安徽省阜阳市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2019)皖12民终4092号 上诉人（原审原告）:安徽水利开发股份有限公司，住所地安徽省蚌埠市东海大道张公山路南侧，统一社会信用代码913403007117990416H。 法定代表人：张晓林，任该公司董事长。 委托诉讼代理人：余洪涛，安徽谈锋律师事务所律师。 委托诉讼代理人：裴承明，男，1972年4月1日出生，汉族，住安徽省合肥市蜀山区，系该公司员工。 被上诉人（原审被告）：安徽阜南经济开发区管理委员会，住所地安徽省阜南县经济开发区陶子河东路，组织机构代码75298995-8。 法定代表人：刘斌，该单位主任。 委托诉讼代理人：李前锋，该单位副主任。 委托诉讼代理人：刘准，安徽阜淮律师事务所律师。 上诉人安徽水利开发股份有限公司（以下简称安徽水利公司）因与被上诉人安徽阜南经济开发区管理委员会（以下简称阜南管委会）财产损害赔偿纠纷一案，不服安徽省阜南县人民法院（2019）皖1225民初3928号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。 安徽水利公司提起上诉称：阜南管委会故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，致使其遭受损失5969869.41元，在其不存在过错的情形下，一审判决未支持其要求阜南管委会予以赔偿的请求，系认定事实不清，判决结果，请求撤销原判，改判支持其诉讼请求，由阜南管委会负担一、二审诉讼费用。 阜南管委会辩称：其不存在故意隐瞒重要事实的情况，安徽水利公司也未按招标文件的要求提出异议。一审判决并无不当，应予维持。 安徽水利公司向一审法院提出诉讼，请求判令阜南管委会赔偿其工程损失款5969869.41元，案件诉讼费用由阜南管委会承担。 一审法院查明：经阜南县发展和改革委员会批准，阜南管委会就阜南县经济开发区白领公寓公租房2#、4#、6#主楼和配套工程施工及总承包管理服务发布FNZC-G2013113号招标公告，招标代理机构为安徽省招标集团有限公司，安徽水利公司根据阜南管委会提供的由代理机构编制的工程量清单予以投标报价，2013年5月份开标，安徽水利公司中标。招标文件第一章《投标人须知》第10.3条规定：如果投标人认为招标人提供的工程量清单中的存在缺漏项，或计算错误，必须在清单发放后3日内向招标人提出书面异议或修正要求，并提供工程量计算式。招标人对书面异议或修正要求进行核实，确认工程量单项子目误差在±3%（含±3%）以内、且估算价不超过5000元的，招标人可不予调整工程量；投标人应将其误差考虑在综合单价内；若单项子目误差在±3%（含±3%）以内、但估算价超过5000元的或有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±3%的，招标人将进行修正并重新公布准确的工程量清单。本次招标的投标报价为完成本次招标范围内工程量的全部费用，决算时不做调整（政策性调整、设计变更除外）。 安徽水利公司中标后，于2013年7月10日和阜南管委会签订《建设工程施工合同》1份，双方约定由安徽水利公司承建阜南县经济开发区白领公寓公租房2#、4#、6#主楼和配套工程施工及总承包管理服务，工程地点：安徽阜南经济开发区。合同签订工程价为149755963.59元。双方在合同第三部分专用合同条款第15.4条中约定：实际发生工程数量变更时，按实际工程数量调整总价，单价不变。工程量清单中未列项目，承包人投标文件的已标价工程量清单中，有相关或类似单位的，按照相同或类似单价计量；承包人投标文件的已标价工程量清单中，无相关或类似单位的，按照相关定额，按相应类别取费，其中人工费、材料费、机械费按商务档投标文件中相应单价进行组价，经发包人或其委托的监理单位、审价单位审定后作为结算的依据。清单项目中项目特征发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分调整其综合单价。由中标人提出新单价，招标人及监理单位、跟踪审计单位审定后作为结算依据。 安徽水利公司于2013年8月8日开始施工，在施工过程中，其于2014年12月份发现阜南管委会提供的工程清单存在漏项和部分工程结算错误的情况，其于2014年12月12日向阜南管委会发出《关于工程量清单存在缺项的说明》，提出2#和4#楼CFG桩基工程在工程量清单中没有该子项，且投标时亦未予进行报价，经过协商，阜南管委会已于10月24日下发文件同意2#、4#楼基础调整的申请（附见南经管会[2013]195号文件），但是，2#和4#楼地基采用CFG桩施工，以及加大下柱墩基础的设计变更所增加的工程量签证工作还没有确认。其次，工程量清单项目特征中，地下室外墙回填土采用素土回填，而图纸设计商业用房是采用2：8灰土回填，高层部分采用砂石回填，存在价格调整。另外，6#楼设计图纸有6部电梯，而招标文件和工程量清单中只有5部电梯，少了一部四层办公用电梯，投标时也没进入报价。同时，项目部在编制方案时还发现2#和4#楼15-17层，6#楼18-19层和21-22层及整个商业用房，沿建筑物周边外墙均设计有GRC装饰挂板和装饰柱，然而，在工程量清单中均没有反映，投标时也均未进入报价。随着施工的进展，项目部发现工程量清单中还存在以下缺项：构造柱、圈梁、外墙防火岩棉线条、栏杆、金属扶手、隔声板墙等并希望尽快协商解决。并向阜南管委会提交了由监理单位河北万舟工程项目管理有限公司签名盖章的2#、4#、6#楼工程量缺项项目清单汇总表各1张。 阜南管委会在合理期限内未给安徽水利公司答复，安徽水利公司自行委托河南宏业造价咨询有限公司进行造价复核，该公司于2015年4月17日出具了“宏业审工（皖）字（2015）第418号”《阜南经济开发区白领公寓一期2#、4#、6#楼公租房及配套工程造价复核报告书》。复核范围为阜南经济开发区白领公寓一期2#、4#、6#楼公租房及配套工程招标文件规定图纸范围内工程项目中主要清单漏项部分进行复核。该公司采用的复核依据：1、参考定额：2005年《安徽省建设工程清单计价费用定额》、《安徽建筑工程工程量清单计价规范》、《安徽装饰工程工程量清单计价规范》、《安徽安装工程工程量清单计价规范》；2006年《安徽建筑工程消耗量定额》、《安徽装饰工程消耗量定额》、《安徽安装工程消耗量定额》。2、参考信息价：阜阳市工程建设造价管理站发布市场信息价；3、施工图纸；4、招标文件、招标工程量清单、中标通知书、投标文件；5、施工合同。复核的项目概况为2#、4#楼地上17层，6#楼23层，配套服务建筑4层，地下一层为车库，框剪结构。总建筑面积10.89万平方米。复核结果：1、阜南经济开发区白领公寓一期2#、4#、6#楼公租房及配套工程复核后造价158027003.94元（其中：（1）中标合同价149755963.59元,（2）原清单编制漏项部分增加造价7579151.47元,（3）2#、4#楼门窗工程量原招标清单计算错误增加造价691888.88元）；2、阜南经济开发区白领公寓一期2#、4#、6#楼公租房及配套工程经分析中标报价成本129507936.73元（扣减规费、税金、公司管理费、计划利润）；3、阜南经济开发区白领公寓一期2#、4#、6#楼公租房及配套工程经分析中标报价法定利润4517573.72元。 一审法院另查明：2014年5月23日，阜南县城乡规划局为“阜南县经济开发区白领公寓公租房”颁发了建字第××号《建设工程规划许可证》。2017年6月30日安徽水利公司吸收合并安徽建工集团，安徽建工集团所拥有的各项权利义务由安徽水利公司承继。 经阜南管委会自行委托，原招标清单制作单位北京思泰工程造价有限公司于2015年11月20日出具《阜南经济开发区白领公寓公租房2#、4#、6#主楼及配套工程招标清单控制价编制补充说明》1份，在说明汇总表内认为：1、计算问题涉及到的原招标控制价中2#楼、4#楼装饰门窗数量与招标图纸门窗表中数量一致，故无计算错误（如施工图与招标图不同，则双方自行协商）；2、双方最终确认漏项合计5969869.41元，并认为此次招标所谓的漏项大部分是因为对应的招标图此部分仅是示意、无详图，编制控制价过程中和招标委托等各方协商后暂列项计入；此次双方确认的量价是为了量化、按常规做法测算计入，故不做为最终结算依据。安徽水利公司对以上补充说明的结果予以认可。 一审法院再查明：2015年7月29日安徽水利公司以安徽建工集团有限公司名义起诉阜南管委会，要求阜南管委会支付增加的工程款5969869.41元，一审法院院作出（2015）南民初字第02708号民事判决，判决驳回安徽水利公司的诉讼请求。安徽水利公司不服，提起上诉，经安徽省阜阳市中级人民法院审理，作出（2016）皖12民终228号民事判决，判决驳回上诉，维持原判。同时提出如安徽建工集团有限公司认为阜南开发区管委会在招投标过程中故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况给其造成损失，可另案处理。 一审法院认为：双方当事人签订的《建设工程施工合同》系双方真实意思表示，且不违反法律法规的强制性规定，应认定为合法有效，双方当事人均应按照合同约定全面履行合同义务。安徽水利公司诉称由于阜南管委会在订立合同时提供的招标清单隐瞒工程量，导致实际工程量已经远远超过合同约定，致使安徽水利公司在工程结束后实际损失达5969869.41元，是因为阜南管委会在制作清单故意隐瞒重要事实，致使安徽水利公司在签订合同后按照图纸施工时，损失严重，要求阜南管委会赔偿其工程损失款5969869.41元，但因其未提供证据证明阜南管委会在招投标过程中存在故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况给其造成损失，经一审法院审判委员会讨论决定，对安徽水利公司诉讼请求，一审法院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第四十四条、第六十条第一款、第二百六十九条、第二百七十五条、第二百八十五条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，一审法院判决：驳回安徽水利开发股份有限公司的诉讼请求。案件受理费53590元（安徽水利开发股份有限公司已预交），由安徽水利公司负担。 本案二审期间，双方当事人均未提交新的证据。综合双方当事人诉辩意见，以及一、二审举证质证等情形，本院对一审法院查明的事实予以确认。 本院认为：当事人对自己主张的事实或反驳对方当事人主张的事实，有责任提供证据予以证明，不能提供证据或提供的证据不足以证明己方主张的事实成立的，应承担相应的不利法律后果。安徽水利公司以阜南管委会在订立合同时故意隐瞒与合同有关的重要事实为由，主张阜南管委会应赔偿其损失5969869.41元，但其提供的现有证据不足以证明该主张成立，其应承担相应的不利法律后果。一审判决以证据不足为由，判决驳回安徽水利公司的诉讼请求，并无不当，本院予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项、第一百七十五条的规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费53590元，由上诉人安徽水利开发股份有限公司负担。 本判决为终审判决。 审判长  刘丹丹 审判员  刘 媛 审判员  马 林 二〇一九年十一月十四日 书记员  张俊凯 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： （一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定； （二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更； （三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判； （四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。 原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。 第一百七十五条第二审人民法院作出的判决、裁定，是终审的判决、裁定。