福建省福安市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0981民初6789号 原告：中建海峡建设发展有限公司，住所地福州市马尾区儒江西路60号中建海峡商务广场A座（自贸试验区内）。 法定代表人：林向武，董事长。 委托诉讼代理人：李伟民，福建君立律师事务所律师。 委托诉讼代理人：杨海娟，福建君立律师事务所律师。 被告：福安市城市建设项目管理有限公司，住所地福安市秦溪洋工业园1侧西南地块城阳镇政府大楼第四层。 法定代表人：苏绍铃，董事长。 委托诉讼代理人：陈静，福建怀行律师事务所律师。 原告中建海峡建设发展有限公司（以下简称中建海峡公司）与被告福安市城市建设项目管理有限公司（以下简称福安城建公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年8月16日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告中建海峡公司委托诉讼代理人杨海娟到庭参加诉讼，被告福安城建公司委托诉讼代理人陈静到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 中建海峡公司向本院提出诉讼请求：1.福安城建公司向中建海峡公司支付损失赔偿款2835213元；2.福安城建公司承担本案的诉讼费。 事实和理由：2010年1月5日，中建七局第三建筑有限公司(以下简称中建七局三公司)通过招投标成为福安市环城路(富春大道)一期B标段工程施工中标人。2010年1月21日，福安城建公司与中建七局三公司签署《建设工程施工承包合同书》，约定福安市环城路（富春大道）一期B标段工程(含约28万立方米爆破石方工程)，发包人为福安城建公司，承包人为中建七局三公司。工程地点为福安市环城路(富春大道)，起点为福宁高速公路福安连接线福安大桥西岸，经停兜、楼下，终于栖云大桥，整约合同价为53171484元。合同并就双方的权利义务、工程进度款支付、违约责任及验收、竣工结算等进行了约定。 合同签署后，中建七局三公司将约28万立方米爆破石方工程分包给具备爆破资质的福安市荣安爆破工程有限公司施工，双方并于2010年9月2日签署《工程爆破分包协议书》，该协议约定普通环境下的普爆（简称“普通爆破”）综合单价11元／立方米（不含税），复杂环境下的一般爆破（简称“控制爆破”）综合单价14.5元／立方米（不含税）。前述合同履行过程中，福安城建公司将合同约定的约28万立方米石方爆破工程从普通爆破变更为控制爆破。施工过程中，福安城建公司将合同约定的位于石方开炸工程量85000立方米，坡轮山（Ｋ3＋298-Ｋ3＋500）段石方开炸45120立方米，共计130120立方米甩项另行委托福建九天建设工程有限公司施工。经福州信源工程造价咨询有限公司注册造价工程师林碧核算因工程量减少造成利润损失2835213元。2012年9月21日，中建七局三公司变更为中建海峡公司。福安城建公司承认甩项的事实，但双方就损失赔偿多次协商，但未达成一致意见。为维护中建海峡公司的合法权益，请求支持其诉讼请求。 福安城建公司辩称，一、中建海峡公司主张赔偿利润损失没有依据。本案双方签订《建设工程施工承包合同书》,签约合同价为53171484元，最终经双方结算工程款为8131.9304万元，最终结算价格超过合同价格多达两千多万元，该合同外增项部分给中建海峡公司增加了利润。福安城建公司将合同约定的位于标部分分项工程（共计130120立方米）甩项另行委托福建九天建设工程有限公司施工，该甩项工程总金额仅四五百万，给中建海峡公司造成的利润损失完全可以从增项产生的利润来弥补，故中建海峡公司主张赔偿利润损失没有依据。 二、即使中建海峡公司有权主张利润损失，其主张的金额也不合理。首先，涉案工程甩项部分的总金额才四五百万元，产生的利润不可能高达两百八十多万元。其次，中建海峡公司的损失计算方法没有依据。本案为复杂环境下的控制爆破，且措施费、安全施工费、文明施工费、税金等本身属于工程施工必要支出，不属于利润范畴，另外还应当对财审的金额进行下浮。再次，中建海峡公司投标时提供的分部分项工程量清单综合单价分析计算表是2009年制作的，《工程爆破分包协议书》于2010年9月签订，福安市财政局于2014年11月出具的财审报告，时间跨度长达四年，综合单价也将变化。最后，根据中建海峡公司投标时制作的分部分项工程量清单综合单价分析计算表进行计算利润为2%，因此应以财审报告中工程量清单综合单价分析计算表为标准进行计算。 经审理查明，对于福安城建公司将合同约定的位于标部分共计130120立方米（次坚石与普坚石工程量各半，均为65060立方米）甩项另行委托福建九天建设工程有限公司进行施工的事实当事人双方没有争议，本院予以确认。对于该甩项行为，福安城建公司应当预见会使中建海峡公司丧失其预期利润损失，故应当对中建海峡公司进行相应的赔偿。对于利润损失的计算方式，中建海峡公司所依据的《工程损失造价书》仅按照原财政审定,复杂环境次坚石爆破单价为28.86／立方米，复杂环境坚石爆破单价为39.51／立方米计算总价，按照与爆破实施公司签订委托爆破协议，即杂环境下的一般爆破综合单价14.5元／立方米（不含税）计算实际施工价格。二者相减后计取税金、下浮率8.5%等其他费用后计算损失。中建海峡公司主张福安城建公司支付损失赔偿款2835213元，没有扣除相应的措施费、安全施工费、税金等，且案涉合同没有实际交与中建海峡公司进行施工，无法判断中建海峡公司实际施工所需支出的费用。在案涉工程实际施工过程中，采用复杂环境下的控制爆破，综合单价应按经权威部门和建设单位审核确认的单价下浮20％（不包含税），而非中建海峡公司所主张的按14.5元／立方米（不含税）计算、价格。基于此，中建海峡公司所依据的《工程损失造价书》载明的利润损失，不符合实际，本院不予采纳。 福安市财政局【2014】第268号《福安市标石方爆破工程招标控制价审核报告》中载明，案涉工程定为复杂环境的Ｃ级爆破即复杂环境下的控制爆破。其中,Ｃ类复杂环境次坚石爆破单价为28.86／立方米，Ｃ类复杂环境坚石爆破单价为39.51／立方米。根据福安市财政局审核报告，案涉工程核价为爆破单价与数量相乘，并依据招投标文件中确认的单价下浮8.5%来计算，即65060＊28.86＊（1-8.5%）＋65060＊39.51＊（1-8.5%）共计4070059.26元。如案涉工程未甩项，根据中建海峡公司与福安市荣安爆破工程有限公司签订的《工程爆破分包协议书》中约定，复杂环境下的控制爆破综合单价按经权威部门和建设单位审核确认的单价下浮20％（不包含税）可得，若由中建海峡公司完成该爆破工程，实际支出价款为爆破单价与数量相乘，并依据招分包协议书中第五条第三款的约定，下浮20％（不包含税）来计算，即65060＊28.86＊（1-20%）＋65060＊39.51＊（1-20%）共计3558521.76元。二者相减，得中建海峡公司可得利润损失为511537.50元。 本院认为，中建海峡公司与福安城建公司之间的建设工程施工合同合法有效，受法律保护。施工过程中，福安城建公司将合同约定的位于标部分分项工程甩项另行委托福建九天建设工程有限公司进行施工，给中建海峡公司造成了预期利润损失，应当予以赔偿。但对于中建海峡公司主张的2835213元损失赔偿款，依据不足，本院不予支持，福安城建公司相关抗辩，依据充分，本院予以采纳。诉讼费用的负担，由人民法院根据案情决定，不应作为一项独立的诉讼请求。 综上所述，中建海峡公司诉讼请求依据充分部分，本院予以支持；不足部分，予以驳回。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十三条第一款规定，判决如下： 一、福安市城市建设项目管理有限公司在本判决生效之日起五日内赔偿中建海峡建设发展有限公司利润损失款511537.50元； 二、驳回中建海峡建设发展有限公司的其他诉讼请求。 如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费29481.70元，减半收取计14740.85元，由中建海峡建设发展有限公司负担12087.50元，福安市城市建设项目管理有限公司负担2653.35元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁德市中级人民法院。（上诉案件受理费缴纳办法：到本院领取福建省财政厅印制的人民法院诉讼费用缴费通知书，至迟在上诉期满后七日内预交到宁德市中级人民法院，逾期不交按自动撤诉处理。） 审判员王林清 二〇一九年十一月十二日 法官助理林婧雯 书记员郑艾玲 附注：义务人在规定的期限内必须履行义务，如未履行义务的，权利人可以向人民法院申请执行（包括案件受理费）。申请执行的期限为二年。申请期限从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算。 法条附注： 《中华人民共和国合同法》 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。 经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。