广东省东莞市第二人民法院民 事 判 决 书（2019）粤1972民初15062号原告（反诉被告，以下统称原告）:东莞市华东环保设备有限公司。法定代表人：刘东升，该公司总经理。委托诉讼代理人：陈朝远，广东协远律师事务所律师。委托诉讼代理人：程琳，广东协远律师事务所实习律师。被告（反诉原告，以下统称被告）：广东莞创建设有限公司。法定代表人：杨娜。委托诉讼代理人：钟瑞标，广东泰如律师事务所律师。委托诉讼代理人：林峰，广东泰如律师事务所实习律师。原告东莞市华东环保设备有限公司（以下简称华东公司）诉被告广东莞创建设有限公司（以下简称莞创公司）建设工程分包合同纠纷及莞创公司反诉华东公司建设工程分包合同纠纷两案，本院于2019年7月25日立案受理后，依法适用简易程序，由审判员陈灿钟独任审判。被告莞创公司在答辩期内提出管辖权异议，本院于2019年8月12日作出本院有管辖权的民事裁定，驳回了被告莞创公司的管辖权异议申请。本案于2019年9月16日公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人陈朝远、程琳，被告的委托诉讼代理人钟瑞标、林峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告提出以下诉讼请求：1.判令被告向原告支付工程款104810元。2.判令被告向原告支付违约金46202.65元（每日按合同总价万分之五的标准，从2019年2月8日起计算至被告实际清偿工程款完毕止，暂计算至2019年6月18日为46202.65元）。以上两项合计总金额为151012.65元。3.判令被告承担本案全部诉讼费用。事实与理由:2016年10月11日，原告与被告签订了《环保工程分包合同》一份，约定“关于东莞原创金属结构有限公司2#油漆房废气治理工程由原告进行施工，合同总价为640000元。付款方式：首期款为合同总价的40%作为定金（即256000元），在签订合同后3个工作日内支付；第二期款项为合同总价的25%（即160000），于设施整体安装和调试合格后支付；第三期款项为合同总价的32%（即204800元），于取得正式排污证后支付；剩余的3%（即19200元）作为质量保证金，在12个月质保期满后10日前支付”等内容。在合同履行的过程中，被告要求增加工程项目，增加费用为70810元。以上工程款项共计710810元。上述工程款被告支付部分款项后，剩余104810元未付。该工程款经原告多次与被告交涉，要求被告履行支付工程款义务，但被告无故多次推脱拒不付款。原告认为，既然原告已依照双方约定履行己方义务，被告应当按约定履行支付工程款的义务。被告推延支付工程款的行为已构成严重违约，原告依法有权请求被告履行支付工程款的义务并承担因其违约给原告所造成的损失。综上，为维护原告合法权益，故诉至法院，望判如所请。被告答辩称：1.被告与原告于2016年10月11日签订一份《环保工程分包合同》，被告将承包的发包人东莞原创金属结构有限公司2#油漆房废气治理工程分包给原告施工，约定双方权利义务。按合同约定，原告应于2017年1月底前取得正式排污证，而被告在2018年2月8日才收到正式排污证，正式排污证副本于2018年9月10日才收到。原告逾期373天交付排污证，已构成违约，应承担违约责任。2.按《环保工程分包合同》约定，原告应办理有效期为三年的正式排污证，而原告仅办理了有效期为两年的排污证，原告履行义务不符合合同约定。对此，发包方东莞原创金属结构公司要求被告在二年有效期满后办理延续一年有效期的正式排污证，如二年期满，被告未能为发包方办理延续一年有效期的正式排污证，被告应承担违约责任。随后，被告相应要求原告二年有效期满后办理延续一年有效期的排污证，原告却不履行。综上，原告未按合同约定全面履行合同义务，支付工程款条件并未完全成就，无权要求被告支付全部工程款。被告不存在违约行为，请求法院予以驳回。被告反诉诉请：1.判令原告支付违约金265132.13元；2.本案全部诉讼费用由原告承担。事实与理由：被告与原告于2016年10月11日签订一份《环保工程分包合同》，双方约定原告为原创金属结构有限公司2#油漆房废气治理工程施工并办理有效期为三年的正式排污证，正式排污证要求于2017年1月底前获取。合同第六条6.2约定“如乙方（原告）无法在合同规定期限内完成工程施工、调试及取得正式排污证，则乙方每天按合同总价千分之五支付给甲方（被告）作为赔偿”。双方签订的总合同金额为710810元。2018年2月8日，被告收到原告办理的有效期为两年的正式排污证。原告延期373日才交付有效期仅为两年的排污证，严重违反了双方签订的合同约定。按双方签订的《环保工程分包合同》第六条6.2约定，原告应向被告支付违约金1325660.65元（710810元×0.5%/日×373日），鉴于本案实际情况，被告酌情要求原告支付违约金265132.13元（1325660.65×20%）。请求法院判如所请。原告针对被告的反诉答辩如下：1.原告不存在违约行为。延期发放排污许可证是因为发包方原创公司自身原因导致，因为其没有取得排水证导致排污许可证无法验收。2.没有按照合同约定提交3年的有效期排污许可证是因为政策的变动导致，属于不可抗力。现有政策办理省排污许可证有效期只能至2020年。2020年后全部由国家统一发放排污许可证，因此，原告不存在违约行为，请求法院驳回被告的反诉请求。经审理查明：2016年10月11日，被告(甲方)与原告（乙方）签订了《环保工程分包合同》，约定乙方配合甲方完成东莞原创金属结构有限公司2#油漆房废气治理工程的施工任务。合同总价款为640000元，付款方式为：第一次付款：签订合同后3个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的40%作为定金（即256000元），乙方收到定金后将立即开始生产；第二次付款：设施整体安装和调试合格，当月19日乙方可以向甲方结算合同总价的25%（即160000元，超过19日则次月结算），甲方次月30日前付款；第三次付款：取得正式排污证后，当月19日可以结算合同总价的32%（即204800元，超过19日则次月结算），次月30日前付款；质量保证金：本合同质量保证金为合同总价的3%（即19200元），质保期为12个月，质保期满10日内支付。施工工期为2016年10月15日开工，2016年11月30日完工，不可抗力因素除外。乙方在2017年1月底前获取正式排污证，不可抗力因素除外，正式排污证有效期为三年。违约责任：甲方不遵守合同，甲方每天按合同总价千分之五支付给乙方作为赔偿（不可抗力因素除外）；乙方不遵守合同，如乙方无法在合同规定期限内完成工程施工、调试及取得正式排污许可证，则乙方每天按合同总价千分之五支付给甲方作为赔偿（不可抗力因素除外）。合同履行过程中，双方协议后增加工程项目，增加部分工程款为70810元，总工程款为710810元。2018年2月8日，被告收到原告办理的有效期为两年的正式排污证。庭审中，双方确认被告尚欠原告工程款104810元。以上事实，有原告提交的《环保工程分包合同》、工程增加项目表、签收单、未付款证明，被告提交的广东省污染物排放许可证（简称排污证）以及庭审笔录等附卷为证。本院认为，原、被告双方签订的《环保工程分包合同》，合法有效，本院予以确认。原、被告双方应当按照约定全面履行自己的义务。被告尚欠原告工程款104810元，原告主张被告支付工程款104810元，合法有据，本院予以支持。依照合同约定“原告应在2017年1月底前获取正式排污证，不可抗力因素除外，正式排污证有效期为三年”，而实际上原告直到2018年2月8日才将有效期为两年的正式排污证交给被告，原告此举已构成了违约，依法应当承担违约责任。被告主张原告支付违约金265132.13元，合法有据，本院予以支持。原告辩称延期发放排污证是因为发包方原创公司自身原因导致，但原告没有相应证据予以证实，本院不予采纳。原告辩称没有按照合同约定提交3年的有效期排污许可证是因为政策的变动导致，属于不可抗力，并提供了《东莞市2019年国家排污许可证核发工作方案》等文件，经查属实，本院予以采纳。原告在2018年2月8日将排污证交给被告后原告的合同义务已履行完毕，被告在2018年2月8日应履行付款义务，因被告没有履行付款义务，构成违约，原告主张被告支付违约金（违约金每日按合同总价万分之五的标准，从2019年2月8日起计算至被告实际清偿工程款完毕止），合法有据，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条，第一百一十四条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，判决如下：一、限被告广东莞创建设有限公司于本判决发生法律效力之日起十五日内向原告东莞市华东环保设备有限公司支付工程款104810元；二、限被告广东莞创建设有限公司于本判决发生法律效力之日起十五日内向原告东莞市华东环保设备有限公司支付违约金（违约金每日按合同总价710810元的万分之五计算，从2019年2月8日起计算至被告实际清偿工程款完毕之日止）；三、限原告东莞市华东环保设备有限公司于本判决发生法律效力之日起十五日内向被告广东莞创建设有限公司支付违约金265132.13元。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案本诉受理费1660元，由被告广东莞创建设有限公司负担；反诉受理费2638元，由原告东莞市华东环保设备有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于东莞市中级人民法院。审判员  陈灿钟二〇一九年十一月二十一日书记员  方琪芬强制执行风险提示生效法律文书必须主动及时履行。义务人不履行生效法律文书确定的义务，进入强制执行程序后，可能会面临以下法律风险：一、信用惩戒1.案件一旦进入执行程序，被执行人的信息将在中国执行信息公开网公开，融资信贷将会受到限制。2.被列入失信被执行人名单，影响个人征信。在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒。3.不履行法律文书确定义务的信息被法院通过报纸、广播、电视、互联网等媒体公布。二、损失扩大1.加倍支付迟延履行期间债务利息或迟延履行金。2.承担执行过程中发生的执行费、评估费、拍卖辅助费等费用。三、强制措施1.限制高消费。限制乘坐飞机高铁等交通工具、购买不动产、车辆、旅游、子女就读高收费私立学校等。2.财产将被采取查封、冻结、扣押、划拨、拍卖等措施。3.拒不履行或妨害执行的，可能会被罚款、拘留、限制出境。构成犯罪的，还将承担刑事责任。