湖南省张家界市永定区人民法院民 事 判 决 书（2019）湘0802民初484号原告：张家界科信电子有限公司，住所地张家界市永定区官黎坪办事处鲤鱼池居委会鼎泰逸景园G1栋19AB02室。法定代表人：曹荣武，总经理。委托诉讼代理人：杨富强，湖南正诚律师事务所律师。委托诉讼代理人：杨瑶。系原告公司员工。被告：张家界市第一中学，住所地张家界市永定区阳湖坪街道办事处前社社区。法定代表人：覃正云，校长。委托诉讼代理人：张玉峰，湖南天门律师事务所律师。委托诉讼代理人：屈福建，系被告信息化办公室主任。原告张家界科信电子有限公司与被告张家界市第一中学合同纠纷一案，本院于2019年1月25日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告张家界科信电子有限公司的委托诉讼代理人杨富强、杨瑶，被告张家界市第一中学的委托诉讼代理人张玉峰、屈福建到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告张家界科信电子有限公司向本院提出诉讼请求：1、判决被告支付原告设备款项123623元；2、被告承担本案的诉讼费用。事实与理由：2017年4也29日，经公开招标，原告与被告签订了《政府采购合同协议书》。合同约定由原告为被告的新校区安装弱电设系统及相关的服务。在合同履行过程中，由于原设计的考场系统不能满足省考试院监控指挥中心的要求，双方协调在招标文件设备清单外增加了部分设备。增加的设备费用共计123623元。同时，建设过程中根据需要也减少了部分设备。2017年10月双方对工程进行了验收。在结算时，减少的设备如实核减了费用，但增加的设备，被告不同意增加费用。为维护原告的合法权益，根据双方的合同约定，特此诉讼。被告张家界市第一中学辩称：1、合同签订的时间为2017年4月28日；2、原被告签订的合同涉及到弱电设备系统及相关服务，2017年4月20日在给被告方提交的标书中明确承诺满足湖南省招生考试院相关要求，但是在最后原告就这块建设起后经过相关部门验收后，导致被告建设的系统不能发生作用，现在是整改后所产生的费用。请求法庭依法驳回原告的诉求。查明的事实根据当事人的诉辩主张和举证质证情况，本院确认以下法律事实：2017年4月20日，原告张家界科信电子有限公司在张家界市第一中学新校区弱电设备系统及相关服务项目建设招标中中标，张家界科信电子有限公司在投标文件出具《承诺书》一份，内容为：“张家界市第一中学：我公司将严格按照湖南省招生考试院相关要求进行设计与施工，在方案设计中我公司所选用的监控产品性能均满足省考试院相关要求，同时我司将遵守省考试院高考建设原则，保证建好的高考监控系统，达到湖南省招生考试院的验收标准及国家级考试要求。并在每年高考期间，我公司将联合设备厂商（华为网络和天地伟业监控）售后工程师，驻守学校以保证巡考设备稳定运行。特此承诺！投标单位张家界科信电子有限公司，法定代表人曹荣武，2017年4月20日。”原告张家界科信电子有限公司中标后，同年4月28日，原告张家界科信电子有限公司（乙方）与被告张家界市第一中学（甲方）签订了《政府采购合同协议书》；合同约定：项目名称为政府采购，项目内容为张家界市第一中学新校区弱电设备系统及相关服务。合同金额为5698208元，合同起始日期2017年5月2日，完成日期为2017年7月2日，共计60天，地点为张家界市第一中学新校区（张家界市永定区阳湖坪镇），方式为按标书的清单内容总承包；付款：完成合同价款30%时支付一次，完成合同价款70%时支付一次，此两次支付均按实际合同价款的70%支付，货物验收合格后经审计后，付至合同价款的95%货款，5%作为质保金，验收合格一年后无利息支付。验收合格后，乙方出具合法发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续；甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收，甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位报告单。合同签订后，张家界科信电子有限公司按照合同约定对张家界市第一中学新校区弱电设备系统及相关服务项目进行建设。2017年11月15日，张家界科信电子有限公司在张家界市第一中学新校区弱电设备系统及相关服务项目建设完工后，向张家界市第一中学申请验收，并提交《张家界市第一中学新校区弱电设备系统采购及相关服务项目验收申请表》，验收内容为机房基础装修系统、整体机房系统、服务器存储系统、网络设备系统、一卡通设备系统、公共广播设备系统、校园电子监控、巡考设备系统。申请验收单位意见为我公司提供的产品、服务均已安装完毕、调试完成，运行正常，操作培训完成，达到验收标准，特此申请完工验收。张家界市第一中学验收小组在验收申请表上意见为网络、监控、广播、一卡通系统已投入使用，验收小组成员屈福建、陈运楚、龚党生、徐运涛在申请表上签署姓名。2018年4月2日，张家界市永定区招生考试委员会向张家界市第一中学发出《关于国家教育考试“互联互通”平台建设的通知》，内容：“张家界市第一中学：经湖南省教育考试院、张家界市教育考试院对你校标准考点建设的现场检查，发现未建“互联互通”平台，无法实现与省、市指挥平台“互联互通”。根据《国家教育考试标准化考点建设要求》，请你校迅速与省考试院具有“互联互通”建设平台资质的公司联系，并组织实施，以确保与省、市指挥平台实现互联互通，达到国家教育考试标准化考点要求。”2018年4月25日，张家界市第一中学向张家界科信电子有限公司发出《关于我校考场系统不能满足省招生考试指挥中心要求须及时整改的函》，内容显示经省考试院对张家界市第一中学标准化考场检查，发现考场系统不能满足省考试院监控指挥中心要求。要求张家界科信电子有限公司在2018年5月5日之前整改到位，满足省考试院监控指挥的要求。2018年5月7日，张家界科信电子有限公司向张家界市第一中学发出《关于张家界市第一中学高考巡考系统对接的回函》，内容为：“张家界市第一中学：接贵单位通知关于考场系统对接省招生考试指挥中心的函，我公司积极与招生考试院指定供应商成都佳发安泰科技有限公司联系，及时沟通处理。张家界市第一中学考场平台与省市考试院互联互通的问题不是我公司单方能解决的问题，我们也多次与校方、佳发公司配合处理对接事宜，事情进展不是我公司一方能解决好的。”2018年12月20日，原告张家界科信电子有限公司与被告张家界市第一中学对弱电设备系统采购及相关服务未安装项目进行核减，数额为278580元。核减278580元后，张家界市第一中学向张家界科信电子有限公司支付了5419628元。张家界科信电子有限公司为达到省考试院监控指挥的要求，再次增加设备为三合一服务器、网络摄像机、存储服务器、客服端软件、网管软件等设备。增加设备的工程造价经本院委托鉴定，2019年9月12日，张家界方正建设项目管理有限公司作出张方正鉴字（2019）014号《关于张家界市第一中学新校区弱电设备系统采购及相关服务项目中新增设备及相关服务工程的造价鉴定意见书》，鉴定结论意见为张家界市第一中学新校区弱电设备系统采购及相关服务项目中新增设备及相关服务的工程造价为90375.99元。判决的理由和结果本院认为：原告张家界科信电子有限公司与被告张家界市第一中学签订的《政府采购合同协议书》，是双方当事人真实意思表示，且不违反法律法规强制性规定，合法有效，应予确认。合同签订后，双方当事人应当按照合同的约定履行各自的义务。工程完工后，验收小组作出了验收意见，并对工程造价重新核定，张家界市第一中学对《政府采购合同协议书》中约定的价款，在核减工程造价后支付相关工程款，但对增添设备的工程款没有支付。在合同履行过程中，原、被告双方对增添设备的工程造价没有进行约定。但在整个工程整改完工后，张家界市第一中学已接受设备，并投入使用，应当支付相应的工程款项。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十一条、第一百零七条的规定，判决如下：一、被告张家界市第一中学于本判决生效后十日内向原告张家界科信电子有限公司支付下欠的工程款90375.99元；二、驳回原告张家界科信电子有限公司的其他诉讼请求；如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本判决书发生法律效力后，一方当事人拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请强制执行，申请执行的期限为二年。案件受理费2772元，适用简易程序减半收取1386元，由被告张家界市第一中学负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖南省张家界市中级人民法院。审判员  龚君健二〇一九年十一月二十九日书记员  贺玲玲附相关法条《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第六十一条合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。