情况说明我们认为内容不真实，毕道兵不是反诉人委托的现场负责人，反诉人指定的负责人是袁学进，被反诉人给付毕道兵的12,000元不是增项费用，而是项目的尾款，反诉人不能按照合同为被反诉人进行现场施工。本院认为，结合相关证据可知，毕道兵是后期项目的负责人，收到的12,000多元是增加项目的费用，因此对该组证据的真实性予以确认。 5．竹子装饰公司提交的与淮南新城吾悦广场工作人员对话截图和我公司施工负责人与叶小妹对话截图，证明导致工期延误与我公司无关以及我公司施工负责人屡次找被反诉人签工期延误单，被反诉人只是承认事实但不签字。叶小妹对证明观点有异议，门头退让是淮南新城吾悦广场协商，门头与整个商铺装修无关，反诉方连续数次的停工不能说与淮南新城吾悦广场都有关系。对袁学进的截图认为装修合同甲方是原告本人，如果确认延期应该与原告联系，被告在施工期间连续停工，要求签延期单我们是不认可的。本院认为，对该组证据的真实性予以确认，但原告的证明观点不予确认。 6．竹子装饰公司提交的施工负责人与被反诉人对话和项目工程增项单，证明被反诉人承认项目增项并私自打款，与公司无关。叶小妹认为增项单没有客户签字确认，工程由于竹子装饰公司没有按照施工完毕，所以我们另外找了毕道兵进行施工完成。本院认为，经本院与毕道兵核实，毕道兵作为竹子装饰公司的员工，完成了合同约定的全部项目，增加的项目也已完成，故对该组证据的真实性予以确认。 7．汇款记录，证明被反诉人还有15,600元工程款未支付。叶小妹对真实性无异议，剩余尾款不支付是因为没有完成工程。本院认为，因叶小妹对真实性无异议，本院予以确认。 8．施工期间照片和完工照片，证明全部由我公司施工完成并移交给被反诉人。叶小妹对证明观点有异议，工程没有经过原告方的验收信息，对被告所说的安排社会人员阻碍施工是不认可的。本院认为，对该组证据的真实性予以确认。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：被告（反诉原告）系从事室内外装饰工程的公司。2018年5月20日，原被告签订了《装饰合同书》，约定：“发包方（甲方）：叶小妹承包方（乙方）：安徽竹子建筑装饰有限公司……一、工程项目1．项目工程：淮南市田家庵区洞山中路新城吾悦广场“淮南NOBIBI”项目……5．工程固定总造价：人民币（大写）壹拾伍万陆仟元（RMB15.6万元）该造价包括但不限于人工费、材料费、器具费、《工程预算表》上的价格、图纸范围内遗漏的价格以及完成全部装饰工程（包括“安装费用”）竣工合格的所有工程价款，但是《工程预算表》最后“注意事项”中约定的七项除外。第二章施工责任乙方责任指派袁学进为乙方驻工地代表，负责合同履行。……第三条工程期限根据工期和使用需要，商定工程总施工期为二十天（以物业核发的进场施工许可证的时间为起始时间），自2018年5月21日开工至年月日竣工验收。如业主或者开工日期有变更，以甲方书面通知为准，乙方接到甲方通知后，按甲方要求进场开工。第五条工程价款的支付与结算：一、本合同工程款按施工进度由甲方支付给乙方。……五、工程竣工验收合格后，甲方支付给乙方合同总额的10%为工程款，计人民币（大写）壹万五仟陆佰元整（RMB15,600.00元）第八条违约责任……2．如果乙方逾期完工，每逾期一天，按照合同造价款的万分之五向甲方承担责任，因合同条款第三条规定情况延顺的，乙方对此不承担逾期责任。如果乙方中途无故停工三天无人施工或者在二十天工期内仍未竣工的（商场停工或商场施工除外，时间顺延），属于乙方根本违约，乙方愿意向甲方承担违约金15万元，甲方有权解除本合同。如果乙方按照施工图和效果图施工并经验收合格后，甲方仍未按照本合同约定给付工程款的，甲方愿意向乙方承担违约金15万元。……代表人：叶小妹签字乙方：加盖安徽竹子建筑装饰有限公司合同专用章日期：2018年5月20日”。合同签订后，2019年6月22日，竹子装饰公司进驻施工现场进行装饰装修工作，2019年8月26日装修工作全部完成并交付使用。叶小妹分别于2018年5月23日转账46,800元、2018年6月18日转账43,600元、2018年6月19日转账50,000元至竹子装饰公司员工马思豪账户内。现原告（反诉被告）以被告（反诉原告）违约为由，向我院提出本诉，请求判如所请。被告（反诉原告）以原告（反诉被告）未按期支付合同尾款15,600元为由，向我院提出反诉，请求判如所请。 本院认为，原被告签订的《装饰合同书》，是双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，应确认有效，双方当事人均应按照协议约定和法律规定诚信地履行各自的义务。原被告签订的合同中约定的工期为20天，根据淮南新城吾悦广场装修现场检查记录表记载，竹子装饰公司自2019年6月12日进场至实际施工完毕共计耗时75天，即便依被告辩称，因客观原因造成无法正常施工，本院依据《装修现场检查记录表》中记录的无人施工天数予以扣除，竹子装饰公司实际施工日仍旧耗时50余天，对被告辩称施工过程中变更图纸及增加部分项目导致工程超期，但并未提出证据证实因变更图纸及增加项目影响工期，故对竹子装饰公司的答辩意见不予采纳。对叶小妹认为竹子装饰公司未在合同约定的期间内完成装修工作，应属违约的观点，本院予以确认。对违约金额的确定，由于叶小妹未提供因工程超期导致的损失，故本院酌情予以考虑，综合考虑合同实际履行情况及客观情况、当事人过错大小，依照公平原则，酌定由竹子装饰公司赔偿叶小妹损失30,000元。 对于竹子装饰公司提出反诉，要求叶小妹支付合同尾款15,600元的诉讼请求，叶小妹认可剩余15,600元合同尾款未支付是事实，但是因为竹子装饰公司未全部履行合同义务，更谈不上工程验收合格，剩余工程由毕道兵接手完成，已把剩余工程款支付给毕道兵。本院认为，毕道兵接手诉争商铺的装修工作后，于2018年8月26日完成了合同约定的全部装修工程并将交付给叶小妹，叶小妹支付给毕道兵的12,000多元系叶小妹要求增加项目的费用，故对叶小妹辩称支付给毕道兵的是合同尾款的意见不予采纳。案涉工程已经交付使用，叶小妹未提交证据证实工程验收不合格，故叶小妹应当按照合同的约定支付尾款15,600元。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）》第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告（反诉原告）安徽竹子建筑装饰有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告（反诉被告）叶小妹人民币30,000元。 二、原告（反诉被告）叶小妹于本判决生效之日起十日内支付被告（反诉原告）安徽竹子建筑装饰有限公司装饰装修费人民15,600元。 三、驳回原告（反诉被告）叶小妹的其他诉讼请求。 四、驳回被告（反诉原告）安徽竹子建筑装饰有限公司的其他诉讼请求。 如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费2,300元，依法减半收取1,150元，由被告（反诉原告）安徽竹子建筑装饰有限公司负担345元，由原告（反诉被告）叶小妹负担805元；反诉案件受理费95元，由原告（反诉被告）叶小妹负担。 如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省淮南市中级人民法院。 审判员  崔化冰 二〇一九年十一月十四日 书记员  陆 莉 附1：本案相关证据 一、原告（反诉被告）叶小妹提交的证据 1、原告身份证复印件一份，证明原告诉讼主体适格。 2、装饰合同书，证明原被告双方就装修项目、装修总价款、施工期限、付款方式、违约责任等相关内容进行了约定。 3、施工许可证（复印件），证明涉案装修工程在2018年5月23日经吾悦广场许可可以开工进行装修。 4、装修现场检查记录表（复印件），证明淮南新城吾悦广场在2018年5月23日允许开工后，被告一直没有组织人员进行装修施工，知道2018年6月12日才开始安排人员进行装修施工，而且施工期间也多次出现连续几天无人施工的情况。导致工期一再拖延，直到2018年8月26日才完工。 5、施工现场照片，证明被告在施工过程中对质量把关不严，导致吊顶、墙面椅子等多处出现返工。 6、施工期间原告安排的现场负责人胡安昌拍摄的照片一组2018年7月31日制作，证明被告单位安排的现场辅助人员袁学进在商场又同时承接了其他商户的装修工程，导致其施工人手不足，施工期间多次出现，无人施工的情况，直到2018年8月26日才完工。 7、工程项目定价表（复印件）原件找不到了，证明被告单位在施工过程中一再拖延工期，原告多次催促，被告仍旧没有及时安排人员，无奈原告又重新联系其他单位人员对被告没有完成施工的部分进行补救，共计花费12,361.2元。 8、付款明细，证明原告按照合同约定向被告支付140,400元。 二、被告（反诉原告）安徽竹子建筑装饰有限公司提交的证据。 1、被告营业执照、身份证明及身份证复印件一份，证明被告诉讼主体适格。 2、装饰合同书，证明被反诉人未按照合同支付工程款和不是我公司造成的影响工期我司不承担责任。 3、施工负责人的委托书，身份证复印件及情况说明，证明项目由我公司全部竣工交付给被反诉人和被反诉人支付的12,000元与公司无关属于项目增项费用。 4、淮南新城吾悦广场工作人员与被反诉人对话截图和我司施工负责人与被反诉人对话截图，证明导致工期延误与我公司无关以及我公司施工负责人屡次找被反诉人签工期延误单，被反诉人只是承认事实但不签字。 5、我公司施工负责人与被反诉人对话和项目工程增项单，证明被反诉人承认项目增项并私自打款，与公司无关。 6汇款记录，证明被反诉人还有15,600元工程款未支付。 附2：本案相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）》 第二十九条当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。 当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。