湖北省武汉市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂01民终11614号上诉人（原审被告）：武汉盈合鑫置业有限公司，住所地湖北省武汉市江夏区五里界五山路27号，统一社会信用代码：91420115090801927W。法定代表人：雷超，总经理。委托诉讼代理人：胡建，男，1983年10月28日出生，汉族，该公司员工，住湖北省武汉市汉阳区百业路29号，公民身份号码420115198310287313。委托诉讼代理人：李小亮，湖北忠三律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：李坤堂，男，1969年12月13日出生，汉族，住湖北省武汉市洪山区。原审第三人：湖北大都地产集团有限公司，住所地湖北省武汉市江夏区五里界锦绣北一号，统一社会信用代码91420115615557147E。法定代表人：易浩，董事长。上诉人武汉盈合鑫置业有限公司(以下简称盈合鑫公司)因与被上诉人李坤堂及原审第三人湖北大都地产集团有限公司（以下简称大都公司）商品房销售合同纠纷一案，不服湖北省武汉市江夏区人民法院（2019）鄂0115民初4604号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年10月21日立案后，依法组成合议庭，于2019年11月1日公开开庭审理了本案。上诉人盈合鑫公司的委托诉讼代理人胡建、李小亮，被上诉人李坤堂到庭参加了诉讼，原审第三人大都公司经本院合法传唤无正当理由未到庭。本案现已审理终结。盈合鑫公司上诉请求：将本案发回重审或改判，本案一切诉讼费用由被上诉人承担。主要的事实与理由是：1.原审判决认定事实错误。大都公司开具收据充分证明购房款支付给了大都公司，上诉人并未收到购房款。对于涉诉房屋，上诉人和大都公司之间不存在任何委托代理关系，大都公司行为的法律后果不应由上诉人承担。大都公司出具收据的时间是2013年12月16日，此时上诉人尚未设立，此事实足以证明双方之间不存在代理关系。被上诉人没有向上诉人支付全部购房款，上诉人有权顺延交房。2.因政府发布停工政策导致的停工21.5天，构成购房合同中顺延交付的事由，故不应计入逾期交付天数中。3.一审判决的违约金过高，应以银行同期贷款利率计算违约金。李坤堂辩称，我支付了上诉人全部购房款。上诉人与大都公司存在代理关系，故我对大都公司的付款视为对上诉人的付款。大都公司实施的行为，其法律后果由上诉人承担。原审判决认定的违约金标准合理，双方合同对此进行了约定，是双方真实意思标准，合法有效。请求二审法院驳回上诉人的上诉请求。李坤堂向一审法院起诉请求：1.判令盈合鑫公司支付以1214357元为基数自2016年10月1日起按每日万分之二计算至实际交房之日止的违约金；2.本案诉讼费用由盈合鑫公司承担。一审法院认定事实：2016年9月24日，大都公司以盈合鑫公司的名义并以盈合鑫公司作为出卖人与作为买受人的李坤堂签订《武汉市商品房买卖合同》，合同双方约定：买受人所购买的商品房为位于武汉市江夏区五里界街东湖街村、毛家畈村绿洲长岛一期A区第22【幢】/单元1-3层3号房（以下简称案涉房屋）；该商品房【合同约定】建筑面积246.57平方米；按建筑面积计算，该商品房单价为每平方米4925元，总金额壹佰贰拾壹万肆仟叁佰伍拾柒元整；商品房正在新建商品房预售资金监管中，买受人应将全部商品房价款支付至甲方新建商品房预售资金监管账号：56×××84；分期付款的，乙方应于2016年11月30日前一次性存入商品房首付款100000元，2016年12月31日前一次性存入二次付款514357元，2017年1月31日前一次性存入商品房尾款600000元；出卖人应当在2016年6月30日前，将符合下列条件的商品房交付买受人使用。1.完成规划、单体工程质量、消防、人防、燃气等专项验收；2.共同配套设施、市政公用设施及园林绿化工程按设计要求建成，并满足使用功能要求；3.供电、给水、排水等设施按设计要求建成，并经有关行业单位认可达到正常使用条件；如出卖人不能按照合同规定期限交房，买受人同意给予出卖人3个月（即至2016年9月30日，含该日）的交房宽展期（下称“宽展期”，宽展期自合同规定的商品房交房期限届满次日开始计算；若发生本合同之外的双方协商一致的据实延期的情形，则宽展期亦据实顺延），允许出卖人在该宽展期届满日前具备交付条件，并将符合本合同约定的商品房交付买受人使用。买受人同意宽展期内合同继续履行，且出卖人不承担违约责任；出卖人超过约定的宽展期届满日但未超过宽展期届满日后6个月（即至2017年3月31日，含该日）交房的，自约定的宽展期届满日的次日起至出卖人书面交房通知确定的交付日之首日止，出卖人按日向买受人支付其已付房价款万分之一的违约金，合同继续履行。出卖人超过约定的宽展期届满日6个月（即2017年3月31日）后交房的，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人应于约定的宽展期届满的次日起至出卖人书面交房通知确定的交付日之首日止，按日向买受人支付其已付房价款万分之二的违约金。上述合同签订前后，大都公司分别于2013年12月25日、2016年9月24日向李坤堂出具收款事由为绿洲长岛房款（22-03）或首付款或购房定金、对应票面金额分别为100000元、467000元、934957元的收据三张。合同当事人并向相关管理机关办理了上述合同的备案手续，合同备案号（编号）为夏150023573，备案的出卖人为盈合鑫公司，买受人为李坤堂。2017年12月21日，因孙艳起诉本案盈合鑫公司、大都公司（以下简称该案为前案），一审法院作出（2017）鄂0115民初4730号民事判决书，认定：盈合鑫公司于2014年1月15日经批准成立，股东为大都公司和案外人武汉山绿农业基地开发有限公司。盈合鑫公司成立后，进行了位于武汉市江夏区五里界街东湖街村、毛家畈村绿洲长岛一期A区商品房的开发建设。2015年1月，大都公司和案外人武汉山绿农业基地开发有限公司将其持有的盈合鑫公司的股权全部转让给了案外人武汉九立投资集团有限公司，股权转让后，案外人武汉九立投资集团有限公司持有盈合鑫公司的全部股权，盈合鑫公司的类型变更为非自然人或控股的法人独资有限责任公司。上述股权转让时，大都公司与案外人武汉九立投资集团有限公司达成了由大都公司以盈合鑫公司的名义继续进行位于武汉市江夏区五里界街东湖街村、毛家畈村绿洲长岛一期A区商品房的开发建设以及销售的口头协议，盈合鑫公司亦确认该口头协议。此后，大都公司以盈合鑫公司的名义开发建设位于武汉市江夏区五里界街东湖街村、毛家畈村绿洲长岛一期A区商品房，并进行销售。盈合鑫公司不服该判决，上诉至武汉市中级人民法院，2018年6月4日，武汉市中级人民法院作出（2018）鄂01民终3368号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。上述判决已经发生法律效力。2016年11月15日后，武汉市生态环境局针对空气污染以及中高考发布通知，要求各建筑工地短暂停止施工或停止夜间施工。2018年5月18日，盈合鑫公司的股东变更登记为河南鑫苑广晟置业有限公司。截至本案辩论终结时，案涉房屋尚不具备合同约定的交付条件。一审法院认为：本案为商品房销售合同纠纷。案涉房屋由盈合鑫公司开发建设，大都公司以盈合鑫公司的名义并以盈合鑫公司作为出卖人与作为买受人的李坤堂签订的《武汉市商品房买卖合同》系合同双方当事人真实意思的表示，不违反法律规定及公序良俗，依法成立、生效，合同双方当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。案涉合同签订前后，大都公司分别于2013年12月25日、2016年9月24日向李坤堂出具收款事由为绿洲长岛房款（22-03）或首付款或购房定金、对应票面金额分别为100000元、467000元、934957元的收据三张。基于前案生效判决认定大都公司与盈合鑫公司存在由大都公司代理开发建设、销售位于武汉市江夏区五里界街东湖街村、毛家畈村绿洲长岛一期A区商品房的法律关系，大都公司作为代理人在代理权限内开发建设并以盈合鑫公司的名义与李坤堂签订《武汉市商品房买卖合同》销售案涉房屋的行为对被代理人盈合鑫公司产生法律效力，故向大都公司支付购房款应认定为向盈合鑫公司支付购房款。李坤堂向盈合鑫公司、大都公司支付的购房款之和已经超出了案涉合同约定的购房款，一审法院确认李坤堂履行了合同项下支付购房款的义务，盈合鑫公司应履行合同约定的按时交付案涉房屋的义务。到庭当事人均当庭确认案涉房屋尚不具备合同约定的交付条件，盈合鑫公司逾期交房的行为违约，应承担违约责任。截止本案辩论终结时，距离合同约定的交房宽展期已超过了6个月，且李坤堂要求继续履行合同，故盈合鑫公司应按案涉《武汉市商品房买卖合同》中“出卖人超过约定的宽展期届满日6个月（即2017年3月31日）后交房的，出卖人应于约定的宽展期届满的次日起至出卖人书面交房通知确定的交付日之首日止，按日向买受人支付其已付房价款万分之二的违约金”的约定计算并支付违约金。故李坤堂主张盈合鑫公司支付以已付房价款1214357元为基数按每日万分之二计算自合同约定的交房宽展期届满的次日起至实际交房之日止的违约金，有理合法，一审法院予以支持。李坤堂还主张大都公司对盈合鑫公司应支付的违约金承担连带清偿责任，由于前案生效判决认定大都公司与盈合鑫公司存在由大都公司代理开发建设、销售位于武汉市江夏区五里界街东湖街村、毛家畈村绿洲长岛一期A区商品房的法律关系，大都公司作为代理人在代理权限内实施的民事法律行为由被代理人盈合鑫公司承担法律后果，且李坤堂未予举证证明大都公司在本案中存在承担相应责任的证据，故对李坤堂的该主张，因举证不能及于法无据，一审法院不予支持。李坤堂还主张盈合鑫公司交付双方签订的《武汉市商品房买卖合同》，盈合鑫公司当庭承认该诉讼请求，由于当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利，盈合鑫公司承认该诉讼请求，一审法院予以确认。盈合鑫公司辩称与大都公司之间就案涉房屋不存在任何委托代理关系，亦未委托大都公司代理销售、代收购房款，其他类似案件庭审中所认定的代理关系，不能适用于本案。由于在前案的审理过程中，盈合鑫公司、大都公司当庭确认两公司达成了由大都公司以盈合鑫公司的名义代理开发建设、销售位于武汉市江夏区五里界街东湖街村、毛家畈村绿洲长岛一期A区商品房的口头协议，该口头协议是当事人真实意思的表示，不违法法律强制性规定及公序良俗，一审法院作出判决对此予以确认，该判决已发生法律效力，现盈合鑫公司在其股东登记变更后否认其之前作出的民事法律行为，于法无据，故对盈合鑫公司的该辩称意见，一审法院不予采信。盈合鑫公司辩称未收到李坤堂的购房款，上文已对此进行了论述，不再累述，对该辩称意见，一审法院不予采信。盈合鑫公司提交武汉市生态环境局官网发布的5份文件，辩称因政策原因导致停工21.5天属于不可抗力因素，该停工时间不应计算至逾期交付天数中。由于盈合鑫公司提交的5份文件证明的停工时间均发生在合同约定的交房宽展期后，且政府部门要求停工时间短暂，盈合鑫公司在超过了合同约定的交房日两年多的本案辩论终结时仍不能交付符合合同约定条件的案涉房屋，证明盈合鑫公司不能按约交房并非政策原因导致，故盈合鑫公司的该辩称意见，于法无据，一审法院不予采信。依照《中华人民共和国民法总则》第三条，《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，一审判决：一、武汉盈合鑫置业有限公司于本判决生效后五日内支付李坤堂以1214357元为基数自2016年10月1日起按每日万分之二的标准计算至武汉盈合鑫置业有限公司交付具备案涉《武汉市商品房买卖合同》约定交付条件的案涉房屋之日止的违约金。二、武汉盈合鑫置业有限公司于本判决生效后五日内交付李坤堂双方签订的《武汉市商品房买卖合同》（合同备案号：夏150023573）一份。三、驳回李坤堂的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定,加倍支付延迟履行期间的债务利息。本案受理费4786元，减半收取为2393元，由武汉盈合鑫置业有限公司负担。二审时，被上诉人提交了武汉盈合鑫置业有限公司鑫苑公司专项工作小组向业主发出的《致绿洲长岛项目一期购房者的一封信》，拟证明上诉人向业主承诺了交房和支付赔偿。对于原审认定的事实，上诉人认为一审法院对大都公司与案外人武汉九立投资集团有限公司达成口头协议的认定并不属实，对其他事实没有提出异议。原审查明的事实属实，本院予以确认。上诉人的上诉请求是否有理是本案争议的焦点。上诉人的第一项上诉理由，涉及到本案应当承担责任的主体。本院认为，本案双方据以发生纠纷的基本合同是《商品房买卖合同》，该合同的签订双方是上诉人与被上诉人，关于购房款的具体收款单位，虽然上诉人称房款系大都公司所收，自己与大都公司没有委托关系，不应承担相应的责任，但众多的购房者将房款付向了合同以外的当事人而上诉人未及时予以纠正，这不符合常理。故本院认为，本案收款方是谁不影响双方所签合同的事实与效力。上诉人与大都公司之间有无纠纷，不影响上诉人作为合同一方应当承担的合同责任，况且，上诉人与大都公司具有委托关系已由本院此前生效的民事判决所确认。关于上诉人所说的21.5天因政府政策原因停工应免责的上诉理由，本院认为，从现有的证据看，上诉人没有足够的证据证明政府的有关通知是合同明确约定的免责事由，也没有足够的证据证明该通知在时间与地域上与上诉人项目的实施时间及施工地域相重合。故对上诉人的该项上诉理由，本院不予支持。关于违约金过高的上诉理由，本院认为，违约金的调整系根据上诉人的请求、被上诉人的损失及其他情况综合确定的，双方当事人约定的日万分之二的违约金支付标准，就本案具体情况而言，并不属于过高，故对该项请求本院亦不予以支持。综上所述，盈合鑫公司的上诉请求不成立。一审判决认定事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费4786元，由上诉人武汉盈合鑫置业有限公司负担。本判决为终审判决。审判长 童 新审判员 张海鹏审判员 龚治国二〇一九年十一月十五日书记员 宋 飞