新疆生产建设兵团五家渠垦区人民法院   民 事 判 决 书     (2019)兵0601民初2119号   原告：新疆泰坤建筑安装工程有限公司，住所地：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街138号，统一社会信用代码： 916501035643915101。   法定代表人：张俊模，该公司总经理。   委托诉讼代理人：贾国瑞，新疆资本律师事务所律师。   被告：新疆明润时代商贸有限公司，住所地：新疆五家渠青湖经济开发区南区101团1连上海路3440号1幢5单元5-916号，统一社会信用代码：91659004MA77RBLKOG。   法定代表人：江远强,该公司总经理。   原告新疆泰坤建筑安装工程有限公司（以下简称泰坤建筑公司）与被告新疆明润时代商贸有限公司（以下简称明润时代公司）建设工程施工合同纠纷一案, 本院于2019年8月26日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告泰坤建筑公司的原委托诉讼代理人牛卫东、杨亮参加第一次庭审，后原告泰坤建筑公司变更委托诉讼代理人贾国瑞参加第二次庭审，被告明润时代公司法定代表人江远强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   原告泰坤建筑公司向本院提出诉讼请求：1.被告支付工程款2213352.99元；2.被告支付逾期支付工程款利息132801.18元（暂计2019年2月1日至2020年2月1日，年息6%）；3.被告返还保证金100000元；4.被告返还原告垫付的税金23500元；5.被告赔偿误工损失85860元；6.被告支付卸货人工费18100元，以上合计2573614.17元；7.由被告承担本案诉讼费用。事实和理由：原、被告于2018年6月17日签订《装修工程施工合同》，约定原告以包工包料方式承包明润时代购物中心装修工程。合同签订后，原告依约进场施工。被告未按约供应主材，导致工期延误。2018年底，原告被迫停止施工。2019年1月23日，双方为解决拖欠的工人工资签订结算流程方案，被告确认于2019年2月1日前按初次审核工程量的65%支付剩余工程款，扣除已付工程款，被告尚欠原告人工费1360000余元。被告未按约支付。经核算，原告完成合同附件清单内工程量价款2696032.28元，完成合同附件清单外工程量价款为459320.71元，并产生卸货人工费18100元和误工损失，被告尚欠原告工程款2213352.99元。因被告未付款，故原告诉至法院。   被告明润时代公司辩称，其同意返还原告保证金100000元、垫付的税金23500元、卸货人工费18100元。对原告核算的合同预算内已完工工程量价款和合同预算外新增工程量工程价款的计算依据和数额没有异议，但合同预算内的“铝单板干挂”项目质量有问题，质量问题未解决不应支付该部分工程款；合同预算内“刮腻子乳胶漆”项目施工面积中已包含“石膏板吊顶”项目面积6420.06㎡，属于重复计算工程量，计算“刮腻子乳胶漆”项目工程款时应扣除此部分面积，只应支付145237.96元，对于“石膏板吊顶”项目工程款，被告愿意每平方米增加15元，共增加96300.9元；被告认可合同预算外的墙砖、喷黑漆、抹灰等项目工程款238187.2元，但对于原告核算的防水层保护、临时办公室相关项目等，系原告答应免费施工或属重复计算工程款，被告不应支付。   当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院确认并在卷佐证，确认如下案件事实：   2018年6月17日，原告泰坤建筑公司（乙方）与被告明润时代公司（甲方）签订《装修工程施工合同》，约定原告以包工包料（部分主材甲供）的方式承包明润时代公司开发的明润时代购物中心装修工程；工期70天，即2018年6月17日至2018年8月27日；工程总造价2350000元；工程价款的具体结算方式等；合同随附有装修工程预算书等材料。在装修工程预算书“墙面乳胶漆”项目中约定单价为28元/㎡，备注为“基层处理，墙顶面乳胶漆，腻子2-3遍，乳胶漆1底2面”。   合同签定后，原告进场施工，被告实际于2018年7月底交付图纸，于2018年7月26日起供应主材，2018年12月26日之后再未供应主材。原告安排工人卸货产生甲供材到场卸货费18100元。在施工过程中，原告于2018年8月9日向被告提交申请，因地砖铺贴造型复杂，铺贴工艺难度增加，申请将原定40元/㎡的人工费上调至60元/㎡，被告表示同意。   2018年12月、2019年1月，原、被告协商工程验收事宜，未能协商一致，未进行工程验收。2019年1月后，被告多次通知购物中心签约商户办理入住手续。2019年7月3日，原、被告对合同预算内工程量进行确认，签订了《明润时代购物中心装修结算工程量确认单》，原告驻工地代表李志文签字确认，被告明润时代公司项目经理信明勇签字确认并加盖公司印章。2019年7月4日，双方对合同预算外增加的工程量进行确认，签订了《明润时代购物中心装修结算工程量确认单2》，被告项目经理信明勇签字确认。根据双方签订的《装修工程施工合同》附件二装修工程预算书中载明的价格以及相关定额计价文件规定，依据双方确认的两份工程量确认单，原告核算其合同预算内已完工工程量价款为2696032.28元，其中“铝单板干挂”项目工程款为278606.03元，“石膏板吊顶”项目单价一至五层为145元/㎡，地下室为100元/㎡，共6420.06㎡857692.35元，“刮腻子乳胶漆”项目单价为28元/㎡，共11607.13㎡324999.64元；合同预算外新增工程量工程价款为459320.71元。   被告自2018年6月19日至2019年6月5日，共支付原告工程款1162000元，扣留保证金100000元。原告代被告开具470000元预付工程款发票，垫付税金23500元。   原告向被告主张剩余工程款无果，引起本案争讼。   本院认为，当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。原告要求被告返还保证金100000元、垫付的税金23500元、卸货人工费18100元，被告表示同意，系被告行使处分权的表现，对原告上述请求，本院予以支持。原告庭审中放弃要求被告赔偿误工损失85860元的请求，系原告行使处分权的表现，本院予以确认。   依法成立的合同，对当事人具有法律约束力， 当事人应当按找约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。本案中，原告要求被告支付工程款及逾期支付工程款利息132801.18元，根据双方签订的《装修工程施工合同》及双方签字确认的工程量确认单，原告核算其合同预算内已完工工程量价款为2696032.28元，被告对于“铝单板干挂”项目工程款为278606.03元有异议，认为该项目质量有问题，质量问题未解决不应支付该部分工程款，原告当庭撤回对该项目工程款的主张，本院予以确认；对于“石膏板吊顶”项目和“刮腻子乳胶漆”项目工程款，被告认为“刮腻子乳胶漆”项目施工面积中已包含“石膏板吊顶”项目面积6420.06㎡，计算“刮腻子乳胶漆”项目工程款时应扣除此部分面积，对于“石膏板吊顶”项目工程款，被告愿意每平方米增加15元，因双方在合同附件装修工程预算书中“墙面乳胶漆”项目明确备注为“基层处理，墙顶面乳胶漆，腻子2-3遍，乳胶漆1底2面”，现原告按其实际施工墙面及石膏顶面积主张“刮腻子乳胶漆”项目工程款，符合双方合同约定，本院予以确认，对被告的辩解理由不予采纳；被告对原告核算的其他合同预算内已完工工程量价款无异议，本院予以确认；经计算，合同内已完工工程量价款应为2417426.25元（2696032.28元—278606.03元）。原告核算其合同预算外新增工程量工程价款为459320.71元，被告认可其中的墙砖、喷黑漆、抹灰等工程款238187.2元，本院予以确认；被告对原告核算的防水层保护、临时办公室相关项目等计价方式及价款总数211069.74元无异议，但认为相关项目为原告答应免费施工或属重复计算工程款，不应支付，对此被告未能提供相关证据支持，与当事人提供的证据及查明的事实不符，对被告该项辩解理由，本院不予采纳，对原告核算的合同预算外新增工程量工程价款为459320.71元予以确认。以上合计，原告已完工部分工程款为2876746.96元（2417426.25元+459320.71元）， 庭审中双方对于被告已付原告工程款1162000元均无异议，本院予以确认，现被告应支付原告剩余工程款1714746.96元。因被告自2019年6月后再未支付剩余工程款，原告主张逾期付款利息的请求符合法律规定，本院予以支持，但双方于2019年7月才确认工程量，才能依次计算工程款，本院酌定被告应自2019年8月起支付逾期付款利息至判决生效时止，原告主张超出部分，本院不予支持。   综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第六十四条之规定，判决如下：    一、被告新疆明润时代商贸有限公司支付原告新疆泰坤建筑安装工程有限公司工程款1714746.96元，并自2019年8月1日起按年利率6%支付利息至判决生效之日止；    二、被告新疆明润时代商贸有限公司返还原告新疆泰坤建筑安装工程有限公司保证金100000元；   三、被告新疆明润时代商贸有限公司支付原告新疆泰坤建筑安装工程有限公司垫付税金23500元；   四、被告新疆明润时代商贸有限公司支付原告新疆泰坤建筑安装工程有限公司卸货人工费18100元；   五、驳回原告新疆泰坤建筑安装工程有限公司其他诉讼请求。   以上一至四项合并计算，被告新疆明润时代商贸有限公司应支付原告新疆泰坤建筑安装工程有限公司1856346.96元，于本判决生效之日起五日内支付。   如果被告未按判决书指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   本案受理费13694元，邮寄送达费240元，合计13934元（原告已预交），由原告新疆泰坤建筑安装工程有限公司负担3884元，被告新疆明润时代商贸有限公司负担10050元。   如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆生产建设兵团第六师中级人民法院。       审判员石娟                二○一九年十一月十三日                             书记员左枫钰