宁夏回族自治区银川市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）宁01民终2679号上诉人(原审被告)：石家庄高新区金澜环保科技有限公司，住所地：河北省石家庄市高新区天山大街266号8幢1号房。法定代表人：王素霞，该公司经理。委托诉讼代理人：勾慧泽，河北理苑律师事务所律师。被上诉人(原审原告)：宁夏宝利新能源有限公司，住所地：宁夏回族自治区宁东基地化工新材料园区四号路以西、二号路以北。法定代表人：朱爱民，该公司经理。委托诉讼代理人：李彦峰，宁夏辅德律师事务所律师。上诉人石家庄高新区金澜环保科技有限公司（以下简称金澜公司）与被上诉人宁夏宝利新能源有限公司（以下简称宝利公司）买卖合同纠纷一案，不服宁夏回族自治区灵武市人民法院（2019）宁0181民初935号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷审查和询问双方当事人及委托代理人，对证据和事实进行了核对，认为本案符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十九条第一款之规定，决定对本案不开庭审理。本案现已审理终结。上诉人金澜公司提出上诉请求：1、撤销原审判决，改判驳回被上诉人诉讼请求；2、一审、二审诉讼费由被上诉人承担。事实与理由：被上诉人没有证据证明上诉人存在违约，使得被上诉人的合同目的不能实现。合同约定2018年2月12日之前给付第一笔款88.8万元，宝利公司实际给付时间为2018年3月1日，违约给付半个月之久。合同约定设备到达宝利公司现场并经其验收合格后24小时内付清第二笔款，宝利公司应于2018年6月6日给付第二笔款88.8万，宝利公司违约90日才付款。2018年8月4日、8月18日宝利公司自行采购涉案装置的核心部件、电线电缆属于双方协商一致结果，有监理材料记载为证，彼此不存在违约行为。2018年9月30日，金澜公司完成整个设备的安装调试工作，并且已经全部合格，然而宝利公司又私自委托第三人进行改装，使设备的参考数据发生变动，这是宝利公司单方行为所致，是宝利新公司违约，金澜公司不存在违约的行为。金澜公司没有收到宁夏辅德律师事务所的律师函。宝利公司诉状既请求解除合同，又请求金澜公司配合宝利公司环保验收，足以表明合同履行。被上诉人宝利公司辩称，上诉人未依约交付合同设备，且未按照合同约定按时完成设备安装验收，其行为已经构成违约。上诉人逾期交货、逾期完工的违约行为已经构成合同解除的条件，被上诉人有权解除合同。宝利公司一审诉讼请求：1．解除原、被告签订的《脱硫脱硝装置采购安装合同》；2．被告向原告支付违约金1358640元（违约金计算至2018年9月30日）；3.被告向原告交付脱硫脱硝装置完整竣工资料，并配合原告完成脱硫脱硝装置的环保验收工作；4．本案诉讼费由被告负担。原审法院查明，2018年2月7日，宝利公司与金澜公司签订《脱硫脱硝装置采购安装合同》，合同约定乙方（金澜公司）为甲方（宝利公司）脱硫脱硝装置的设备提供供货及安装、配合验收及其他售后服务等；此装置为EPC总包，含所有的土建；设备等的设计并出盖章蓝图，含在线监测系统；合同总价款为296万元整，含税；付款方式为分期支付，合同签订后5日内，甲方向乙方支付合同总价的30％，即88.8万元预付款；所有设备全部货物到达甲方现场并经甲方验收合格后24小时内（或主体设备安装到70％），甲方向乙方支付合同总价的30％，即88.8万元到货款；全部设备、材料安装、调试完成并经甲方验收合格，且通过环保局（或具备资格的第三方检测）的验收后，（验收应在15日内完成，否则视为验收合格）且开具本合同项下的全额增值税发票后的15天内，甲方向乙方支付合同总价的30％，即88.8万元安装调试款；剩余合同总价的10％，即29.6万元，在所有设备试运行后能够安全稳定运行12个月无任何质量问题的情况下，甲方向乙方出具《质量合格证明》后的45天内一次性无息返还；预付款到账后35个工作日发货（自预付款到账之日起，必须保证工程工期不少于60日）；安装完工时间为2018年4月30日；如果乙方未能在规定交货期限内交付设备或完成设备安装的，则应按本合同约定向甲方支付逾期违约金，违约金计算方法为每延期一天支付合同总价款的3‰。逾期时间应按实际交货日期或完工日期与约定的交货日期或完工时间之间的差值来计算；乙方未能按本合同约定交货或完工，逾期超过30天的，甲方可以直接向乙方发出解除合同的通知；甲方行使合同解除权时，有权要求乙方返还此合同项下已支付的所有款项并向甲方支付合同总价款30％的违约金，违约金不能弥补损失的，乙方还应赔偿甲方的全部经济损失。合同还对其他事项进行了约定。合同签订后，宝利公司于2018年3月1日向金澜公司支付预付款888000元。后金澜公司并未完全按合同约定供货，且合同约定的货物有些是由宝利公司提供。2018年6月5日，宝利公司以银行承兑方式支付金澜公司货款888000元。金澜公司已安装完成的设备，存在不按合同约定进行安装的情况，宝利公司提出问题后，金澜公司至今也未整改完毕。合同约定的金澜公司配合验收及其他售后服务也未完成。原审法院认为，宝利公司与金澜公司签订的《脱硫脱硝装置采购安装合同》是双方真实、自愿的意思表示，不违反法律规定，属有效合同。合同约定金澜公司未能按本合同约定交货或完工，逾期超过30天的，宝利公司可以直接向金澜公司发出解除合同的通知，金澜公司至今未能按合同约定交货，也未按合同约定完工，故宝利公司主张解除双方签订的《脱硫脱硝装置采购安装合同》的诉讼请求，符合合同约定，一审法院予以支持。合同约定如果金澜公司未能在规定交货期限内交付设备或完成设备安装的，则应按本合同约定向宝利公司支付逾期违约金，违约金计算方法为每延期一天支付合同总价款的3‰。合同约定的违约金过高，一审法院调整为按合同总价款的日万分之五计算，计算期间为宝利公司自认的自2018年4月30日至委托第三人完成整个设备安装调试的时间2018年9月30日，违约金为227920元，一审法院予以支持。因宝利公司主张解除宝利公司与金澜公司签订《脱硫脱硝装置采购安装合同》，一审法院予以支持，故宝利公司主张金澜公司交付完整竣工资料并配合宝利公司完成脱硫脱硝装置的环保验收工作，一审法院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十七条、第一百一十四条、第一百三十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条第一款规定，判决：一、解除原告宝利公司与被告石家庄高新区金澜环保科技有限公司签订的《脱硫脱硝装置采购安装合同》；二、被告石家庄高新区金澜环保科技有限公司于本判决生效后十日内支付原告宁夏宝利新能源有限公司违约金227920元；三、驳回原告宁夏宝利新能源有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费17058元，减半收取8529元，由原告宁夏宝利新能源有限公司负担7098元，由被告石家庄高新区金澜环保科技有限公司负担1431元。二审中，双方均未提交证据。二审查明的事实与原审法院查明案件事实一致，本院予以确认。本院认为，本案合同性质实为承揽合同性质。金澜公司设计并出蓝图，供货安装调试达到使用效果。金澜公司未按合同约定完成货物调试以达到使用效果，构成违约。宝利公司主张解除双方签订的《脱硫脱硝装置采购安装合同》的诉讼请求，原审法院予以支持，并无不当，本院予以维持。宝利公司主张违约金按照合同约定每延期一天支付合同总价款的3‰。合同约定的违约金过高，一审法院调整为按合同总价款的日万分之五计算，并无不当，本院予以维持。金澜公司上诉称完成整个设备的安装调试工作，并且已经全部合格，宝利公司又私自委托第三人进行改装，使设备的参考数据发生变动，其并未提交证据证明，本院不予采信。综上所述，上诉人的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费4719元，由上诉人石家庄高新区金澜环保科技有限公司负担。本判决为终审判决。审判长  马少骏审判员  王文花审判员  解 杰二〇一九年十一月二十日书记员  王丽蓉