广东省广州市白云区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0111民初21659号原告(反诉被告)：深圳市捷瑞浩净化科技有限公司广州分公司，营业场所广州市白云区龙归段攀龙创意园A1栋205室，统一社会信用代码91440101MA59FDQJ2Y。负责人：李军。委托诉讼代理人：濮庆，广东融关律师事务所律师。被告（反诉原告）：广州市尚昇生物科技有限公司，住所地广州市白云区江高镇雄郭西路133号之一，统一社会信用代码91440101MA59ET5NX1。法定代表人：方可心。委托诉讼代理人：廖宇婷、周永丽，北京市盈科（佛山）律师事务所律师、实习人员。原告（反诉被告）深圳市捷瑞浩净化科技有限公司广州分公司（以下简称捷瑞浩公司）与被告（反诉原告）广州市尚昇生物科技有限公司（以下简称尚昇公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年5月24日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。捷瑞浩公司的委托诉讼代理人濮庆、尚昇公司的委托诉讼代理人廖宇婷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。捷瑞浩公司向本院提出诉讼请求：一、判令尚昇公司向捷瑞浩公司支付拖欠的工程款人民币206000元；二、判令尚昇公司向捷瑞浩公司支付所欠工程款违约金（工程款172000元按月2%的利率从2017年5月25日起计至付清所有工程款之日止，暂计至2019年7月16日的金额为89669元；工程款34000元按月2%的利率从2018年5月25日起计至付清所有工程款之日止，暂计至2019年7月16日的金额为9452元。因此暂计至2019年7月16日的违约金合计99121元）；三、本案诉讼费用由尚昇公司承担。事实和理由：捷瑞浩公司于2017年4月1日与尚昇公司签订《合同书》，合同约定：尚昇公司委托捷瑞浩公司负责设计、制造、安装、调试10万级车间装修工程，双方约定了工程范围、合同价款、工期、付款方式等内容。签订合同后，捷瑞浩公司依约施工，于2017年5月25日完工。捷瑞浩公司已多次要求尚昇公司验收并办理消字号证并支付剩余的工程款，但尚昇公司置之不理。为维护捷瑞浩公司的合法财产权益不受侵犯，现根据《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国合同法》的相关规定，特提起诉讼，请依法判决。尚昇公司辩称，一、捷瑞浩公司提供的装修不符合约定要求，同时也未按约定为尚昇公司取得消防批文以及办理消毒产品生产许可证（以下简称消字号证），因此捷瑞浩公司要求尚昇公司支付剩余装修款无依据。依据《合同书》第八条付款方式的约定，尚昇公司在拿到消字号证、工程验收通过后，向捷瑞浩公司支付工程总价款的25%，在工程验收后一年内支付工程总价款的5%作为工程质量保证金。所以，尚昇公司支付的前提条件是捷瑞浩公司为尚昇公司成功办理消字号证以及工程验收通过。而根据尚昇公司的员工王焕雄与捷瑞浩公司的负责人李军的电话录音内容可得知，捷瑞浩公司一直未为尚昇公司取得消防批文，这也是工程一直未进行验收，同时一直无法办理消字号证的直接原因，因此尚昇公司认为支付该工程款的条件未成就，尚昇公司无须支付剩余工程款。而质量保证金是指工程竣工验收交付使用后，由发包人预留部分的资金，若在合同约定期限内工程没有出现质量问题，发包人按约定支付保证金，若在合同约定期限内工程出现质量问题，则发包人无须支付质量保证金。而本案中，捷瑞浩公司提供的装修工程并不满足合同约定，没有通过消防部门验收及取得消防批文，需要进行整改。因此，尚昇公司支付质量保证金的条件同样未成就。二、捷瑞浩公司与尚昇公司协商解除合同后时隔一年多突然起诉尚昇公司，要求尚昇公司支付工程款，违反诚实信用原则．其诉求不应该得到支持。依据尚昇公司的员工王焕雄与捷瑞浩公司的负责人李军的电话录音内容可得知，因为捷瑞浩公司未按约定履行合同义务，王焕雄多次表示过要解除合同，而李军在2018年1月23日也表示如果还是没办法取得消防批文，就自动取消合同，结果捷瑞浩公司并没有办妥这件事情，之后一年多销声匿迹，断绝了与尚昇公司的所有联系，所以尚昇公司认为捷瑞浩公司已经以其行为表示同意解除合同。尚昇公司是在无法与捷瑞浩公司取得联系的情况下，发现工程存在质量问题后，才不得不委托其他装修公司进行整改，并委托其他公司帮助办理消字号证，导致尚昇公司额外支付了装修费以及办理证件的费用，这些损失应由捷瑞浩公司承担。综上，捷瑞浩公司违反了诚实信用原则，其提供的装修不符合合同约定的要求，未通过消防验收及取得批文，未通过洁净车间检验更未为尚昇公司办理消字号证，因此，尚昇公司支付工程款无事实与法律依据，请法庭驳回捷瑞浩公司的全部诉讼请求。尚昇公司向本院提出反诉请求：1、判令捷瑞浩公司向尚昇公司支付装修费60000元、办理消字号证费用25000元、检测费用5000元；2、判令本案诉讼费用由捷瑞浩公司承担。事实和理由：2017年4月1日，双方签订《合同书》，约定由捷瑞浩公司对尚昇公司的无尘厂房进行装修，双方约定厂房装修效果需要通过卫计委关于消毒卫生许可证的检测、通过消防部门验收并取得批复文件。尚昇公司在拿到消毒产品生产企业卫生许可证（即消字号证，下称消毒产品生产许可证）并且工程验收通过后，支付工程总价款的25%，即170000元，在工程验收后一年内支付工程总价款5%作为质量保证金，即34000元。同时，双方口头约定捷瑞浩公司为尚昇公司办理消毒产品生产许可证的职责包含在《合同书》中，若捷瑞浩公司未能成功办理消毒产品生产许可证，则视为工程验收未通过，尚昇公司也不需要支付相应的工程款。但捷瑞浩公司的装修并未达到约定的标准，其更未按约定为尚昇公司办理消毒产品生产许可证。2018年2月以后，捷瑞浩公司甚至搬离了办公场所，断绝了与尚昇公司的联系，尚昇公司只能另行委托其他装修公司继续装修厂房，为此支出装修费60000元。同时，捷瑞浩公司未遵守承诺为尚昇公司办理消毒产品生产许可证，导致尚昇公司另行委托他人办理消毒产品生产许可证，额外支出了25000元。根据《合同书》的约定，若经捷瑞浩公司装修后的车间无法通过卫计委关于消毒产品卫生许可证的检测的，无法通过消防部门验收并取得批复文件的，尚昇公司支出的检测费、审核费用以及整改费用由捷瑞浩公司承担。本案中，捷瑞浩公司的装修效果未达到约定标准，也未遵守承诺为尚昇公司办理消毒产品生产许可证，因此，尚昇公司为此支出的检测费、审核费用、装修费、办证费用都应该由捷瑞浩公司承担。经审理查明，2017年4月1日，尚昇公司（甲方）与捷瑞浩公司（乙方）签订《合同书》，甲方委托乙方设计、制造、安装、调试10万级车间装修工程，根据甲方提供的工艺要求及有关图纸资料及国家洁净室设计施工规范，经双方协商一致，约定如下：一、项目名称无尘车间装修工程；二、工程范围：（1）车间结构：彩钢板隔墙/吊顶安装、门窗安装、铝扣板吊顶；（2）车间电路:照明、插座、传递窗、风淋室、空调、应急照明用电安装；（3）排风系统安装；（4）净化系统：高效风口安装、送回风管/百叶、过滤器安装；（5）环氧自流平地板；（6）不锈钢防护栏安装；（7）进水/排水/气管安装；（8）消防工程安装；（9）消字号证；五、合同总价68万元，其中地板、消防、办证部分：1、消防工程（包含二次批文）121275元；2、环氧树脂自流平地板38115元；3、消字号证18000元；七、合同工期：50天，施工准备期5天，进场施工日期2017年4月5日，施工完成日期2017年5月25日，乙方应严格在工期内完成施工和调试工作（甲方设备进场安装时进行），乙方工期每延迟一天按工程总价0.5%罚款；乙方停工超过5天，甲方有权解除合同；八、付款方式：合同签订后，甲方即向乙方预付工程总价款的30%，即人民币208000元，空调净化设备进场及彩钢板吊顶完成后，甲方预付工程总价款的40%，即人民币272000元，拿到消字号证、工程验收通过后，甲方付工程总价款的25%，即人民币170000元，甲方预留乙方工程总价款的5%作为工程质量保证金即人民币34000元，工程若无质量问题，甲方在工程验收后一年之内付清余款；十、净化系统测试验收及工程综合验收：工程竣工后由双方约定，甲方负责安排第三方检测机构对洁净室各项技术参数按本合同规定的技术指标和国家有关规定进行验收性测试，验收工作由甲乙双方共同参加；甲方在接到乙方书面竣工通知之日起七日内组成验收小组，汇同乙方共同进行测试验收，超过七日未能组成验收小组并无合理原因的，即视为正常通过验收；十一、双方责任：甲方职责：甲方必须严格按合同规定的付款方式将工程款支付给乙方，若甲方付款超出合同规定的付款日期五天起，逾期一天按合同规定的付款金额的0.5%罚款；乙方职责：乙方确保所装修10万级洁净车间通过第三方关于消毒产品卫生许可证相关要求的检测并取得检测报告（若不通过，所有检测费用及整改费用由乙方承担）；乙方确保所承接工程能通过包括消防部门验收并取得批复文件、通过卫计委对消毒产品生产许可证现场审核（如不通过，乙方需承担现场审核费用及整改费用）；等等。关于尚昇公司已支付工程款的数额。捷瑞浩公司主张尚昇公司尚欠206000元，尚昇公司确认尚欠204000元，尚昇公司未就给付款项进行举证。双方确认涉案工程于2017年5月25日竣工。尚昇公司为证明捷瑞浩公司所做工程不符合约定需委托案外人重做产生相关费用，提供如下证据：1、尚昇公司（甲方）与深圳市欧德力净化设备有限公司（乙方）签订《工程施工合同》及转账记录。合同于2018年3月16日签订，约定：工程内容：一楼净化车间改造净化系统工程，包括彩钢板、空调、风管、线路等改造。工程要求：甲方车间净化区域按照洁净度十万级进行改造能正常使用，并能通过第三方检验机构检测；车间空调线路检修，空调正常运行；天花、彩钢板复原。工程总造价60000元，合同签订后付30000元，检测达标后一周内付30000元。合同签订当天，捷瑞浩公司付深圳市欧德力净化设备有限公司30000元。2、尚昇公司（甲方）与广州才人聚企业管理咨询服务有限公司（乙方）于2018年12月5日签订《消毒类产品卫生许可咨询合同》及转账记录。合同约定：甲方委托乙方承包《消毒类品卫生许可证》申证辅导工作，乙方负责辅导甲方通过准备相关资料，协助甲方确定组织机构和人员设置方案，指导甲方按照相关标准进行基础设施设备的配置，为甲方进行相关知识培训；费用25000元，合同签订当天支付15000元，领证后3天内支付10000元。尚昇公司于2018年12月13日支付15000元，2019年5月15日支付10000元，尚昇公司于2019年4月30日领取《消毒产品生产企业卫生许可证》。3、2018年1月24日，尚昇公司与时太计量检测技术（广州）有限公司签订《委托服务协议（检测）》，约定时太计量检测技术（广州）有限公司为尚昇公司灌装间、储瓶间、静置间（三十万级）等进行检测，检测费用共11370元。2018年1月18日、22日、23日，捷瑞浩公司的负责人李军与尚昇公司的工作人员王焕雄通电话，因消防部门不受理涉案工程的消防验收，双方商讨相关事宜。庭审中，尚昇公司称涉案工程的天花吊顶不平整，彩钢板连接不好，以及车间电路空调、风管的电路无法正常通电，捷瑞浩公司予以否认，尚昇公司未就此提供证据证明。对于消防工程安装及办理消字号证，捷瑞浩公司确认未完成，但其认为是整体工程的消防问题，与其无关，捷瑞浩公司也未就此提供证据。以上事实有合同书、工程施工合同及转账单、消毒类产品卫生许可咨询合同及转账回单、委托服务协议、消毒产品生产企业卫生许可证、录音及当事人陈述等证据予以证实。本院认为，捷瑞浩公司与尚昇公司自愿签订的《合同书》，合法有效，双方应恪守履行。本案争议焦点：捷瑞浩公司是否按合同约定履行了合同义务。尚昇公司主张捷瑞浩公司未按合同约定履行义务包括天花吊顶不平整，彩钢板连接不好，以及空调、风管的电路无法正常通电，消防工程安装未通过验收，未办理消字号证。对于天花吊顶不平整，彩钢板连接不好，以及空调、风管的电路无法正常通电，尚昇公司未提供证据证实，对尚昇公司的主张，本院不予采纳。对于消防工程安装未通过验收以及未办理消字号证，捷瑞浩公司予以确认，但认为责任不在捷瑞浩公司，是整体工程消防问题而不是涉案工程。尚昇公司则认为消防工程安装包括整个大厦的消防。本院认为，合同约定捷瑞浩公司承接的工程包括消防工程安装、办理消字号证，至于消防工程安装是包括整个大厦还是涉案车间，约定不明，车间消防是否通过验收与整个大厦消防相关联，从捷瑞浩公司的负责人李军与尚昇公司的工作人员王焕雄的对话可知，捷瑞浩公司并没有按合同约定完成涉案车间的消防工作。尚昇公司在未与捷瑞浩公司解除合同的情况下，聘请案外人承接涉案工程，同样存在违约。由于捷瑞浩公司未完成涉案工程导致尚昇公司将工程发包给案外人，对于尚昇公司支出的费用应当从尚未支付的工程款中扣除。尚昇公司主张已给付476000元，但没有提供证据证实，本院采纳捷瑞浩公司的意见，认定尚昇公司仅给付474000元，尚欠206000元。尚昇公司聘请案外人进行整改产生的费用及办理消字号证产生的费用共85000元，应当予以扣除。按合同约定检测费用由尚昇负担，因此，尚昇公司产生的检测费11370元应由尚昇公司自行负担。经核算，尚昇公司应给付捷瑞浩公司工程款为121000元。捷瑞浩公司未按合同约定履行，存在违约，其主张违约金，依据不足，本院不予支持。尚昇公司在未与捷瑞浩公司解除合同的情况下，擅自聘请案外人承接涉案工程，其反诉请求捷瑞浩公司支付装修费、办理消字号证费用、检测费用，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、自本判决生效之日起十日内，广州市尚昇生物科技有限公司给付深圳市捷瑞浩净化科技有限公司广州分公司工程款121000元；二、驳回深圳市捷瑞浩净化科技有限公司广州分公司的其他诉讼请求；三、驳回广州市尚昇生物科技有限公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费5877元，由深圳市捷瑞浩净化科技有限公司广州分公司负担3547元，广州市尚昇生物科技有限公司负担2330元，广州市尚昇生物科技有限公司负担部分在上述履行期限内直接向深圳市捷瑞浩净化科技有限公司广州分公司支付。反诉案件受理费2050元，由广州市尚昇生物科技有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审 判 长  张里活人民陪审员  黄凤仪人民陪审员  李伟波二〇一九年十一月二十二日书 记 员  陈珊珊