贵州省石阡县人民法院民 事 判 决 书（2019）黔0623民初1886号原告：夏良芬，女，1966年4月20日生，苗族，贵州省石阡县人，住石阡县。原告：陈学柱，男，1958年11月20日生，苗族，贵州省石阡县人，住石阡县。系夏良芬之夫。二原告共同委托诉讼代理人：陈绍皓，男，1992年1月17日生，仡佬族，贵州省石阡县人，住石阡县。系夏良芬、陈学柱之子。被告：贵州顺兴投资股份有限公司，统一社会信用代码：91520000622240738R，住所地：贵州省贵阳市云岩区中华北路**国艺大厦****。法定代表人：韦钧耀，该公司经理。委托诉讼代理人：刘明，贵州慧辩律师事务所律师。原告夏良芬、陈学柱与被告贵州顺兴投资股份有限公司商品房销售合同纠纷一案，本院于2019年9月4日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告夏良芬及其夏良芬、陈学柱的委托诉讼代理人陈绍皓、被告顺兴公司的委托诉讼代理人刘明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告夏良芬、陈学柱向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告逾期交房违约金143,205.03元；2、判令被告赔偿原告该商品房面积差金额27,646.61元、利息2,870.07元、契税414.69元，合计30,931.37元；3、本案诉讼费用由被告承担。事实及理由：2015年3月6日，二原告向被告购买国际名豪第2幢6层6-8号商品房，并签订《商品房买卖合同》，该房屋建筑面积为136.68平方米，总价款509,264.00元。原告于2015年4月28日在中国工商银行石阡支行办理按揭贷款以支付全部房款，根据合同约定，被告将于2017年6月30日交付房屋，但到2019年6月3日才交付。根据合同约定，被告逾期超过90日以上将承担违约责任，按日支付总价款的万分之四的违约金，即2017年6月30日至2019年6月3日，共703天，143,205.03元。另该商品房合同面积为136.68平方米，实际面积为129.26平方米，相差7.42平方米，被告应返还面积差、相应的利息及契税共计30,931.37元。原告多次向被告催要无果，特诉至法院，请求支持如前诉求。被告贵州顺兴投资股份有限公司辩称，1、原告诉求缺乏事实及法律依据，迟延交付过错不在于顺兴公司，这在石阡县是众所周知的事实，原因在于前期投资人资金链断裂、政府未能及时拆迁等原因导致成为烂尾楼，后石阡县人民政府成立国际名豪协调小组可以证实这个问题；2、拆迁至今均未能妥善处理，国际名豪系整体拍卖所得，房屋开发系整体开发，被告拍卖所得的地块至今未能全部得到，不能如期开发，同时不能如期交付，系政府的过错，被告无违约事实；3、原告按万分之四来计算违约金高于石阡县房屋租赁的价格，按原告的要求每个月6,000元左右的违约金，石阡本地的房屋租赁费为2,000元左右，根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第16条的规定，我方请求减少违约金。4、原告请求的误差面积没有事实依据，原告所依据的是我公司公示的预评估的面积，不是以实际测量面积。综上，请求驳回原告的诉讼请求。审理查明：原告夏良芬与陈学柱系夫妻关系。2015年3月6日，出卖人贵州顺兴投资股份有限公司（下称顺兴公司）与买受人夏良芬、陈学柱签订了合同编号为2015000117的《商品房买卖合同》，合同主要内容：第一条、第二条，买受人购买的商品房为预售商品房，土地使用权出让合同号2009（52）出让，建设工程规划许可证号520000200901709，施工许可证号为522224201502050101，商品房预售许可证为（石）商房预准字第（2015）03号；第三条，该商品房合同约定建筑面积136.68平方米，其中套内面积115.73平方米，该商品房位于【地上】第6层，房号6-8；第四条，抵押情况，该商品房占用范围内的土地使用权及在建工程均未设定抵押；第七条，出卖人与买受人约定按套（单元）计算，该商品房总价款为509,264.00元，前述约定的商品房价格已包括水电建设安装费用以及双方约定的附件五所列配套设施的建设安装费用，出卖人不再向买受人收取该商品房总价款以外的费用；第八条，买受人采取下列第3种方式付款，3、贷款方式付款，买受人以【银行按揭付】付款的，应于本合同签订之日向出卖人交付首期房款159,264.00元，余额350,000.00元以【银行按揭】支付；第十条，逾期付款责任，买受人如未按本合同规定的时间付款双方同意按照下列第1种方式处理，即（1）逾期在90日之内，自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之三的违约金，并于实际支付应付款之30日内向出卖人支付违约金，合同继续履行，（2）逾期在90日［该日期应当与第（1）项中的日期相同］后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，应当书面通知买受人。买受人应当自收到解除合同通知之日起30日按照累计的逾期应付款的1％向出卖人支付违约金。并由出卖人退还买受人全部已付款。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行。自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之4（该比率应当不小于第（1）项中的比率）的违约金，并于实际支付应付款之30日内向出卖人支付违约金；第十一条，交付时间和条件，（一）出卖人应当在2017年6月30日前向买受人交付该商品房；第十三条，逾期交房责任，除不可抗力外，出卖人未按照第十一条约定的期限和条件将该商品房交付买受人的，按照下列第1种方式处理，即1、按照逾期时间，分别处理［（1）、（2）不作累加］：（1）逾期在90日之内（该时限应当不小于第十条第1（1）项中的时限），自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付已交付房价款万分之三的违约金（该违约金比率应当不小于第十条第1（1）项中的比率），并于该商品房实际交付之日起30日内向买受人支付违约金，合同继续履行；（2）逾期在90日（该日期应当与本条的第1（1）项中的日期相同）后，买受人有权退房。买受人退房的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自收到退房通知之日起30日内退还全部已付款，并按照买受人全部已付款的7％向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之4（该比率应当不小于本条第1（1）项中比率）的违约金，并于该商品房实际交付之日起30日内向买受人支付违约金；第十五条，面积差异处理，该商品房交付时，出卖人应当向买受人公示其委托的有资质的房产测绘机构出具的商品房面积实测技术报告书，并向买受人提供该商品房的面积实测数据。实测面积与第三条载明的预测面积发生误差的，双方同意按照第2种方式处理，即2、按套（单元）计价的，出卖人承诺在房屋平面图中标明详细尺寸，并约定误差范围，该房屋交付时，套型与设计图纸不一致或者相关尺寸超出约定的误差范围，双方约定如下：按测绘公司实测建筑面积计算进行多退少补。2015年3月6日二原告交付购房款159,264.00元，余款350,000.00元以银行按揭贷款支付。2019年6月3日案涉房屋才完成交付条件，顺兴公司将房屋交给二原告。二原告认为顺兴公司逾期交房703天，面积少于合同面积7.42平方米。由此，二原告诉至法院，请求法院判决如前诉讼请求。另查明，2017年5月12日经贵州顿起测绘有限公司测绘并作出石阡县房屋面积测绘报告房产预测报（2017）第00054号。主要内容：项目名称国际名豪2号楼。涉及房屋面积为建筑面积129.26平方米、套内面积111.82平方米、分摊面积17.44平方米，出具《石阡县房屋面积测绘报告》，该报告载明“因该楼盘的负1和负2层未修建，其中设备用房未参与公摊，2号楼和5号楼的负12层的核心筒也未参与本幢的分摊。现预测绘报告中的面积为未分摊上述两项面积。”本院在其他案件中已查明以下事实：一、顺兴公司系1993年3月31日成立，注册资金5000万，投资人黄吉祥、龙其凡、龙其才、孙惟斌、龙龔等5人，法定代表人龙其凡，经菅范围：非金融性投资、房地产开发、销售，登记机关为贵州省工商行政管理局。二、贵州石阡县顺兴置业有限公司系2010年11月3日成立，注册资金1000万，投资人顺兴公司、黄吉祥，法定代表人夏世利，经营范围：非金融性投资、房地产开发、销售，建材销售，登记机关为石阡县工商行政管理局。三、陈永忠先后挂靠铜仁地区三通发有限公司、贵州省余庆县第一建筑安装工程公司、顺兴公司，开发“碧波水岸”，成立了顺兴公司石阡县碧波水岸项目部。后陈永忠以顺兴公司的名义与石阡县信德房地产开发有限公司于2009年8月6日通过公开招拍挂竞拍共同取得位于贵州××汤山镇“温泉花园”地块的土地使用权，顺兴公司系陈永忠签名。2009年11月4日“温泉花园”规划面积从42,666.88平方米调整为334,466.25平方米，由此挂牌成交价为38,724,402元。2010年1月5日出让方石阡县国土资源局与受让方顺兴公司、石阡县信德房地产开发有限公司签订了《国有建设用地使用权出让合同》，顺兴公司的签名人系陈永忠。2010年5月14日该地块项目命名为“国际名豪”花园，容积率调整为5.66。2010年7月26日，顺兴公司与石阡县信德房地产开发有限公司签订项目收购合同，约定石阡县信德房地产开发有限公司将其对“国际名豪”花园项地块50％的开发权以2,200万元的价格转让给顺兴公司。该合同上签名处“另50%，权益人系王翔、陈永忠”。并经石阡县国土资源局同意，顺兴公司作为受让人单独受让并交纳了土地使用权出让价款。土地使用权出让价款共计69,074,566元，包含石阡县信德房地产开发有限公司杨秀国20,200,000元、贵州石阡县顺兴置业有限公司30,350,498元、贵州省余庆县第一建筑安装工程公司11,524,068元、顺兴公司石阡县碧波水岸项目部（陈永忠）7,000,000元。2010年9月17日陈永忠与王翔签订项目收购合同，约定王翔将其对“国际名豪”花园项目地块25%及碧波水岸50%的开发权以2,000万元的价格转让给陈永忠，见证人系顺兴公司。2010年9月19日，陈永忠支付王翔项目转让费330万元，后未支付。2013年8月1日王翔向铜仁市中级人民法院起诉，经该院调解，以（2013）铜中民二初字第4号民事调解书结案。顺兴公司办理了《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》等。该“国际名豪”从开发至今纠纷不断，严重影响了开发进度，石阡县相关部门曾经专门成立该项目事故处理小组进行处理。贵州顺兴置业有限公司至今未将取得的“国际名豪”地块开发完毕，现仍在继续修建之中。本院认为，二原告与被告顺兴公司签订《商品房买卖合同》系合法有效的，二原告按合同约定交付了房款，被告顺兴公司也按约定交付了房屋，双方已履行了合同的主要义务。二原告主张被告顺兴公司“返还原告向其支付的面积差异款2,646.61元及利息2,870.07元、契税414.69元”的请求，本院认为，现案涉房屋公示的面积为预测面积，故该项请求在本案中不予支持，若今后办理不动产权证书时，如面积确有误差，则按不动产权证书登记的面积据实进行多退少补。本案约定交房时间为“2017年6月30日前”，实际交房时间为“2019年6月3日”，超出约定时间为702日，系客观事实。本院认为，被告顺兴公司出现逾期交房的原因受本地经济及实际施工状态的现实影响，加之其他因素（诉讼，拆迁等），导致被告顺兴公司未能按时交房，对此，被告应承担违约责任，但考虑到本案延迟交房的具体原因及被告仍然对“国际名豪”这一地块（烂尾工程）继续在开发，为维护石阡县城的整体开发价值，维护社会稳定，搞好城市发展作出了一定的贡献等情况，对原告要求支付延迟交房违约金的请求酌情支持，即由被告顺兴公司支付违约金为70,000元。综上，原、被告签订合同后，被告应按诚实信用原则履行合同义务，但被告未履行合同，交房时间延迟至2019年6月3日，导致其权益处于不确定状态。被告应当承担过错责任。根据《最高人民法院＜第八次全国法院民事商事审判工作会议（民事部分）纪要＞精神》，二原告的部分请求于法有据，应当支持。为此，根据《中华人民共和国民法总则》第七条、第五十七条、第一百七十六条，《中华人民共和国合同法》第六条、第三十九条、第四十条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百三十条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条、第五条、第十四条、第十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、由被告贵州顺兴投资股份有限公司支付给原告夏良芬、陈学柱逾期交房违约金70,000元；二、驳回原告夏良芬、陈学柱的其他诉讼请求。以上有执行内容款项，限于本判决生效后十日内履行。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1,891元，由原告夏良芬、陈学柱负担891元，由被告贵州顺兴投资股份有限公司负担1,000元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省铜仁市中级人民法院。审判员  熊兴文二〇一九年十一月十一日书记员  王 纯