福建省厦门市同安区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0212民初4591号 原告：宿大鹏，男，1985年1月1日出生，汉族，住福建省厦门市集美区。 委托诉讼代理人：方湘臻、陈宝玺，北京观韬中茂（厦门）律师事务所律师。 被告：厦门欣盛丰投资有限公司，住所地福建省厦门市同安区环东海域海城四路**105，统一社会信用代码：913502005750419382。 法定代表人：梁忠林，总经理。 委托诉讼代理人：陈燕端、廖贵辉，系被告职员。 原告宿大鹏与被告厦门欣盛丰投资有限公司（以下简称欣盛丰公司）商品房销售合同纠纷一案，本院于2019年10月16日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。宿大鹏之委托诉讼代理人方湘臻，欣盛丰公司之委托诉讼代理人廖贵辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告宿大鹏向本院提出诉讼请求：1.被告欣盛丰公司向宿大鹏支付逾期交房违约金【以房款总金额人民币（币种，下同）869714元为基数，自2015年12月31日之次日起按每日万分之一暂计算至实际交房日，暂计算至2018年12月12日的违约金为93668元】；2.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：原被告于2014年4月22日签订《商品房买卖合同》。合同约定宿大鹏向欣盛丰公司购买欣盛园8#楼6层603室的商品房，总金额为869714元。合同第八条约定欣盛丰公司应于2015年12月31日前依照国家和地方人民政府的有关规定，将同时符合下列各项约定条件的商品房交付原告使用：“1.该商品房经建设单位依法组织勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收合格和消防验收合格；2.该商品房所在建筑物生活给排水、用电、燃气管道、电信、有线电视、消防、邮政信报箱等设施达到设计要求条件；3.小区内部道路、绿化、室外照明、消防、环卫及其他商业、社区服务和管理等公共配套建筑、基础设施按规划设计要求完成。”合同第九条约定了欣盛丰逾期交房应付的违约金条款。根据上述合同约定，宿大鹏已按合同约定支付购房款，然欣盛丰未能依约交付房产已经严重违约。为此，宿大鹏为维护合法权益，遂诉至法院。 被告欣盛丰公司辩称：欣盛丰公司不存在逾期交房的问题，原告宿大鹏主张逾期交房违约金缺乏事实和法律依据。第一，宿大鹏存在逾期付款应付违约金未付的情况，根据合同约定，欣盛丰公司有权拒绝办理交房手续，且交房日相应顺延。双方在《商品房买卖合同》第六条第3款约定：买受人应当在约定的日期内支付首付款，余款由买受人在约定时间内向银行申请按揭贷款。双方在合同附件六《合同补充协议》第三条第3款约定：“买受人应于签订本合同当日向出卖人提供并签署按揭银行所须的全部按揭文件、资料，……”。第三条第8款约定：“买受人逾期履行本补充协议任何一款所约定的义务（包括但不限于提交资料、补充资料等）的，每逾期1日，应向出卖人支付按揭贷款总额万分之一点五的违约金……”。第四条第1款约定：“如买受人尚有应付款（包括但不限于房价款、应交的税费、本补充协议第二条约定的相关费用）或违约金未付清的，出卖人有权拒绝办理房屋交付手续，房屋交付日相应顺延，出卖人不再另行通知办理交付手续……”。原被告双方签订合同后，按照合同约定，宿大鹏应在约定时间内付款，该约定日期虽然在合同中并未明确写明，但根据双方约定及交易习惯，买受人应当在签订合同之日起60日内付清购房款。而宿大鹏因为自身原因，未按时付清购房款，其行为已经构成根本性违约。根据合同上述约定，宿大鹏应向欣盛丰公司支付逾期提交并签署按揭资料、文件的违约金以及逾期付款违约金，然而宿大鹏至今未向欣盛丰公司支付上述款项，根据合同约定，欣盛丰公司有权依据合同约定拒绝交房、顺延交房日期。因此，宿大鹏要求欣盛丰公司支付逾期交房违约金的诉讼请求无事实和法律依据，应予驳回。第二，本案存在气象等不可抗力因素，交房日期也应当顺延。根据合同第八条以及附件六第四条第6款的约定，因气象、政府等不可抗力原因造成的工期延误，商品房交付宿大鹏以前，欣盛丰公司可以顺延交房。自2013年9月涉讼房产开始施工至2017年9月期间，不可抗力(大风大于等于6级、大雨大于等于60毫米，高温大于等于35度，台风莫兰蒂不抗抗力因素30天）数共计247天。在宿大鹏付清违约金的前提下，欣盛丰公司可顺延交房的时间是247天。第三，退一步讲，即便欣盛丰公司确实存在逾期交房的情况，宿大鹏主张的违约金天数应当顺延计算，且违约金过高，应当予以调整。本案讼争房产的交付，受不可抗力因素影响，并非欣盛丰公司可预见的，也并非欣盛丰公司可以控制的。因此，合同约定的欣盛丰公司违约金条款原则不应当适用。即使要适用，因宿大鹏实际产生的损失远低于其主张的违约金，该违约金过高，故请求根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条的规定，对于约定过高的违约金应予调低。第四,讼争房产早已达交付条件,欣盛丰公司已多次通知宿大鹏交房,故即使计算违约金,也只能计至2018年6月11日，最迟不应超过2018年11月9日。因宿大鹏一直未办理交房手续,2018年12月7日欣盛丰公司又再次书面催告宿大鹏来办理收房手续,宿大鹏于2018年12月15日才收房。讼争房产2017年9月30日通过5方验收,2018年6月11日消防验收合格。欣盛丰公司通知宿大鹏于2017年12月13日来办理交房手续,宿大鹏未来收房,欣盛丰公司于消防验收后多次通知宿大鹏交房，但宿大鹏仍未来收房，欣盛丰公司无奈又于2018年11月2日再次催告宿大鹏于收到催告收房通知书后3日内来办理收房手续。宿大鹏于2018年11月6日收到该通知书,其最退应于2018年11月9日前来办理收房手续。那么假设欣盛丰公司应支付逾期交房违约金,也只能在扣除顺延交房天数后计算至2018年6月11日,最迟不应超过2018年11月9日。根据合同法第99条的规定,欣盛丰公司的逾期交房违约金应与宿大鹏逾期付款违约金相互抵扣。2018年12月7日欣盛丰公司又再次书面催告宿大鹏来办理收房手续,宿大鹏于2018年12月15日才收房。第五,即使欣盛丰公司需要支付逾期交房违约金,那么宿大鹏主张的逾期交房违约金已经经过诉讼时效部分（2016年1月1日至2016年10月15日）应不予支持。根据《福建省高级人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件疑难问题的解答》第21条中的答复：“买受人请求出卖人支付逾期交房、逾期办证违约金的……一次性支付的违约金的诉讼时效从合同约定的应交房之次日以及《商品房买卖合同司法解释》第十八条第一款规定的出卖人应承担逾期办证违约责任之日起算;按日计付的违约金的诉讼时效应当分别每一日单独计算。”案涉合同明确约定逾期交房违约金是从逾期之日按日计算。宿大鹏也未提供任何证据证明逾期交房违约金存在诉讼时效中断或者中止的证据，因此已过诉讼时效部分应予以驳回。 在本案审理过程中，宿大鹏提交了以下证据以证明其主张：商品房买卖合同、购房发票、付款凭证、福建综合频道新闻报导、（2018）闽02民终546号民事判决书。欣盛丰公司提交了以下证据以证明其主张：建筑工程施工许可证、气象灾害证明、气象资料证明、福建省房屋建筑工程竣工验收报告、厦门市公安消防支队建设工程消防验收意见书、交房材料、商品房交付通知书及EMS面单、催告收房通知书及EMS面单及流转情况、再次催告收房通知书及EMS面单及流转情况、同地段租金、厦门各片区普通住宅平均租金一览表、个人购房借款/担保合同。上述证据经当庭举证质证，本院审查核实，其相应的证明力本院予以确认。 根据当事人庭审陈述和经审核确认的证据，本院认定事实如下：2014年4月22日，原告宿大鹏与被告欣盛丰公司签订编号为03147663《商品房买卖合同》（以下简称合同）。同日，双方又签订附件六合同补充协议（以下简称附件六）。合同约定，宿大鹏购买欣盛丰公司开发的欣盛园8#楼6层603室商品房，建筑面积为88.30平方米，总价款为人民币869714元。合同第六条第3款约定，买受人于2014年4月22日前支付了首付款309714元，余款560000元由买受人在约定时间内向银行申请按揭贷款支付。合同第七条第1款约定，逾期不超过90日，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之零点五的违约金，合同继续履行；逾期超过90日后，买受人在出卖人书面催告7日后仍未支付应付款的，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的1％向出卖人支付违约金……。合同第八条约定，出卖人应当在2015年12月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将同时符合下列各项约定条件的商品房交付买受人使用：1.该商品房经建设单位依法组织勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收合格和消防验收合格；2.该商品房所在建筑物生活给排水、用电、管道燃气、电信、有线电视、消防、邮政信报箱等设施达到设计要求条件；3.小区内部道路、绿化、室外照明、消防、环卫及其他商业……如果在规定日期内未达到上述条件，双方同意按以下第2种方式处理：1.……；2.买受人同意接收，出卖人支付买受人（人民币）贰仟元违约金。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或者变更合同外，出卖人可据实予以延期：1.遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起90日内书面告知买受人的；2.本合同所指不可抗力包括但不限于自然灾害、战争或其他事故，因一切非出卖人所能控制的原因所导致的工期延误均视作不可抗力，包括但不限于：政府部门行为或者政策变化导致延期的；政府相关部门要求项目暂停施工的；因技术部门证明的施工中遇到的重大技术难题和困难因素导致延期的；因施工期间发生降雨量超过60MM或六级以上（包括六级）大风及其他恶劣天气，或持续6个小时以上停水、停电导致延期的（以气象、供水、电力部门的证明为准），施工过程中新发现的影响施工的异常地质状况，包括但不限于发现文物古迹、巨大天然矿藏。合同第九条约定，逾期交房超过90日后，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之壹的违约金，合同继续履行。合同第十一条约定，商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续……由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：详见附件六第四条。合同第二十二条约定，本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议（附件六），但补充协议中不得含有减轻或免除本合同约定的应由出卖人承担的责任，或加重买受人责任、排除买受人主要权利的内容。 附件六第三条第3款约定，买受人应于签订本合同当日向出卖人提供并签署按揭银行或（和）公积金管理中心所需的全部按揭文件、资料。若银行或（和）公积金管理中心审批需要增加或替换相关按揭资料，或需要变更按揭贷款银行的，买受人应于接到按揭银行或公积金管理中心或出卖人通知（书面或语音电话）之日起3日内提供应增加的资料或重新办理按揭贷款手续……附件六第三条第6款约定，按揭贷款申请取得银行或（和）公积金管理中心批准，买受人必须在接到银行或公积金管理中心通知后的3日内办妥按揭贷款有关的所有事宜，前述事宜包括但不限于签订借款合同、抵押合同、办理抵押登记等。附件六第三条第7款约定，买受人逾期履行本补充协议任何一款所约定的义务（包括但不限于提交资料、补充资料、应按揭银行或（和）公积金管理中心要求调整按揭款项后而应补足的房屋首期付款、签订借款合同、抵押合同、办理抵押登记等）的，每逾期1日，应向出卖人支付按揭贷款总额万分之一点五的违约金；逾期超过7日的，出卖人有权解除本合同，买受人应支付给出卖人按购房价款总额百分之贰拾计算的违约金。附件六第四条约定，1.出卖人应按照合同第八条约定的交房日期将商品房交付买受人，出卖人也可以提前将商品房交付买受人。但是，如买受人尚有应付款（包括但不限于房价款、应交的税费、本补充协议第二条约定的相关费用）或违约金未付清的，出卖人有权拒绝办理房屋交付手续，房屋交付日相应顺延，出卖人不再另行通知办理交付手续……2.出卖人在商品房达到合同约定的交付条件后，可按照如下方式通知买受人：出卖人在厦门本地发行的报纸媒体上刊登交房通知，刊登之日即视为买受人接到交房通知；如买受人在合同约定的通知地址为厦门市辖区之外，则出卖人另行以挂号邮件（含EMS）发出交房通知。买受人应在交房通知载明的交房期限内前往指定地点办理房屋交付手续。买受人逾期未来办理或不完全办理相关交房手续的，则交房通知载明的交房期限届满日视为出卖人的交付日。3.买受人应在出卖人交房通知书中载明的交付日期内，亲自（或经公证的委托代理人）到出卖人指定的地点交付物业管理费及所有应付款项并办理交房手续，买受人逾期办理的，按购房总价款日万分之一支付违约金……4.合同第十一条第二款“由于买受人原因，未能按期交付的”是指买受人在合同约定的交房日或接到交房通知之后，未能按前述第3款规定与出卖人办理房屋交接手续。由于买受人过错，未能按期交付，应视为出卖人已按时交付，自买受人应当前往办理手续的时间届满之日起房屋的保修期开始起算，与商品房有关的包括但不限于物业管理费、水电费、公共维修基金、全部税费及该房屋的损毁、灭失责任等风险即转由买受人承担，买受人除支付违约金外，出卖人还有权按日收取房屋总价款0.01%作为代保管费。5.如出卖人交付该商品房非因本条第6款规定的原因而延迟，则出卖人应根据出卖人迟延的期间，按合同第九条规定承担违约责任。6.在商品房交付买受人以前，如因发生不可抗力事件，为配合政府的法规实施或政府行为、通知、命令、政府部门行为或政策变化、政府规划调整、政府相关部门要求项目暂停施工、市政设施及相应配套设施建设不全、施工中遇到的重大技术难题和困难（技术部门提供证明）、施工过程中新发现的影响施工的异常地质状况（包括但不限于发现文物古迹、巨大天然矿藏）、24小时累计60MM以上（含60MM）降雨、六级以上大风（含六级），地，地震及其他非出卖人所能控制的因素而导致工程延误（包括但不限于持续6小时以上的停电、停水、交通管制、噪音管制、高考、九八、创卫、工人停工、罢工、各种合法/非法集会、游行、骚乱、动乱、武装冲突、第三方对房屋或者所在小区施工和交付实施阻挠行为等）等因素，致使商品房的建筑安装工程或出卖人履行合同规定的义务被延误，则出卖人有权将商品房交付日顺延相当于该等事由影响持续的期间，而无须为该延误负任何责任，也无须对买受人补偿任何费用和损失。若出现前款所列可以据实延期交房的情况，买受人同意出卖人仅需提供前述事由产生的证明，而无需证明前述事由与延期交房之间的因果关系，也无须通知买受人。 合同签订后，宿大鹏已经向欣盛丰公司支付了全部购房款。 又查明，讼争商品房于2017年9月30日通过“五方”竣工验收，于2018年6月11日通过建设工程竣工验收消防备案，已具备法定的交房条件。2017年9月，欣盛丰公司向宿大鹏邮寄商品房交付通知书，通知其于2017年12月13日办理接楼手续。2018年11月5日，欣盛丰公司再次向宿大鹏发出催告收房通知书，告知其于收到该通知之日起3日内办理接房手续。原告宿大鹏于2018年11月6日收到前述通知书。2018年12月8日，欣盛丰公司再次向宿大鹏发出催告收房通知书，告知其于收到该通知之日起3日内办理接房手续。原告宿大鹏于2018年12月12日收到前述通知书。根据（2018）闽02民终5463号生效民事判决认定，有电视台新闻报道显示，大量业主持落款日期为2018年11月2日的催告收房通知书前往办理交房手续但遭遇障碍。 本院认为，双方签订的《商品房买卖合同》及相关附件系双方当事人的真实意思表示，未违反法律和行政法规的强制性规定，自双方当事人签字、盖章时成立并生效。当事人均应按照合同约定全面履行自己的义务。 关于被告欣盛丰公司应否承担逾期交房违约责任。1.根据原告宿大鹏与欣盛丰公司签订的《商品房买卖合同》及《合同补充协议》，欣盛丰公司应于2015年12月31日前将符合约定条件的商品房交付宿大鹏使用。但截止至2018年6月11日，讼争商品房才具备法定交房条件，已经构成逾期交房，应当依约承担逾期交房的违约责任。宿大鹏要求欣盛丰公司按照合同约定，每逾期一日支付购房款万分之壹的违约金的诉讼请求，依法应予支持。2.关于逾期交房的天数：首先，欣盛丰公司主张将合同签订之前的大风、大雨等天数计入其可顺延交房的天数，没有合同及法律依据，而且签订合同之前的大风、大雨天数已客观发生，如需要据实顺延完全可以在合同或协议中明确，但双方并没有在合同及补充协议明确；其次，合同和附件六虽约定在遭遇六级及以上风力、60mm及以上降水等情形而导致工程延误的，欣盛丰公司有权将商品房的交付日期顺延，但欣盛丰公司仅向本院提供气象资料证明存在相关气象事由，未向本院提供施工日志和监理日志用以佐证在相关气象事由下确实有延误施工，故其主张因气象事由可顺延交房247天，本院不予采纳。鉴于在双方签订合同之后约定的交房日之前出现上述气象事由，客观上确实会给施工造成一定影响，本院酌情认定欣盛丰公司可顺延交房25天，即欣盛丰公司应在2016年1月25日之前向宿大鹏交付符合条件的案涉商品房。3.关于宿大鹏提出逾期交房违约金的主张。2018年11月5日，欣盛丰公司再次向宿大鹏发出催告收房通知书，告知其于收到该通知之日起3日内办理接房手续，但之后有证据显示，大量业主持2018年11月2日的《催告收房通知书》前去欣盛丰公司接收房屋时遭到该公司工作人员拒绝，故该通知因欣盛丰公司的原因客观上无法履行，欣盛丰公司继续构成逾期交房。后2018年12月8日，欣盛丰公司再次向宿大鹏发出催告收房通知书，告知其于收到该通知之日起3日内办理接房手续，宿大鹏于2018年12月12日签收，故逾期交房违约金应算至2018年12月12日。综上所述，欣盛丰公司逾期交房期间为2016年1月25日至2018年12月12日，逾期交房天数为1053天，应当支付逾期交房违约金共计91580.88元（869714元×万分之一×1053天）。欣盛丰公司提出双方约定的违约金过高的辩解意见，因双方有合同约定，故该辩解意见本院不予采纳。 关于欣盛丰公司主张宿大鹏逾期提供办理贷款材料、逾期付款应付违约金未付，故根据合同约定，欣盛丰公司有权拒绝办理交房手续，且交房日相应顺延的抗辩意见。根据双方签订的《商品房买卖合同》，欣盛丰公司并未举证证明宿大鹏存在逾期提供并签署全部按揭文件、资料的事实，合同也并未约定宿大鹏应于合同签订之日起60日内付清购房余款，未约定按揭款的支付时间，且欣盛丰公司对自己主张的所谓商业惯例未举证证明，故被告该辩称意见没有事实和法律依据，本院不予支持。 关于欣盛丰公司提出部分违约金超过诉讼时效的问题。欣盛丰逾期交房系持续的违约行为，故计算诉讼时效应从违约行为终止时开始计算。欣盛丰该答辩意见，本院不予采信。 综上所述，本院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 一、厦门欣盛丰投资有限公司应于本判决生效之日起十日内向宿大鹏支付逾期交房违约金人民币91580.88元； 二、驳回宿大鹏的其他诉讼请求。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费人民币2141元，适用简易程序审理减半收取人民币1070.5元，由宿大鹏负担人民币25.5元，由厦门欣盛丰投资有限公司负担人民币1045元，款均限于本判决生效之日起三日内交纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院。 审判员  陈妙容 二〇一九年十一月十九日 书记员  陈小婷 附：本案适用的法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 执行申请提示： 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。