新疆维吾尔自治区布尔津县人民法院民事判决书（2019）新4321民初341号原告（反诉被告）：陈主军，男，1967年2月17日出生，汉族，住新疆乌鲁木齐市。委托诉讼代理人：史智刚，乌鲁木齐市新市区正大法律服务所法律工作者。被告（反诉原告）：姜有强，男，汉族，1965年11月1日出生，住新疆昌吉市。被告（反诉原告）：王艳，女，1965年9月20日出生，汉族，住新疆布尔津县。二被告（反诉原告）共同委托诉讼代理人：王东继，新疆新津律师事务所律师。原告（反诉被告）陈主军与被告（反诉原告）姜有强、王艳装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年4月6日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）陈主军及其委托诉讼代理人史智刚，被告（反诉原告）王艳、被告（反诉原告）姜有强、王艳的共同委托诉讼代理人王东继到庭参加诉讼。本案现已审理终结。陈主军向本院提出诉讼请求：判令姜有强、王艳支付装修工程款176,830元（包含板材价格上调后增加的费用）。事实与理由：2017年3月26日，陈主军与姜有强、王艳签订建筑装饰工程施工合同，约定由陈主军为姜有强、王艳所有的位于××县阳光酒店进行装饰装修，工期为2017年3月20日至2017年5月6日竣工，承包方式为包工包料，合同总造价为1,011,659元，合同签订后，原告按约施工，但姜有强、王艳拖欠工程款176,830元至今，故陈主军诉至法院，请求法院依法审理并支持陈主军的各项诉请。姜有强、王艳辩称，陈主军所述签订的合同属实，合同总价款1,011,659元认可，已向陈主军付款907,800元。合同约定承包方式为包工包料，陈主军更换了价格较高的材料，高出部分金额应由陈主军自己负担。陈主军延期交工46天，存在违约行为，扣除违约金，姜有强、王艳不欠陈主军工程款。姜有强、王艳向本院提起反诉：判令陈主军支付违约金126,111元。事实与理由：2017年3月26日，与陈主军签订装饰装修工程合同，约定2017年5月6日交工。逾期交工每天承担违约金5,000元。陈主军拖至2017年6月23日才交工。因此陈主军应承担违约金230,000元，扣除应付的工程款103,889元，陈主军应向姜有强、王艳支付违约金126,111元。陈主军辩称，实际竣工日期是2017年6月19日，按照姜有强、王艳的要求，施工中增加了工程量，竣工日期仍按照合同约定的竣工日期计算不合理，由于双方共同原因及第三方物流原因，才导致不能按期交工，且合同中约定的违约金5,000元/日过高。本院经审理认定事实如下：2017年3月26日，陈主军与姜有强、王艳签订建筑装饰工程施工合同，合同中约定：1.陈主军承包位于××县的布尔津县阳光服务有限公司的装饰装修工程；2.承包方式：包工包料；3.工程总造价：950,000元，合同价款采用可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算;4.工期：2017年3月20日-2017年5月6日；5.由于承包方原因，逾期竣工，每天支付违约金5,000元。合同签订后，陈主军于2017年3月27日开工，于2017年6月19日竣工。在施工过程中，经双方协商一致，陈主军负责施工合同约定外的部分工程，增加工程材料费为32,095元，增加工程人工工资为29,600元，双方认可以上金额合计为1,011,659元。截止目前，姜有强、王艳已支付工程款907,800元。上述事实，有双方当事人当庭陈述、工程核算单，阳光酒店预算表、建筑装饰工程施工合同相互佐证，足以认定。陈主军提交的托运部证明，系托运部自行出具的，无法证明其出具该份证据欲证明的事实，故本院不予采信；陈主军提交的装修工程项目用料说明、湖北尚典新型材料有限公司合同书、报价单及中国工商银行客户凭条与本案缺乏关联性，与本院对以上证据不予采信。关于本案的争议焦点1.姜有强、王艳是否应当向陈主军支付板材价格上调部分的费用。根据双方合同约定，该工程价格为可调价格。陈主军主张在施工中，因材料价格上涨，使用了比“阳光酒店预算表”中价格高的板材，但陈主军未提供有效证据证明更换价格较高的板材，亦未证明增加费用与姜有强、王艳达成合意，故对其要求姜有强、王艳支付板材上调费用的诉求，不予支持，故姜有强、王艳欠付的工程款为103,859元（1,011,659元-907,800元）。2.关于增加的工程用工时间的问题。本案中，双方当事人对增加工程量用工74个工无异议，陈主军主张增加了工程量，工期应顺延14日，姜有强、王艳认为增加工程是穿插在主合同工程中的，不应顺延工期。本案审理中，陈主军申请对增加的工程所需用工时间进行鉴定，鉴定公司回函，根据陈主军提供的现有材料，无法鉴定出用工时间。本院认为，工程量增加，工期不需要顺延，与事实向背。按用工习惯，一个工即一个工作日。庭审中，陈主军自认4、5个工人需耗时14日完成增加的工程，鉴于陈主军的自认，综合本案施工现场工人人数情况，本院对增加工程需耗时14日予以采纳，故陈主军交工日期应顺延14日。3.关于本案违约金如何计算的问题。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条的规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”本案中，陈主军于2017年6月19日交工，距约定交工日期2017年5月6日晚交工44天，扣除晚开工应顺延的7日及增加工程用工的14日，陈主军逾期交工23日。陈主军逾期交工，属违约，应当向对方支付违约金,姜有强、王艳未提供其实际遭受损失的有效证据，且庭审中陈主军提出5000元/日的违约金过高，综合合同履行过程中双方取得的合同利益及姜有强、王艳未提供所遭受的实际损失证据的情况，结合本案交工时段宾馆房价及游客数量，本院酌定陈主军支付姜有强、王艳违约金30,000元。依据《中华人民共和国合同法》第一百零九条的规定：“当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。”本案中，姜有强、王艳与陈主军协商签订的装修装饰合同依法成立且已完工、向姜有强、王艳交付工程成果，并由姜有强、王艳实际使用,陈主军有权按合同及结算约定主张工程价款，姜有强、王艳欠付103,859元工程款，应当承担继续给付的义务。陈主军未按合同约定按时交付工程，应当依据合同约定承担违约责任，故陈主军应向姜有强、王艳支付违约金30,000元。综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十四条、第一百零九条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，判决如下：一、被告（反诉原告）姜有强、王艳于本判决生效后十日内支付原告（反诉被告）陈主军工程款103,859元；二、原告（反诉被告）陈主军向被告（反诉原告）姜有强、王艳于本判决生效后十日内支付违约金30,000元。上述第一项、第二项相互折抵以后，被告（反诉原告）姜有强、王艳应于本判决生效后十日内支付原告（反诉被告）陈主军工程款73,859元。本诉部分案件受理费4,702.44元，减半收取2,351.22元，由原告陈主军（反诉被告）负担1274.62元，由被告（反诉原告）姜有强、王艳负担1076.6元；反诉部分案件受理费2,823元，减半收取1411.5元，由原告（反诉被告）陈主军负担335.8元，被告（反诉原告）姜有强、王艳负担1075.7元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区阿勒泰地区中级人民法院。审判员 徐   友  凤二○一九年十一月二十一日书记员 初阿克阿斯木汗