辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书(2019)辽01民终9967号上诉人（原审原告、反诉被告）：辽宁山泰泽涛建筑工程集团有限公司，住所地辽宁省法库县双台子乡双台子村。法定代表人：姜国喜，系该公司经理。委托诉讼代理人：陈秋月，女，1985年11月10日出生，汉族，系该公司员工，住内蒙古赤峰市。委托诉讼代理人：王宇，系北京大成（沈阳）律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：李良，男，1971年4月12日出生，汉族，住沈阳市铁**。委托诉讼代理人：于晨，系辽宁恒信（沈阳）律师事务所律师。委托诉讼代理人：包韪祺，系辽宁恒信（沈阳）律师事务所律师。原审第三人：沈阳佟沟新城建设管理办公室，住所地沈阳市苏家屯区佟沟街道。法定代表人：史连仲，系该办公室主任。委托诉讼代理人：刘阳，系辽宁同方律师事务所律师。原审第三人：沈阳地丰置业有限公司，住所地沈阳市大**小北街**。法定代表人：王慧岩，系该公司经理。上诉人辽宁山泰泽涛建筑工程集团有限公司（以下简称山泰公司）因与被上诉人李良、原审第三人沈阳佟沟新城建设管理办公室（以下简称佟沟新城办公室）、原审第三人沈阳地丰置业有限公司（以下简称地丰公司）建设工程合同纠纷一案，不服辽宁省沈阳市苏家屯区人民法院（2018）辽0111民初1271号民事判决，向本院提出上诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开进行了审理。现已审理终结。山泰公司上诉请求：1、请求撤销一审判决；2、驳回被上诉人对上诉人的反诉请求；3、请求判决支持上诉人的诉讼请求；4、本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。事实和理由：1、上诉人已经支付被上诉人工程款的情况下，一审判决超出法律规定及合同约定，额外加重上诉人的责任；2、一审判决对于税金、电费、外委工程、配合费、签证费等项目金额扣减，违反法律规定应当予以纠正；一审判决认定的竣工时间，并且认定2014年12月15日被上诉人就已经完全履行了合同义务是错误的。一审判决以2014年12月15日《房屋建筑工程竣工验收申报表》及《房屋建筑工程竣工合格报告》，作为被上诉人完工的证据，但事实上涉案工程在2014年12月15日未达到竣工程度。仅仅土建部分完工，门窗、防火门、内门均未安装，是不可能出具竣工报告的。同时我公司的印章管理记录本中也没有2014年12月15日涉及一审判决认定竣工证据的两个文件的盖章记录。被上诉人提供的两份违背事实的文件，涉及的盖章行为存在恶意串通、恶意诉讼的事实，上诉人对涉及《房屋建筑工程竣工验收申报表》及《房屋建筑工程竣工合格报告》加盖的印章及形成时间申请司法鉴定；3、关于工程的竣工报告是整体竣工报告，从来没有分标段的竣工报告。在上诉人未与建设单位进行结算的情况下，就连作为涉案工程的总承包单位的上诉人从未向建设单位出具过整体竣工报告，本工程至今没有验收合格，总承包单位都没有竣工报告，何况被上诉人更没有竣工报告。所以被上诉人提供的两个文件也是必然不存在的，可去甲方调查证明本工程没有验收；4、本工程总承包为包死价格1400元/平米，转包给了被上诉人,其中上诉人只收了百分之一的管理费.所有材料全部由上诉人承担巨大风险供应，另外被上诉人再给总包单位主张签证和误工损失，协议中约定是被上诉人直接向第三人负责办理各类手续。一审判决上诉人给被上诉人的签证和配合费。而且第三人至今没有给上诉人进行结算，预计欠上诉人4000多万元。现在上诉人欠涉案工程的材料款达几千万元，上诉人认为判决没有按照双方签订合同约定的内容进行判决。李良辩称：1、一审判决事实认定清楚，证据确实充分，法律适用正确，请求二审法院依法予以维持；2、上诉人所谓超付工程款没有事实依据。上诉人主张的税金经一审法院审查已经以不属于人民法院审理范围为由，不予处理。而信息费一审判决已经确认并扣除，上诉人的上诉理由没有事实依据。对于质保金，上诉人的主张同样没有法律和事实依据，答辩人施工的工程已经过了两年质保期，其主张包括质保金在内的工程款的支付，符合法律规定，一审判决并无不当。关于其他上诉人主张的项目，一审判决均已进行审查，在附表中有相关项目的确认，经一审判决审查核实，上诉人并不存在任何超付工程款的情形；3、一审判决对税金、电费等内容的认定是正确的，请求二审法院予以维持；4、一审判决对案涉工程竣工验收时间的认定是正确的。案涉工程竣工后，建设单位组织设计单位、勘察单位、监理单位及施工单位即上诉人共同对案涉工程进行竣工验收，并于2014年12月15日向答辩人出具五方签章确认的《房屋建筑工程竣工验收报告》、《单位工程交工验收证明》、《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》，足以证明案涉工程已于2014年12月15日经验收合格。上诉人的主张没有事实依据。佟沟新城办公室辩称：上诉人提出的上诉请求所依据的事实是针对被上诉人，根据合同相对性原则，本案与我方无关。山泰公司向一审法院起诉请求：1.判决解除山泰公司和李良签订的《建筑项目内部施工协议书》；2.判决李良赔偿山泰公司的工期损失340000元；3.判决李良因施工质量不合格给山泰公司造成的损失170000元，前三项诉讼请求共计510000元；4.本案诉讼费用由李良承担。李良向一审法院反诉请求：1.依法判令山泰公司支付拖欠的2#、3#、9#楼工程款（包含质保金）4163810.94元并承担至实际付款之日止的逾期付款利息（依照中国人民银行同期贷款利率自2015年1月5日开始计算）2.依法判令山泰公司支付精品工程奖金20000元；3.本案诉讼费用由山泰公司承担。一审法院查明，2012年4月28日，原告（反诉被告）山泰公司与被告（反诉原告）李良签订《建筑项目内部施工协议书》，约定原告（反诉被告）山泰公司承建的“佟沟回迁房小区”建筑工程内的2#、3#、8#、9#楼交由被告（反诉原告）李良组织施工，工程款按11层及以下按每平方米1350元计算，12-16层按每平方米1400元计算，17层按每平方米1450元计算，以11层为基数，每增加层增加平米造价。协议第一条第一款约定的承包范围为施工图中所有工程项目，但协议第一条第三款对施工范围作出进一步约定，即：“该工程中所有材料全部甲控、部分甲供，塔吊、防水、砼、模板、PVR各种管件、配套设施的各种箱件等由甲方外委。”同时协议第十一条对工程款的给付作出明确约定：“全部工程完成六层主体支付一次，按已完工程量的75%支付工程款；全部工程完成并将档案合格证交到甲方后支付到工程总价的90%；交工验收并结算后支付到工程总价的97%，余3%留为质量保修金，按国家规定保修期返还，质量保修金不计利息。”前述协议签订后，被告（反诉原告）李良于2014年12月初将2#、3#、9#楼相关工程竣工结算资料递交给原告（反诉被告）山泰公司，建设单位、反诉被告、设计、勘察、监理等单位于2014年12月15日对该项目进行联合验收，经验收后出具《房屋建筑工程竣工验收申报表》及《房屋建筑工程竣工验收报告》，于2015年11月1日将涉案工程钥匙交付完毕。现反诉原告施工楼盘2#、3#、9#楼已全部交付入住。经建设单位核对，被告（反诉原告）李良承建的2#、3#、9#楼施工面积总计19537.355平方米，总工程款为26771308.10元，扣除争议双方确认已付的10919027元工程款，根据二审法院组织调解时双方的确认，已对甲供材料费用6758312.87元、商砼差价110880元、项目价款2837451.91元无争议，对外墙保温施工、外墙涂料施工、彩钢房、资料档案费、保险及材料试验费、公摊费用、电费、管理人员工资、信息费、税金、变更及现场签证费用、配合费有争议。一审法院认为，山泰公司与地丰公司签订《佟沟新城工程施工承包合同补充条款》后，山泰公司又将其承建的工程中的2号楼、3号楼、8号楼、9号楼与李良签订《建筑项目内部施工协议书》，该协议实际上形成的是建设工程分包关系，李良不具有建设工程施工资质，双方签订的建设工程分包合同因违反法律禁止性规定，系无效协议。在此前提下，山泰公司与李良的争议焦点共有以下七项：一、李良是否延迟交工并应因此承担责任？二、李良所施工的项目是否存在质量不合格以及未按施工要求进行工程处理的情况？三、外墙保温施工、外墙涂料施工、彩钢房、资料档案费和保险及材料试验费、公摊费用、电费、管理人员工资、信息费、税金应如何处理？四、变更及现场签证费用、配合费如何处理？五、山泰公司申请追加第三人沈阳佟沟新城建设管理办公司室、沈阳地丰置业有限公司，要求承担给付责任如何处理？六、李良反诉主张利息如何处理？七、李良反诉主张山泰公司按约定支付精品工程奖金20000元如何处理？一、李良是否延迟交工并应因此承担责任？李良提供的2012年4月15日会议纪要显示，该次会议是开工前的第一次会议，内容正是山泰公司通知各标段开工，该份会议纪要与建设监理日记共同证明了山泰公司于2012年4月15日动员各标段开工，并于2012年5月17日通知李良实际进场施工，说明山泰公司在开工日期上与各标段施工方达成了新的合意，本案中双方约定工程的实际开工日期应以李良得到山泰公司通知实际入场施工之日即2012年5月17日为准。李良施工的2#、3#、9#主体封顶日期符合协议关于主体封顶期限的约定，说明李良积极履行与山泰公司《建筑项目内部施工协议书》中的己方义务，没有怠于履行合同。施工日记还记录了李良施工工期受到多种原因影响，第一，下雨、停电、停水等因素影响，由于下雨对施工安全、施工质量等会造成不利影响，停电停水对施工会形成很大的障碍，因此停工是为了更好地履行合同义务，所以对上述因素造成的停工期间，李良方不应承担合同责任；第二，山泰公司设备故障；发包方多次进行设计变更（该设计变更自2012年持续至2014年末），施工合同中约定相关项目为外委施工，李良工期受到其他工种施工时限的影响，合同中约定工程所需材料为山泰公司供材，因山泰公司原因致使相关建材迟迟不能到场，由上述原因造成的李良施工工期多次后延的风险需由山泰公司承担，李良方没有过错，无需承担施工延期的责任。综上所述，即便李良超过约定工期完工，也不应归责于其自身的过错，李良无需对延期交工承担责任，故本院对山泰公司要求李良赔偿其工期损失340000元的诉讼请求不予支持。同时，山泰公司与李良签订《建筑项目内部施工协议书》系无效合同，本院亦不支持解除山泰公司和李良签订的《建筑项目内部施工协议书》。二、李良所施工的项目是否存在质量不合格以及未按施工要求进行工程处理的情况？李良施工的工程已于2014年12月15日，经建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、山泰公司等联合验收，共同出具《房屋建筑工程竣工验收报告》确认李良施工工程质量合格。根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。”本案中，山泰公司提出质量不合格，以及未按施工要求进行工程处理，未能提出充分证据予以证明其主张，本院无据认定李良所施工的项目工程质量不合格，故本院对其要求李良赔偿因施工质量不合格造成的损失170000元的诉讼请求不予支持。三、外墙保温施工、外墙涂料施工、彩钢房、资料档案费和保险及材料试验费、公摊费用、电费、管理人员工资、税金、信息费应如何处理？1.关于外墙保温施工、外墙涂料施工、彩钢房费用的处理对于外墙保温施工、外墙涂料施工、彩钢房产生费用需要由山泰公司在给付李良的工程款中扣除的事实，山泰公司出示了外墙保温施工合同、外墙涂料施工合同、彩钢房结构合同及结算单予以证明，合同内容真实有效，本院对外墙保温施工、外墙涂料施工、彩钢房产生的费用予以认定，其中，外墙保温施工费用按合同约定的单价85元一平米计算，且双方对总工程施工面积15747.41平方米没有异议，外墙保温施工费用共为85×15747.41=1338529.85元；外墙涂料施工按合同约定的单价26元一平米计算，且双方对施工面积15747.41平方米没有异议，外墙涂料施工费用为26×15747.41=409432.66元；彩钢房按彩钢房结构合同及结算单产生的费用为：290×340.21=98660.9元。综上所述，关于外墙保温施工、外墙涂料施工、彩钢房费用，山泰公司从工程款中应扣除1338529.85+409432.66+98660.9=1846623.41元。2.关于资料档案费和保险及材料试验费的处理李良方提供项目负责人陈师新签字确认的证据证明资料档案费和保险及材料试验费的取费标准是3.9元，面积是19537.355平方米，山泰公司方虽主张取费标准为5.4元，但未提供证据证明，因此本院认定资料档案费和保险及材料试验费取费标准是3.9元，面积是19537.355平方米，资料档案费和保险及材料试验费为3.9×19537.355=76195.68元依合同应从工程款中扣除。3.关于公摊费用、电费、管理人员工资的处理关于山泰公司主张的公摊费用，合同没有详细约定，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。”在本案中，山泰公司没有充分证据证明其主张的公摊费用为其提出的175836.19元，所以本院对李良自认的51559.20元公摊费用予以认定，应从工程款中扣除。关于山泰公司主张的电费，李良提出单价应按电业局实际收费计算，单价为1元，数量为110000度，共110000元，本院予以认可，若按山泰公司提供总表均摊计算电费，不能公平按实际用量承担电费。关于管理人员工资，李良提供的2012年4月15日会议纪要中山泰公司方说道：“现场的管理人员：都业生负责全面管理，陈师新负责生产、质量管理，陈万顺负责安全管理，胡长海负责放线管理，姜国喜负责材料管理。”与山泰公司主张的管理人员一致，本院认定都业生、陈师新、陈万顺、胡长海、姜国喜为山泰公司在施工现场的管理人员，按照案涉《建筑项目内部施工协议书》第五条约定：“乙方必须无条件接受甲方的管理，管理人员差旅费用及工资由乙方承担。”山泰公司提出前述管理人员的的差旅费和工资总额为180000元，但其提供的相关证据，每月工资数额不同，取平均数酌定按每月6000元为宜，结合李良提供的会议纪要及竣工验收报告，本院认定案涉工程工期为31个月（竣工验收2014年12月15日），故管理人员工资应为6000元×5人÷9(标段)×31个月=103333.33元。综上所述，公摊费用、电费、管理人员工资共51559.20+110000+103333.33=264892.53元。4.关于税金的处理关于税金，案涉《建筑项目内部施工协议书》第十一条约定：“施工期间甲方按与建设方合同约定的拨款方式扣除税金和甲供材料后将其余工程款转给乙方。”现双方对应扣除的税金产生争议，本院认为应扣除的税金应以山泰公司应缴纳给税务部门的税金为准，征税多少的问题应由税务部门解决，法院无权干涉，因此，关于税金的扣除问题，本院不予处理。5.关于信息费的处理关于信息费，李良在承诺书中承诺按约定交纳工程总造价的2%的信息服务费，故信息服务费应为26771308.10元×2%=535426.16元，本院予以认定，应从工程款中予以扣除。四、变更及现场签证费用、配合费如何处理？1.关于变更及现场签证费用的处理本院委托沈阳中建东北工程咨询有限公司对工程设计变更及现场签证部分进行司法鉴定，根据该公司出具的《工程造价司法鉴定意见书》，有公章、签字的变更及现场签证项目费用合计293616.41元，本院予以认定，故山泰公司应在工程款基础上予以加付变更及现场签证费用293616.41元，另872882.04元系李良单方主张，对此费用本院不予认定。2.关于配合费的处理本院委托沈阳中建东北工程咨询有限公司对案涉工程产生的配合费进行司法鉴定，该公司依据李良提供的双方签订的“建筑项目内部施工协议书（九标）”、“外墙保温施工工程施工协议书”、“电梯大理石门套制安合同”、“涂料工程施工合作协议书”、“沈阳市苏家屯区佟沟街道回迁小区塑钢门窗工程承包合同”及李良与业主间结算文件的相关数据，计算得出配合费为：78716.57元，本院予以认定，故山泰公司应在工程款基础上予以加付配合费78716.57元。综上所述，变更及现场签证费用、配合费共293616.41+78716.57=372332.98元。五、山泰公司申请追加第三人沈阳佟沟新城建设管理办公司室、沈阳地丰置业有限公司，要求承担给付责任如何处理？本案《建筑项目内部施工协议书》双方当事人为山泰公司和李良，根据合同相对性原则，李良反诉要求给付工程款的义务主体为山泰公司，与地丰公司和沈阳佟沟新城建设管理办公室无关，故对原告的此项请求本院不予支持。六、李良主张工程款的利息如何处理？依据司法解释相关规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，按照建设工程已实际交付的，为交付之日，视为应付款时间，故利息计算时间应从2015年11月1日起计算。七、李良反诉主张山泰公司按约定支付精品工程奖金20000元如何处理？关于李良主张的奖金，李良未提供充分证据证明山泰公司应给付其精品工程奖金20000元，故对此项请求本院不予支持。一审法院判决：一、驳回原告（反诉被告）辽宁山泰泽涛建筑工程集团有限公司的诉讼请求；二、原告（反诉被告）辽宁山泰泽涛建筑工程集团有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付被告（反诉原告）李良工程款人民币4016591.52元；三、原告（反诉被告）辽宁山泰泽涛建筑工程有限公司于本判决生效后十日内给付被告（反诉原告）李良工程款人民币4016591.52元的利息。（利息从2015年11月1日起到本判决确定的给付期限届满之日止，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算）；四、驳回被告（反诉原告）李良其它诉讼请求。本诉案件受理费8900元，由原告辽宁山泰泽涛建筑工程集团有限公司承担；反诉费19466元，由原告辽宁山泰泽涛建筑工程有限公司承担；鉴定费25000元，由原告辽宁山泰泽涛建筑工程集团有限公司承担12500元，由被告李良承担12500元。二审中，山泰公司提交了发票，拟证明上诉人已经向第三人地丰置业开具了发票并承担了税金。李良对该组证据的真实性以及合法性没有提出异议，但对关联性提出异议，认为该组票据标明地丰置业名头的只能证明上诉人收到了地丰给付的工程款，不能证明上诉人据此承担了相应税金，且上诉人提供的发票无法确认与涉案工程相关的税款金额。不能证明其要求被上诉人承担的税金符合法律规定，另外依照我国税收管理法律规定，上诉人并非税款的代收代缴主体无权要求被上诉人向其缴纳税金。佟沟新城办公室对该组证据未发表质证意见。本院认为，围绕上诉人的上诉请求及陈述的事实与理由，本案审理的主要争议项有三部分，一是欠付工程款的数额问题，二是欠付工程款的利息问题；三是上诉人在原审诉讼请求是否应予支持。首先，对于欠付工程款的数额争议。二审中，上诉人对一审已认定的工程总价、已付工程款、无争议项、甲供材料费、外墙保温施工、外墙涂料施工、彩钢房费用、资料档案费和保险及材料实验费均没有异议，本院予以认定。对于有争议的部分，认定如下：1、关于商砼差价。本案在第一次审理中，上诉人对该争点未提出异议，并在《佟沟土地2#3#9#楼结算明细表》上签字确认了商砼差价110880元。二审中，上诉人虽主张该意见为调解时出具的让步意见，但在本案施工过程中，被上诉人作为施工方，其与商砼供应商签订了结算单，故对于该结算单标注的商砼价款，应为上诉人实际扣除甲供材料款的主要依据，现上诉人以高于该标准主张扣除被上诉人甲供材料费，亦未向法庭提交其已实际向商砼供应商根据其主张的价款实际支付费用的相关证据，故对于其主张扣除该差价费的上诉请求，因事实依据不足，本院不予支持；2、关于公摊费用。在当事人签订的施工合同中，未对公摊费等事宜做出明确约定，上诉人亦未对其主张的公摊费175836.19元提交证据予以佐证，故一审以被上诉人自认的51559.20元公摊费用予以认定，并无不当，应予维持；3、关于电费及管理人员工资。二审中，上诉人虽对一审认定的电费数额、管理人员人数及费用提出异议，但在本案审理中，上诉人未提交相关证据对其主张予以佐证，故对于该项上诉请求，因证据不足，本院不予采信；4、关于信息费。上诉人对一审认定的信息费未提出异议，但认为应增加设计变更及签证部分，但在本案审理中，当事人对一审认定的工程总价未提出异议，一审亦未将上诉人主张的设计变更及签证部分工程款另行计算，故一审根据当事人无异议的工程总价计算信息费用，并无不当，应予维持；5、关于变更及现场签证费用、配合费。二审中，上诉人对一审委托沈阳中建东北工程咨询有限公司出具的鉴定意见未提出异议，仅认为该项费用应由第三人地丰公司支付。但对于本案争议的费用，系根据上诉人与被上诉人签订的“建筑项目内部施工协议书（九标）”、“外墙保温施工工程施工协议书”、“电梯大理石门套制安合同”、“涂料工程施工合作协议书”、“沈阳市苏家屯区佟沟街道回迁小区塑钢门窗工程承包合同”及被上诉人与业主间结算文件的相关数据计算，依据合同相对性原则，一审判定上诉人承担该项费用，并无不当。对于第三人地丰公司是否应支付该项费用，因本案中被上诉人未要求第三人地丰公司承担给付责任，故不属于本案审理范围；6、关于税金。在上诉人与被上诉人签订的《建筑项目内容施工协议书》中，已明确约定了被上诉人承担工程总造价的8%营业税、工程所得税等，虽然该协议因违反法律禁止性规定而无效，但依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条之规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。故对于协议约定的营业税、工程所得税等，被上诉人应按比例承担，一审未予支持，存有不当。二审中，对于该争点，被上诉人亦明确表示同意在扣除甲供材、甲委及未完工程后按比例承担，但本案涉案的甲供材料费部分，应属于涉案工程总造价之中，故对于被上诉人上述主张，本院部分采信。由此计算，涉案工程税金部分应为（工程总价26771308.10-无争议项2837451.91+商砼差价110880-外墙保温施工、外墙涂料施工、彩钢房费用1846623.41+变更及现场签证费用293616.41）*8%计算，即：1799338元。由此计算，上诉人欠付工程款数额应为：2217253.52元（4016591.52-1799338）。其次，对于欠付工程款的利息问题。二审中，上诉人虽对一审认定的《房屋建筑工程竣工验收报告》的真实性提出异议，但其对涉案工程已实际交付的事实未提出异议，依照《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条第一项规定：“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日”。一审以涉案工程实际交付之日计息，适用法律正确，并无不当。但对于涉案工程，当事人在签订的施工协议中，约定了质保金事宜，即以工程总造价3%为质量保修金，按国家规定保修期不计利息返还，故对于本案涉及的质保金部分，即674751.88元【（工程总价26771308.10-无争议项2837451.91+商砼差价110880-外墙保温施工、外墙涂料施工、彩钢房费用1846623.41+变更及现场签证费用293616.41）*3%计算】，应于2017年11月1日起计付利息。最后，对于上诉人原审诉讼请求是否应予支持的问题。本案中，一审对于上诉人原审诉讼请求未予采信，并已做出明确论述认定。二审中，上诉人对其主张的损失亦未提交证据予以佐证，故对于上诉人原审诉讼请求，一审以证据不足未予支持，并无不当。综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项的规定，判决如下：一、维持辽宁省沈阳市苏家屯区人民法院（2018）辽0111民初1271号民事判决第一项；二、撤销辽宁省沈阳市苏家屯区人民法院（2018）辽0111民初1271号民事判决第四项；三、变更辽宁省沈阳市苏家屯区人民法院（2018）辽0111民初1271号民事判决第二项为“上诉人辽宁山泰泽涛建筑工程集团有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付被上诉人李良工程款人民币2217253.52元”；四、变更辽宁省沈阳市苏家屯区人民法院（2018）辽0111民初1271号民事判决第三项为“上诉人辽宁山泰泽涛建筑工程有限公司于本判决生效后十日内给付被上诉人李良工程款利息，其中以1542501.64元为本金，从2015年11月1日起到本判决确定的给付之日止；以674751.88元为本金，从2017年11月1日起到本判决确定的给付之日止，以上均按照中国人民银行同期同类贷款利率计算；如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。五、驳回被上诉人李良其它诉讼请求。六、驳回上诉人辽宁山泰泽涛建筑工程集团有限公司其他上诉请求。一审案件本诉案件受理费8900元，由辽宁山泰泽涛建筑工程集团有限公司承担；反诉费19466元，由辽宁山泰泽涛建筑工程有限公司承担10426元，李良承担9040元；鉴定费25000元，由辽宁山泰泽涛建筑工程集团有限公司承担12500元，由被告李良承担12500元。二审案件受理费28366元，由辽宁山泰泽涛建筑工程集团有限公司承担19326元，李良承担9040元。本判决为终审判决。审判长  李倩审判员  相蒙审判员  陈铮二〇一九年十一月八日法官助理刘建东书记员李颖本案判决所依据的相关法律《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定：第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更。