新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院民 事 判 决 书（2019）新0104民初10035号原告：新疆汇丰世纪建设工程有限公司乌鲁木齐分公司，住所地：乌鲁木齐市经济技术开发区五光城东一巷**。负责人：郁永生，职务：经理。委托诉讼代理人：李宏明，新疆仕诚律师事务所律师。委托诉讼代理人：韩琦琦，新疆仕诚律师事务所律师。被告：新疆奥澜文化发展有限公司，，住所地：乌鲁木齐市新市区泰和路**法定代表人：李国华，职务：总经理。委托诉讼代理人：李施妍，女，1987年2月27日出生，汉族，该公司职员，住乌鲁木齐市新市区。委托诉讼代理人：刘春晓，新疆巨臣律师事务所律师。原告新疆汇丰世纪建设工程有限公司乌鲁木齐分公司（以下简称汇丰公司乌鲁木齐分公司）与被告新疆奥澜文化发展有限公司（以下简称奥澜公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年9月3日受理后，依法适用简易程序，于2019年11月18日公开开庭进行了审理，原告汇丰公司乌鲁木齐分公司委托诉讼代理人韩琦琦及被告奥澜公司委托诉讼代理人刘春晓到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告汇丰公司乌鲁木齐分公司向本院提出诉讼请求：1、解除原告与被告2015年5月2日签订的《施工合同》；2、判令被告支付原告经济损失643,395.13元；3、判令被告承担本案诉讼费、邮寄送达费等诉讼费用。事实与理由：2015年5月2日，原告与被告签订《施工合同》，约定原告承接被告乌鲁木齐机场地窝堡LED宣传大屏工程。合同签订后，原告与海兰建设管理集团有限公司（原江苏省淮海建设集团有限公司）签订《合同协议书》，将该工程所有钢结构制作安装、除锈刷漆、运输、机械设备、施工用水、预埋件制作安装及辅材部分交给海兰建设公司完成。后海兰建设公司又与新疆鲁泉钢结构工程有限公司签订《加工定做合同》。施工过程中，因被告原因导致上述合同均无法继续履行，因而引发一系列诉讼。新疆鲁泉钢结构工程有限公司起诉海兰建设管理集团有限公司支付加工订做款得到法院支持，海兰建设管理集团有限公司起诉原告主张经济损失，经过一审、二审亦得到法院支持。原告认为合同无法履行导致的损失根源上系被告违约所致。依据生效法律文书原告应向海兰建设管理集团有限公司赔偿经济损失，那么原告因此产生的损失理应由被告承担。原、被告协商未果，故原告诉至法院，请求法院依法判决。被告奥澜公司辩称，原告诉称解除2015年5月2日合同没有事实与法律依据，被告没有与原告订立其诉称的2015年5月2日的《施工合同》，原、被告之间存在一份《施工合同》，订立日期是2015年6月2日。合同签订后，该项目因政策原因被政府叫停，我方已向原告支付了已施工部分费用，并向工人支付了全部劳务费，不存在原告诉称的经济损失。原告将涉案项目所有钢结构制作安装等工程内容转包给海兰建设管理集团有限公司我方并不知情，也未取得我方同意，制作方案和进度也未经我方同意，海兰建设管理集团有限公司的加工定做损失，并非我方造成，被告没有承担损失的法定或约定义务，该损失也非最终实际损失，请求依法驳回原告全部诉讼请求。本院经审理认定如下事实：2015年5月2日，原、被告签订《施工合同》约定原告汇丰公司乌鲁木齐分公司承包被告奥澜公司发包的机场高速LED大屏建设工程项目，包工包料，开工日期2015年6月15日，竣工日期2015年8月5日，被告（甲方）委托原告（乙方）对本工程进行图纸设计，原告（乙方）按图纸组织原、辅材料进行加工制作。原告将LED大屏的制作安装交由江苏省淮海建设集团有限公司（后更名为海兰建设管理集团有限公司）承包，后海兰建设管理集团有限公司为履行合同又与新疆鲁泉钢结构工程有限公司签订加工定做合同，约定由新疆鲁泉钢结构工程有限公司为海兰建设管理集团有限公司制作钢结构网架（LED广告牌）两个。2015年7月26日该项目被停止，上述合同均无法继续履行。2016年11月20日，奥澜公司法定代表人李国华出具欠条载明：今欠郁永生机场LED大屏劳务机械、基础款伍拾万元（500000）不含钢结构项。具体见附件（背面）。背面附项目成本，下注：钢结构款项由甲方支付，（以我方于钢结构单位签订合同为准）。2018年8月15日，新疆鲁泉钢结构工程有限公司将海兰建设管理集团有限公司、吴玉起诉至乌鲁木齐市米东区人民法院，经过审理，判决海兰建设管理集团有限公司向新疆鲁泉钢结构工程有限公司支付加工定做款624,051.2元及利息88,927.3元，吴玉对上述债务在海兰建设管理集团有限公司不能清偿的范围内承担清偿责任，判决送达后双方均未上诉，该判决已生效。海兰建设管理集团有限公司将汇丰公司乌鲁木齐分公司起诉至乌鲁木齐市头屯河区人民法院，经过审理，判决解除双方签订的《建设工程合同协议书》、汇丰公司乌鲁木齐分公司支付海兰建设管理集团有限公司经济损失624,051.2元并负担案件受理费9,303.42元。后汇丰公司乌鲁木齐分公司不服该判决上诉，乌鲁木齐市中级人民法院判决驳回上诉，维持原判，二审案件受理费10,040.51元由其自行负担。海兰建设管理集团有限公司已于2019年8月14日向乌鲁木齐市头屯河区人民法院申请强制执行。以上事实有《施工合同》、《合同协议书》、欠条、（2018）新0106民初199号民事判决书、（2019）新01民终1989号民事判决书、（2019）新0106执1199号执行通知书以及庭审笔录存卷为证。本院认为，依法成立的合同，受法律保护，对双方当事人均具有法律约束力，当事人应当按照约定全部履行自己的义务，本案原告汇丰公司乌鲁木齐分公司依照与被告奥澜公司的约定积极履行自己的义务，之后被告奥澜公司通知原告停工停止了该合同的履行，现该合同已无法继续履行，原告要求解除双方签订的《施工合同》，被告亦同意解除，本院予以支持；关于《施工合同》的签订时间问题，被告奥澜公司认可其与原告就案涉工程只签订过一份合同且出示的《施工合同》复印件与原告出示的《施工合同》原件内容一致，故本院认定双方之间签订的《施工合同》以原告提供的《施工合同》原件落款时间为准，即2015年5月2日。合同解除后，尚未履行的，终止履行，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。合同具有相对性，案涉《施工合同》无法继续履行而解除系被告原因所致，原告对于案涉合同无法履行不仅没有过错，而且为积极履行合同与海兰建设管理集团有限公司签订合同。所以，因合同无法履行导致的损失由奥澜公司承担于法有据。被告奥澜公司认为原告将涉案项目所有钢结构制作安装等工程内容转包给海兰建设管理集团有限公司其并不知情且未取得其同意、制作方案和进度也未经其同意、海兰建设管理集团有限公司的加工定做损失被告没有承担的法定或约定义务的辩称于法无据，本院不予采纳。关于原告主张的经济损失643,395.13元（624051.2＋9303.42＋10040.51），本院认为经乌鲁木齐市头屯河区人民法院判决认定汇丰公司乌鲁木齐分公司支付海兰建设管理集团有限公司经济损失624,051.2元，该款项应当由奥澜公司承担；关于一审案件受理费9,303.42元和二审案件受理费10,040.51元，本院认为该损失系原告汇丰公司乌鲁木齐分公司未及时履行自己的付款义务所扩大的损失不应当由被告奥澜公司承担。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条、第九十七条之规定，判决如下：一、解除原告新疆汇丰世纪建设工程有限公司乌鲁木齐分公司与被告新疆奥澜文化发展有限公司2015年5月2日签订的《施工合同》；二、被告新疆奥澜文化发展有限公司支付原告新疆汇丰世纪建设工程有限公司乌鲁木齐分公司经济损失624,051.2元。上述款项，被告应于本判决生效后十日内支付，逾期则依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案诉讼标的额643,395.13元，确认给付额624,051.2元，确认给付额占诉讼标的额的96.99%。本案案件受理费5,116.98元（原告已预交），由原告负担3.01%即154.02元。由被告负担96.99%即4,962.96元。被告应负担的诉讼费在履行义务时一并给付原告。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。审判员  瓮立臣二〇一九年十一月二十七日书记员  于泳洋