黑龙江省安达市人民法院民 事 判 决 书（2019）黑1281民初2893号原告：四平维克斯天成热工设备有限公司，住所地四平市铁**沥山路**。法定代表人：邵海军，职务总经理。委托诉讼代理人：赵启才，男，1957年1月14日出生，满族，该公司副总经理，住吉林省四平市铁**。被告：黑龙江中盟化工有限公司，住所地安达市铁西街化工厂院内。法定代表人：吕双利，职务总经理。委托诉讼代理人：郝颖东，男，1958年3月28日出生，汉族，该公司法律顾问，住哈尔滨市香坊区。原告四平维克斯天成热工设备有限公司与被告黑龙江中盟化工有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2019年8月14日立案受理后,依法适用简易程序,公开开庭进行了审理。原告四平维克斯天成热工设备有限公司委托诉讼代理人赵启才、被告黑龙江中盟化工有限公司委托诉讼代理人郝颖东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。四平维克斯天成热工设备有限公司向本院提出诉讼请求:1.要求被告支付货款人民币1,033,980.00元。2.要求被告承担本案的诉讼费用。事实和理由:2018年4月21日签订反应产物换热器一台、硫酸铵脱氢塔再沸器一台、HCN精馏塔再沸器一台、HCN精馏塔顶冷凝器一台、HCN精馏塔尾气冷凝器一台、贫水槽尾气冷凝器-一台，价款总额2,300,000.00元。合同约定付款方式为:材料达到现场后被告预付款30%，设备制造完成到制造厂验收合格，卖方发货，到货验收合格后买方按货款全额给买方开具全额增值税发票,买方支付卖方30%货款，安装调试合格运行一个月后付款30%,其余10%货款作为质量保证金，运行无质量问题后一次付清。货物的保修期为12个月(自货物安装调试之日开始计算)或到货之日起18个月，以先到为准。被告在合同签订后于2018年5月9日付款690,000.00元，2018年11月28日付款690，000.00元。原告自2018年8月8日发货后至今，一直催要设备调试款，被告以未调试为由拒绝付款，尚未付设备调试款30%,即应付货款690,000.00元。2018年5月22日，双方又签订了氨气化器一台、甲醇气化器一台、氨气过热器一台、甲醇过热器一台、空气预热器一台，合计金额为1,019,100.00元。2018年7月11日签订换热器补充材质差价合同127,500.00元。合计总额为1,146,600.00元。合同约定内容与上一合同相同。自合同签订后，被告于2018年8月2日付款305,730.00元；2018年8月21日付款343,980.00元；2018年8月21日付款38,250.00元，合计付款687,960.00元。即被告付合同价款的60%,设备安装调试款尚未支付。现在设备交货已经接近一年，距离质保期仅剩6个多月，被告还以设备未调试为名拒付货款。另外，合同保证金230,000元至今未能返还。综上，被告应付货款金额为1,033,980.00元，故诉至法院。黑龙江中盟化工有限公司辩称，一、合同保证金23万元已于2019年8月15日返还。二、按照采购合同约定的付款方式:“货到买方现场验收安装调试合格后，卖方按货款全额给买方开具17%的增值税发票，买方付给卖方货款全额30%，其余10%的货款为质量保证金，运行一年后无质量问题后一次付清”。生产装置现在属于设备安装阶段，没有达到设备调试的要求，待全部设备安装完成以后才能进行试生产，等生产调试一个月后，确实没有质量问题才能付款，现正在全力组织设备安装，及时调试生产装置。三、换热器二、三标段采购合同，合同签订日期2018年4月21日，合同交货时间(60天)应该是2018年6月21日，而实际交货时间:2018年8月8日延期47天。按合同约定，卖方未能按时交付合同设备(包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的)，应向买方支付迟延交付违约金。计算方法如下:1、从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%;2、从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%;3、从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%。换热器一、四标段采购合同的签订日期2018年5月22日，合同交货时间(60天)应该是2018年7月22日，而实际交货时间是2018年10月4日，延期72天。按合同约定，除合同规定的不可抗力外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交一天，卖方缴纳给买方全额货款的3‰。换热器一、四标段补充协议签订日期是2018年7月21日，合同交货时间(60天)应该是2018年9月21日，而实际交货时间是2018年9月27日，延期6天。赔偿费用的计算方法同换热器一、四标段采购合同相同。原告应支付设备延期交货的违约金337,420.60元。四、换热器二、三标段采购合同，6台换热器发到公司现场验收时发现部分设备法兰管口磕碰，经沟通原告发函表示对此负责并同意外雇人员对管口进行现场修复，修复费用由原告承担。至今尚未赔付维修费2000元。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：对被告提供的违约金计算表，被告未提供其他证据佐证，又未提出反诉，本院对此证据不予确认。对被告提供的法兰磕痕说明一份，因原告予以承诺，至于原告承担何种形式的责任，被告可另行主张权利，本院对该说明予以确认。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年4月21日，原、被告签订反应产物换热器等6台机器设备买卖合同。合同约定，总设备款为2,300,000.00元。付款方式：1.材料到达现场后，被告付款30%；2.设备制造完成到制造厂验收合格，卖方发货，买方按全额开增值税发票，买方支付30%；3.安装调试合格运行一个月后付款30%；4.其余留作保证金10%。违约责任：1、合同一方不履行合同义务，履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所做保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。2、卖方未能按时交付合同设备，应向买方支付迟延交付违约金，除专用合同条款另有约定外。迟延交付违约金的计算方法如下（从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%;从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%;从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足-周的按一周计算。迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延）3、买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付迟延付款违约金。（从迟交的第一周到第四周，每周延迟付款违约金为迟付金额0.5%；第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟付款金额的1%。；从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5%）。合同签订后，被告于2018年5月9日给付设备款690，000.00元，2018年11月28日给付设备款690,000.00元,按照合同约定共计付款60%，尚欠690，000.00元未付。2018年5月22日双方又签订5台机器设备的买卖合同。总设备款为1,019,000.00元。其他约定内容与2018年4月21日合同一致。2018年7月11日，双方签订换热器补充协议，设备价格为127，500.00元。合同签订后，被告于2018年8月2日给付设备款305，730.00元，2018年8月21日给付设备款343，980.00元及38，250.00元。按照合同约定共计付款60%，尚欠573，300.00元未付。在诉讼过程中，被告已给付原告合同保证金230，000.00元，尚欠设备款1，033,980.00元。本院认为，本案的争议焦点是：一、原告是否具备诉讼主体资格，被告是否给付原告设备款；二、原告是否承担逾期交付设备的违约金。一、关于原告是否具备诉讼主体资格问题。根据《中华人民共和国合同法》第一百五十八条第二款的规定，“当事人没有约定检验期间的，买受人应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期限内通知出卖人。买受人在合理期限内未通知或者是标的物收到之日起两年内未通知出卖人的，视为标的物的数量或者质量如何约定，但对标的物有质量保证期的，适用质量保证期，不适用该两年的规定”。依据上述规定，虽然双方没有约定设备的检验期间，但约定了质量保证期间为12个月，故质量保证期间应视为检验期间。机器设备安装调试合格运行期间不能替代检验期间，被告不能因自身原因没有对机器设备安装调试，而拒绝给付原告设备款，故被告的反驳主张不能成立。原告具备诉讼主体资格，被告应当给付原告设备款。二、关于原告是否承担逾期交付设备的违约金问题。虽然设备按照合同约定的时间迟延交付，但是受被告方现场安装条件限制，是经双方同意认可迟延交付的。故，被告的反驳请求不予支持。综上，原告的诉讼请求合理，应予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百五十九条规定，判决如下：黑龙江中盟化工有限公司于本判决生效后十日内给付四平维克斯天成热工设备有限公司设备款1，033,980.00元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费8,088.00元，由黑龙江中盟化工有限公司负担7,050.00元，由四平维克斯天成热工设备有限公司负担1，038.00元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于黑龙江省绥化市中级人民法院。审判员  赵红雨二〇一九年十一月七日书记员  安耔玥