文书内容云南省昆明市中级人民法院民 事 判 决 书(2019)云01民终7387号上诉人（原审被告）：云南正林实业集团有限公司。法定代表人:卢圣敬,董事长。委托诉讼代理人：陈玉辉，福建八闽律师事务所律师，特别授权代理。被上诉人（原审原告）：湖南高城消防实业有限公司。法定代表人：陶孝文，总经理。被上诉人（原审原告）：湖南高城消防实业有限公司云南分公司。负责人：钱蕾。两被上诉人共同委托诉讼代理人：白云，云南唯真律师事务所律师，特别授权代理。上诉人云南正林实业集团有限公司（以下简称“正林公司”）因与被上诉人湖南高城消防实业有限公司（以下简称“高城消防公司”）、湖南高城消防实业有限公司云南分公司（以下简称“高城消防云南分公司”）建设工程施工合同纠纷一案，不服昆明市五华区人民法院（2019）云0112民初6029号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年9月18日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。上诉人正林公司上诉请求:1.撤销一审判决，将本案发回重审。2.本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。事实和理由:一、一审法院在案件开庭前一天才向上诉人送达被上诉人的证据材料，属于严重违反法定程序。二、上诉人尚欠的工程进度款应当以二审核定的金额为准。一审法院错误认定涉案工程进度款以一审核定金额为准，属于认定案件基本事实错误。三、本案工程进度款不具备支付条件。根据合同约定，被上诉人应先向上诉人提供一期的建安发票。被上诉人高城消防公司、高城消防云南分公司答辩称：一审认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。正林公司向一审法院提出诉讼请求：1、被告向原告支付拖欠的工程进度款9400825.77元，并向原告支付自起诉之日起至款项付清之日止按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息；2、请求确认原告对被告所欠工程进度款就该工程折价或拍卖所得价款具有优先受偿的权利；3、判令被告承担本案的诉讼费用。一审法院认定事实如下：一、2014年8月27日，原告高城消防公司（乙方）与被告正林公司(甲方)签订《昆明市西山区马街一期消防工程施工承包合同书》，约定甲方将位于昆明市西山区马街西山区马街一期消防工程发包给乙方施工。项目内容：室内外消防栓系统、自动水喷淋灭火系统、气体灭火系统、送风排烟系统、火灾自动报警系统、防火卷帘门（含防火门）系统、应急照明及疏散系统、消防联动系统、具体施工内容以施工图纸为准。合同总价：本合同预算造价约为120000000元，工程完成后按实际工程量结算；工期：在“马街一期”主体建筑结构封顶时，乙方必须将本合同项下“马街一期”地下三层至地上五层商场所承担的消防工程内容全部施工完毕；乙方必须于每月28日向甲方提供本月进度情况及下月进度计划相应统计报表；若在施工过程中产生图纸变更由此而发生的工程量增减甲方按实签证工程量，但结算单价及结算依据同上；乙方承诺将本合同项下的工程建设施工的全部工程款50%向甲方购买马街一期店面或住宅(乙方向甲方购买的楼盘位置、面积及总价款另详)，甲方承诺给乙方的马街一期店面或住宅按甲方制定的统一售楼价格表的9.8折优惠给乙方，50%按进度支付现金。乙方应于每月28日前向甲方报送乙方当月已完工程量清单、工程进度款结算报告（含详细工程量计算书、计算公式）及相关资料，否则甲方有权顺延支付工程进度款，经甲方确认后（1）若有乙方委托代售的楼款存在甲方的专用账户上，并有足够的款额，则甲方按已审核、确认的进度款的85%付还乙方；（2）若乙方委托代售存在甲方专用账户上的售楼款，不足以支付50%进度款时，则甲方按账户上的实际余额支付进度款，工程进度款不足50%部分由乙方自行筹借解决，另40%进度款由甲方支付现金；（3）若乙方委托代售存在甲方专用账户上的售楼款为零时，乙方承诺甲方只需再付40%工程进度款，工程施工用款由乙方自行筹借解决；（4）若存在局部、分部验收工程，验收合格后可按先后结算并按结算价支付到95%；工程竣工后，按照双方约定的办法分别编制工程竣工结算，在工程竣工验收合格后七天交付甲方审定并交清所有资料后，甲方须在一个月内审核完毕并预留工程总造价的5%作为工程保修金，质保期为一年，从消防验收合格之日起计算，待保修期满后无质量问题，15日内一次性结清余款。若无现金保留，乙方可用金额相等的楼房抵押在甲方作为工程保修金使用；工程款结算：本工程竣工验收合格后，乙方应向甲方递交经甲方审核确认的竣工图、工程结算书等完整的竣工结算资料。甲方对乙方提供的资料进行审核时，乙方应予积极配合。2017年6月15日，被告正林公司出具《情况说明》，内容为：“我司与承包方（湖南高城消防实业有限公司）于2014年8月27日签订的《昆明市西山区马街一期消防工程》施工合同，该合同项目名称西山区马街一期与山海城邦（西山区第47号城中村改造片区一期）项目一致，包含A1-1地块、A1-2地块、A1-3地块、A2-1地块、A2-2地块、A2-3地块、A2-4地块等。特此说明，以便于竣工验收、消防验收、资料归档。”上述合同签订后，原告高城消防云南分公司进行了工程施工并分30次向被告正林公司提交了《工程款支付申请表》及相关附件，每份申请表中监理单位、被告正林公司相关部门及人员均签字进行了确认。详情如下：            序号              申报时间              报审      金额              核定      金额              工程内容                  1              2014年9月26日              1631560.69元              960557元              A1-1、A1-2、A2-1、A2-2、A2-3、A2-4地块地下室、底商及住宅自动报警、应急照明、风管制作与安装及防火门的工程量                  2              2014年10月27日              8059766.01元              5786443.32元              A2-1、A2-2等地块地下室、底商及住宅消防水、电、风的工程量                  3              2014年11月25日              6519354.12元              2967274元              A1-1、A1-3、A2-1、A2-2、A2-3、A2-4等地块地下室、底商及住宅消防水、电、风的工程量                  4              2014年12月26日              4119662.15元              2115053.09元              A2-1、A2-4地块风管制作与安装及阀门安装的工程量                  5              2015年1月16日              5546110.38元              1214562.33元              A1-1、A1-3、A2-1、A2-2、A2-3、A2-4等地块地下室、底商及住宅消防水、电、风、防火门的工程量                  6              2015年4月24日              348313.51元              200592.74元              A1-1、A1-3、A2-1、A2-2、A2-3、A2-4等地块地下室、底商及住宅消防水、电、风的工程量                  7              2015年5月25日              1197655.35元              525139元              A1-1、A1-2、A2-1、A2-2、A2-3、A2-4等地块地下室、底商及住宅消防水、电、风的工程量                  8              2015年6月25日              1782239.83元              1059781.28元              A1-1、A1-2、A2-1、A2-2、A2-3、A2-4等地块地下室、底商及住宅消防水、电、风、入户三防门工程量                  9              2015年12月25日              1181923.47元              778647.04元              A2-4地块地下室防排烟系统消声器制安，12-15#住宅消火栓箱及支管安装，14-15#住宅入户安装，G6、G8、1#、19#、21#、22#消防电线管预埋等的工程量                  10              2016年1月25日              706375.47元              578253.17元              A2-2地块地下室防排烟系统风管制安、10#住宅消火栓箱及支管安装，12、14、15#住宅入户门安装，G6、G8、G9地下室、1#、19#、22#、A2-3地下室消防电线管预埋等的工程量                  11              2016年3月25日              341986.43元              319865.23元              A2-2地块地下室防排烟系统风管制安，G6、G8、G9、1#、19#、21#、22#、23#、A2-3地下室消防电线管预埋等工程量                  12              2016年4月25日              254535.9元              235502元              S-A、S-B、1#、2#、9#、19#、22#、A2-3地下室消防电线管预埋等的工程量                  13              2016年5月25日              1144767.11元              1098400元              消防电线管预埋、入户门的安装、消防水喷淋系统等的工程量                  14              2016年6月23日              233958.64元              197498.6元              S-A、G9、1#、2#、9#、22#、A2-3地下室、G5、地下空间等的消防电线管的预埋的工程量                  15              2016年7月27日              485516.88元              369230.29元              S-A、G9、S-B、1#、2#、9#、S3、S5、22#、A2-3地下室、地下空间等消防电线管预埋的工程量                  16              2016年8月25日              495343.26元              425878.51元              S-A、G9、S-B、1#、2#、9#、22#、A2-地下室、幼儿园、地下空间等消防电线管预埋的工程量                  17              2016年9月25日              183833.25元              40318.18元              G9#16层顶板完成（1-8轴交A-G后浇带范围）、2#楼20-21层顶板完成、9#楼A座36-37层、B座36层顶板完成、A2-3地下室T-F轴交21-29轴后浇带范围B2层顶板完成、地下空间**：AA-C10轴交CL-CA轴B2层顶板完成、地下空间**：E2-E13轴交EF-EM轴B1层顶板完成等消防电线管预埋的工程量                  18              2016年10月25日              417741.94元              303150.18元              G9#17-19层、S-B底商五层、1#楼36-38层、2#楼22-25层、9#楼A座38层、B座37层、A2-1地块地下二层D-K轴交10-16轴顶、A2-3地块地下室T-F轴交21-29轴、地下室**21-29轴交T-F轴**楼机房层、幼儿园1-2层5-8轴交A-L轴、地、地下空间利用**A-C10轴交CL-CA轴B2层、AA-C10轴交CM-CA轴B1层、E区：E2-E13轴交EF-EM轴B1层等消防预埋的工程量                  19              2016年11月25日              2883798.84元              962709.89元              G9#楼；1#楼；2#楼;9#楼A座；A2-1地块地下室；A2-3地块地下室；幼儿园；兴苑路与西府路交叉地下空间利用E区等消防预埋的工程量，G8、G9#楼；S-B底商；3#楼；6#楼；7#楼；A2-1地块地下室；21#楼；13#楼等消防给水系统的工程量。10-15#、16#、17#、18#、20#楼等消防门的工程量                  20              2016年12月27日              6066078.05元              5448759.78元              G9#、1#楼、2#楼、9#楼等消防预埋的工程量，4#、16-18#、A2-4地下室防火桥架安装；G8、G9#楼、S-B底商、6#楼、7#号楼、A2-1地下室、19#楼、21#楼、A2-3地下室、A2-4地下室等消防给水系统的工程量；G10、G11消防门的工程量                  21              2017年2月27日              2147337.2元              1511944.66元              1#楼、2#楼、5#楼、A2-1地下室、A2-4地下室、地、地下利用空间等消防预埋的工程量，**楼、S-B地下室**楼**楼**楼、A2-1地下室**楼5底商等消防给水系统的工程量                  22              2017年4月25日              172981.35元              146567.59元              幼儿园、S6底商、23#楼A座、A2-3地下室B1层等消防预埋的工程量，S4底商等消防给水系统的工程量                  23              2017年10月25日              1184511.53元              443442.64元              10-15#住宅入户门安装完成、10#、12#楼电井防火门安装完成；23#楼AB座、7#地下通道等消防预埋的工程量；4#B座、18#部分管内穿线等应急照明及自动报警的工程量                  24              2017年11月27日              3845277.31元              2866092.28元              23#楼AB座、2#楼、A2-1地下室、地下空间等消防、地下空间等消防预埋的工程量8#楼管内穿线等应急照明及自动报警的工程量；A2-4地下室、A2-1地下室消防桥架安装工程量；16#、17#、18#楼消火栓箱及管道安装，10#-15#配合吊顶安装喷淋调节管，4#AB座、5#楼喷淋管道安装等消防水工程量；18#、4#AB座、10#、11#、14#、15#楼等入户门安装，21#AB座防火门门框安装等工程量                  25              2017年12月25日              4116761.61元              3299344.91元              23#楼AB座、2#楼、地下空间等消防、地下空间等消防预埋的工程量#、16-18#楼管内穿线等应急照明及自动报警的工程量；A2-4地下室、A2-1地下室消防桥架安装工程量；16#-18#楼喷淋阀门安装、消火栓箱及管道安装；4#AB座、5#楼喷淋管道安装消火栓箱及管道安装等消防水工程量；4#AB座、5#、16-18#楼入户门安装等工程量                  26              2018年2月4日              8356282.69元              7247527.57元              A2-1、A2-2、A2-4地块消防控制室主机设备安装；14#、15#楼自动报警末端设备及灯具、开关安装；1#楼屋面稳压泵、水箱等安装；A2-1地下室B2、B3层环管，泵房管道、水泵、阀门等安装；A2-4地下室B3层环管、湿式报警阀间，室外水泵接合器等安装；12-15#楼喷淋头安装；4#AB座、5#、入户门安装；10#、12#、13#、14#水电井防火门扇安装；21#AB座防火桥架安装；4#AB座阀门附件安装；23#楼AB座、2#楼、6#通道、8#通道等消防预埋工程量                  27              2018年4月25日              3553337.12元              3256500元              12#、13#、14#、15#楼自动报警末端器具及灯具、开关安装；A2-2地下室B2层消火栓环管阀门等安装；A2-4地下室B3层消火栓箱及支管等安装；10-15#楼防火门扇安装，4#AB座、5#楼湿式报警阀间及接环管安装；2#通道消防预埋工程量                  28              2018年5月28日              2056563.49元              1916600元              10#、11#楼自动报警末端器具及应急照明灯具安装；16#、17#楼湿式报警阀间及接环管安装等工程量                  29              2018年7月26日              2478689.42元              2241100元              10-15#楼自动报警系统调试、应急照明系统调试；10#、11#楼自动报警末端器具及应急照明灯具安装；A2-1消防泵房双电源柜及电缆敷设完成；A2-2地下三层消防水环管安装完成；4#AB座、5#楼入户门已安装完成等工程量                  30              2018年8月26日              6867494.7元              5690000元              4#、5#、16#、17#、18#楼自动报警系统、应急照明系统、喷淋系统安装完成；10#-15#楼干粉灭火器安装完成；A2-1、A2-2室外水泵接合器安装完成；4#、5#、16#、17#、18#楼防火门、入户门已安装完成等工程量                  合计                            78379757.7元                    54206735.28元                          另，除工程进度款外，原告高城消防云南分公司就施工过程中增加的工程分12次向被告正林公司提交了《工程签证单》或《签证事由申报单》，每份单据中监理单位、被告正林公司相关部门及人员均签字进行了确认。详情如下：                          申报时间              报审金额              核定金额              工程内容                  1              2016年6月3日              65135.76元              53441.59元              消防电011，20151210的确认（停工导致预埋管锈蚀，拆除更换材料重新安装事宜）                  2              2017年8月11日              796246.33元              262490.12元              消防电012的确认回复，现对关于A2-4地块地下室负一层消防电预埋事宜重新采用JDG管明敷，刷防火涂料处理费用进行签证                  3              2015年5月13日              150079.39元              141718.66元              根据联系单消防风003及签证事由申报单的回复，同意拆除A2-1、A2-2、A1-3、A2-4地块的风管拆除。现上报工程签证单                  4              2015年5月14日              45948.49元              44344.49元              根据消防风009工作联系单及签证事由申报单的回复，同意保护性拆除A2-4地块地下室及底商S4消防风管                  5              2015年5月13日              175734.78元              142932.66元              根据工作联系单消防水-010、011的回复同意A2-4地块水喷淋系统按新（修B）图施工，按原（修A）图施工完成部分拆除                  6              2017年4月28日              83654.83元              77852.75元              对A2-2地块S5、S7底商二三层及地下室负二层消防喷淋管道保护性拆除费用进行签证                                   7              2017年8月11日              198498.88元              174065.58元              依据工作联系单消防风018的确认回复及甲方所发工作联系单工程管理办（2016）84号，A2-4地块地下室负一层不设置吊顶，消防喷淋系统下喷改上喷，喷淋管道保护性拆除后重新安装                  8              2017年9月20日              81900元              37835.34元              对A2-4地块地下一层消防管、喷淋管、通风风管避让桥架配合拆改费用进行签证，签证事由申报单已确认，按签证事由申报单的回复要求增附拆装工程量表。因现场配合拆改繁琐、耗用工时较多，申请按工时费进行签证，增加材料耗用忽略不计，现场实际用工315个，单价260元/工日,共计81900元                  9              2017年11月29日              13200元              11880元              组织工人对A2-4地块10-15#住宅水井、电井内的垃圾进行清理，现已完成该项工作，并已上报签证申请。现场实际工时66个，单价200元/每日，费用共计13200元                  10              2018年1月8日              6800元              6120元              因18#楼施工通道改道，清理消防加工场地、材料场地，2017年11月26日至11月30日现场清理搬运实际用工55个，经现场协商甲方同意补给30个工作日；2017年11月26日、27日应甲方工程师现场安排完成S4底商屋面砌支墩工作，现场实际用工4个；上述工作，合计用工34个，单价200元/工日，费用共计6800元                  11              2017年12月29日              9096.54元              8512.60元              对A2-4、A2-1地块地下一层配电室和消防控制的喷淋管、消火栓管道保护性拆除                  12              2018年4月2日              4431.14元              4409.37元              对A2-1地下二层给水加压泵房喷淋管道保护性拆除                  合计                            1630726.14      元              965603.16      元                    二、关于工程款支付情况。1、2014年11月，原告高城消防云南分公司与被告正林公司签订了《马街消防工程款抵购房款协议书》，约定乙方将马街工程一期消防款以一次性付款方式向甲方购买马街摩尔城一期G8公寓共13间及S4-121号商铺，其中公寓7968729元，商铺12132120元，合计价款20100849元。甲方应付乙方的马街摩尔城一期消防工程款与乙方应付甲方的上述购房款进行抵销。2016年12月31日，双方签订《工程款抵购房款协议书》，约定乙方将马街工程一期消防款以一次性付款方式向甲方购买马街摩尔城一期4栋2单元20层2号、8栋1单元32层2号、17栋1单元10层6号、18栋1单元40层2号、18栋1单元41层2号、17栋1单元28层1号、9栋1单元20层6号住宅共7套，总价款6354375元。甲方应付乙方的马街摩尔城一期消防工程款与乙方应付甲方的上述购房款进行抵销。2017年7月21日，双方签订《马街消防工程款抵购房款协议书之补充协议》，明确甲方已于2014年12月5日与乙方指定签约人就S4-121号商铺抵购签订《商品房购销合同》，G8共13间公寓未签约，不再履行。以上共计抵扣18486495元（12132120元＋6354375元）2、原告提交的证据显示，2015年1月16日被告支付500000元、2015年2月11日被告支付1000000元、2015年2月12日被告支付1000000元、2016年2月4日被告支付600000元、2016年10月25日被告支付10000000元、2017年1月20日被告支付1000000元、2018年1月15日被告支付1500000元、2018年5月17日被告支付200000元、2018年7月9日被告支付300000元、2018年7月11日被告支付1000000元、2018年7月23日被告支付500000元、2018年7月31日被告支付500000元、2018年8月21日被告支付300000元、2018年9月10日被告支付500000元，以上共18900000元。两原告主张被告正林公司已付款项总计37386495元（18486495元＋18900000元）。三、关于工程验收情况。2018年7月24日工程竣工验收报告中记载，经建设单位、设计单位、施工单位及监理单位共同确认，A2-4地块10、11、12、13、14、15＃楼消防工程验收合格。2018年9月19日，案外人云南同晋消防检测评价有限公司作出《建筑消防设施检测评价报告》，明确山海城邦（西山区第47号城中村改造片区一期A2-4地块）10、11、12、13、14、15＃建筑设置的消防给水、消火栓系统（室外消火栓、室内消火栓）、自动喷水灭火系统、配置了手提式干粉灭火器等灭火设施；配置了火灾自动报警系统、应急照明和疏散指示标志、防烟排烟系统、防火门和防火卷帘等消防设施。以上设施的安装质量及功能符合云南省地方标准《建筑消防安全检测评价技术规程》DB53/67-2008的技术要求。2018年11月2日工作联系单显示，A2-4地块地上部分消防工程因正式电源未通，故昆明市公安消防支队建设工程消防验收申请无法进行，工程已实际移交给被告，待正式电源通电运行后再进行申报、验收。2018年11月6日的工作联系单显示，应被告正林公司要求，为满足物业装修需求，原告高城消防云南分公司已完成A2-1地块4、5＃、A2-2地块16、17、18＃楼的消防报警系统的安装及调试工作并试运行，阶段性移交给被告正林公司，确保消防验收顺利进行。四、庭审中，原告高城消防公司、高城消防云南分公司陈述：1、诉争《昆明市西山区马街一期消防工程施工承包合同书》系高城消防公司与被告签订，实际履行及收款均是原告高城消防云南分公司，要求确认两原告共同享有合同权利和承担合同义务。2、被告已确认的《工程款支付申请表》、《工程签证单》或《签证事由申报单》中，对于已完成的工程内容，现无法就“已竣工验收”、“未验收但实际移交使用”以及“未验收未移交”进行区分细化；3、工程尚未完工，也未结算，现处于停工状态。一审法院认为，《中华人民共和国合同法》第八条规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。”原告高城消防公司与被告正林公司签订的《昆明市西山区马街一期消防工程施工承包合同书》系双方当事人真实意思表示，合同条款不违反法律的效力性禁止性规定，合同内容合法有效，双方当事人均应按约全面履行合同义务。上述合同签订后，原告高城消防云南分公司实际履行了合同，并自2014年9月26日至2018年8月26日分30次向被告报送《工程款支付申请表》，申请支付工程进度款。自2015年5月13日至2018年4月2日分12次向被告报送《工程签证单》或《签证事由申报单》，申请支付增加工程量款项，上述单据中均有监理单位及被告相关部门工作人员签字确认，故对经被告审核的工程款金额，一审法院予以确认，即工程进度款为54206735.28元、增加工程量款项为965603.16元，共计55172338.44元。至于被告现是否应支付上述费用以及应支付的程度，一审法院认为，关于进度款的支付，《昆明市西山区马街一期消防工程施工承包合同书》中约定了四种情形，其中局部、分部验收合格的，支付至95%；其余情形支付比例自40%至85%不等。从原告所提交的《工程款支付申请表》、《工程签证单》或《签证事由申报单》记载的工程内容来看，涵盖了A1-1、A1-2、A1-3、A2-1、A2-2、A2-3、A2-4房屋，商铺、幼儿园、地下室等。其中、地下室等块10、11、12、13、14、15＃楼于2018年7月24日经建设单位、设计单位、施工单位及监理单位共同确认竣工验收合格，于2018年9月19日经检测单位检测合格并于2018年11月2日实际移交被告。A2-1地块4、5＃楼、A2-2地块16、17、18＃楼于2018年11月6日阶段性移交给被告正林公司，以上部分符合双方合同约定支付95%进度款情形。其余部分则属于支付40%至85%进度款情形，而根据庭审中查明的案件事实，现客观上无法就原告已完成工作内容分别属于何种情形进行区分。另一方面，诉争工程自2014年9月开始至今已近五年，现处于长期停工状态，何时能复工并实现竣工结算悬而未决，已无“进度”可言，无限期等待工程复工或验收再支付进度款明显不具有可行性，且对原告高城消防云南分公司来说也显失公平。财政部、建设部《建设工程价款结算暂行办法》第十三条规定：“工程进度款结算与支付应当符合下列规定…（三）工程进度款支付：1、根据确定的工程计量结果，承包人向发包人提出支付工程进度款申请，14天内，发包人应按不低于工程价款的60％，不高于工程价款的90％向承包人支付工程进度款…”一审法院以上述规定作为参考，结合本案实际认为，原告现主张按85%标准支付进度款不违反法律规定，也符合公平原则，余留的金额也足以保证工程质保金，故对原告高城消防云南分公司要求被告正林公司按工程款85%支付进度款的诉请，一审法院予以支持，具体支付金额为46896487.67元（55172338.44元×0.85），扣除原告高城消防云南分公司自认被告已付37386495元，被告正林公司现还应支付9509992.67元，原告高城消防云南分公司现主张被告正林公司支付9400825.77元不违反法律规定，一审法院予以确认。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条规定：“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。”原告高城消防云南分公司另主张被告正林公司支付自起诉之日起至款项实际付清之日止的逾期付款利息符合上述法律规定，一审法院亦予以支持，利率参照中国人民银行同期贷款利率计。关于原告高城消防云南分公司主张的优先受偿权问题，一审法院认为，《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定：“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十七条规定：“与发包人订立建设工程施工合同的承包人，根据合同法第二百八十六条规定请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。”第二十二条规定：“承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。”本案中，原告高城消防云南分公司是案涉工程的承包施工人，具备主张工程价款优先受偿权的主体资格。合同约定的工程款结算为：“本工程竣工验收合格后，乙方应向甲方递交经甲方审核确认的竣工图、工程结算书等完整的竣工结算资料…”也就是竣工验收，上报竣工资料及工程结算资料后即应支付工程款，案涉工程至今没有办理竣工验收手续，故原告主张工程价款优先受偿权没有超出法律规定的期限。综上，原告高城消防云南分公司的该项诉讼请求符合法律规定，一审法院予以支持。另，庭审中，原告高城消防公司及高城消防云南分公司一致向一审法院陈述，要求由两原告共同享有及承担诉争合同的权利义务，该要求系当事人处分自身权利行为，不违反法律规定，一审法院对此予以确认。综上，根据《中华人民共和国合同法》第八条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十七条、第二十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决：一、被告云南正林实业集团有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告湖南高城消防实业有限公司、湖南高城消防实业有限公司云南分公司工程进度款9400825.77元，并承担该款项自2019年4月8日起至实际付清之日止的利息（利率以中国人民银行同期贷款利率计算）二、原告湖南高城消防实业有限公司、湖南高城消防实业有限公司云南分公司在《昆明市西山区马街一期消防工程施工承包合同》工程款本金9400825.77元范围内，就工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。二审中，上诉人正林公司提交新证据：二审审核意见书、消防工程二审审核意见书签收登记薄。被上诉人质证认为：签字是我方人员签字，但不认可二审审核事项。本院认为，双方并未约定二审审核事项，对其证明目的不予认可，本院不予确认。二审经审理查明的案件事实与一审一致，本院予以确认。归纳双方的诉辩主张，本案的争议焦点是：上诉人的上诉理由是否成立？本院认为，首先，上诉人上诉主张一审违反法定程序的问题，经审查，一审法院在开庭前给予双方法定的举证期限，并送达开庭传票，上诉人主张的在开庭前一天才送达证据并不违反法定程序，本院不予支持。其次，对于审定金额应以二审金额为准的上诉理由，根据双方合同约定，上诉人对被上诉人报送的工程量清单进行审核、确认，并未约定二审审核事项，并且，从实际履行情况来看，被上诉人所报送的《工程款支付情况表》经过了监理、正林公司的确认，故对一审确认的所核定的工程进度款并无不当，本院予以确认。最后，上诉人主张涉案工程进度款未达到支付条件，应由被上诉人先向其交付建安发票。对此，本院认为，上诉人应当按照合同约定支付进度款，不能以此拒付工程进度款项，被上诉人可另行根据合同约定要求上诉人交付建安发票。综上，上诉人云南正林实业集团有限公司的上诉请求不成立，本院予以驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，本院予以维持。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(一)项及《诉讼费用交纳办法》第二十九条第一款之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费77606元，由上诉人云南正林实业集团有限公司承担。本判决为终审判决。审判长  蔡芸审判员  李希审判员  李娜二〇一九年十一月十三日法官助理石瑾书记员王崟榕