四川省成都市锦江区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0104民初4346号 原告：李啸天，男，1992年1月18日出生，汉族，住成都市锦江区。 委托诉讼代理人：祁丹丹（系李啸天之妻），住江苏省赣榆县。 被告：刘林，男，1975年10月8日出生，汉族，住四川省内江市市中区。 原告李啸天与被告刘林装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年3月28日立案后，依法适用普通程序于2019年11月4日公开开庭进行了审理。原告李啸天到庭参加诉讼。被告刘林经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，本院缺席进行了审理。本案现已审理终结。 李啸天向本院提出诉讼请求：1．解除李啸天与刘林签订的合同书、三方协议书；2．刘林返还李啸天未完成部分的装修款项7680元；3．刘林支付自2018年11月5日至判决生效之日止逾期完成阳光房制作的违约金17400元（暂计算至2019年1月31日，即87天＊200元=17400元）；4．判令刘林承担本案全部诉讼费用。事实和理由：2018年8月20日，李啸天与刘林签订了《合同书》，由刘林负责李啸天城东雅郡的阳光房制作，总造价为21396元。在合同签订后，李啸天先后支付装修款项19000元，刘林承诺于2018年9月10日完成城东雅郡阳光房制作的所有工作。但刘林一直未完成相关工作。无奈，2018年10月18日，李啸天与刘林补充签订了《阳光房制作补充协议》，要求刘林在2018年11月5日前完成该工程的所有工作，若逾期超过5天以上的，则李啸天不需要支付尾款，并且每逾期一天，应向李啸天支付违约金200元。在协议签订后，刘林仍未完成玻璃房制作工作，2018年12月6日，李啸天与刘林又补充签订了《三方协议书》，约定若刘林无法于2018年12月8日完成城东雅郡阳光房制作，李啸天将解除合同，并且主张违约金。但刘林至今仍未完成玻璃房制作工作，截至目前尚有价值7680元的工程未完成。未完成的工程明细为：1．热弯玻璃未安装，金额3180元；2.C85铝金推拉门：锁具已坏，推拉门无法正常使用，需全部换掉，金额1500元；3．聚酯油漆：未如约做到全部三峡防油漆一遍，聚酯漆饰面一遍，金额1000元；4．铁艺矩管门：不是地弹门，无地弹簧；未全部完成，漏风，不能正常使用，金额1000元；5．工艺：未如约做到做到焊点平滑，无包块，安装平整，玻璃胶未全部完成，已经搭建完成的部分下雨天仍然有漏雨，金额1000元。李啸天先后寄送《解除合同通知函》，要求刘林返还所支付的装修款项，并向李啸天支付违约金，但刘林以不在本地拒收。为维护李啸天合法权益，特诉至法院。 刘林未作答辩，也未提交证据材料。 本院经审理认定事实如下：2018年8月20日，李啸天与刘林签订《合同书》。该合同主要内容为：1．经双方商议决定，地址：城东雅郡阳光房制作，总造价为21396元。3．工艺：焊点平滑、无包块、安装平整、无倾斜。4．油漆：三峡防锈漆一遍，聚酯漆饰面遍。5．工期延误：（1）工程量变化或设计变更；（2）不可抗力；（3）李啸天未按时参加阶段验收而造成的停工；（4）李啸天同意工期顺延的其他情况；（5）李啸天未按期支付装修款，合同工期相应顺延。8．付款方式：第一次，合同签订之日付50%；第二次，钢架焊接完毕付40%；第三次，竣工验收合格后5日内付10%。 2018年8月20日，李啸天向刘林支付装修款10000元。2018年9月2日，李啸天向刘林支付装修款9000元。以上，李啸天共计向刘林支付装修款19000元。 2018年10月18日，李啸天、刘林及案外人刘凯欣针对前述《合同书》签订三方协议。载明：一、刘林应完成如下：1.2018年10月19日前，耐力板安装完成（前花园）；2.2018年11月5日前，前花园全部按前期签的合同履行完毕；3.2018年11月5日，两个卧室门（玻璃门＋纱窗＋锁＋轨道）全部完成；4.2018年11月5日前，玻璃胶全部完成；5．刘林须保护李啸天已完成的项目以及屋内设施；刘凯欣负责监督、跟进，确保刘林按质按量完成；若刘林违反上述任一条，逾期一天赔偿李啸天200元；若屋内设施有任何由刘林造成的损坏或污染，刘林给予李啸天赔偿已损坏设施原价的10倍赔偿。二、合同尾款取消（失效）。剩余尾款1000元，李啸天在刘林按上述约定完成后全额支付；若刘林违约5天以上，则尾款为0，多出逾期款由刘林全额支付李啸天。 2018年12月6日，李啸天、刘林及案外人刘凯欣签订《三方协议书》。该协议书载明：刘林承诺，于2018年12月8日按本合同全部完成原《合同书》以及2018年10月18日签署之三方协议的内容，且刘林赔偿李啸天2000元。若不能按上述约定完成，李啸天有权解除全部合同，并要求刘林按每逾期一天200元支付给李啸天违约金（逾期完工违约金累积计算）。刘凯欣仅负责监督督促刘林，无其他连带责任。 《三方协议书》背面印有《四川炬龙钢构预算表》。李啸天陈述，该预算表是签订《合同书》之初，刘林向李啸天提供的预算表。该预算表上载明：玻璃阳光顶棚10320元，热弯玻璃3180元，8毫米钢化单玻璃1020元，镀锌矩管艺术隔墙800元，铁艺矩管门2356元，C76铝合金窗户720元，C85铝合金推拉门1500元，聚酯油漆1500元，合计21396元。 2019年3月17日，李啸天与案外人签订《聚友门窗销售订单协议书》。载明：品名为铝合金、阳光房、换锁、补胶、做防水，总计4800元。协议签订后，李啸天实际向案外人支付了4800元。 庭审中，李啸天陈述，其于2019年1月左右入住案涉房屋。刘林未完成部分工程，影响其正常居住。 以上事实，有李啸天提交的当事人身份信息材料、《合同书》、2018年10月18日的三方协议、《三方协议书》、《四川炬龙钢构预算表》、微信支付凭证、聚友门窗销售订单协议书等证据以及李啸天的陈述在案为证。 本院认为，李啸天与刘林签订的《合同书》及两份三方协议均系当事人真实意思表示，不违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效。双方均应按协议约定履行各自义务。因《合同书》中未载明施工期限，故双方于2018年10月18日签订三方协议，明确了施工各项的完成日期。又因刘林未按该协议约定期限完成施工，故双方又于2018年12月6日签订《三方协议书》明确了刘林逾期违约责任。根据《三方协议书》约定，刘林逾期完成施工任务，李啸天有权解除《合同书》及相关协议，因此，对李啸天请求解除《合同书》及两份三方协议的诉讼请求，本院予以支持。 关于应返还的装修款。《合同书》及两份三方协议书解除后，刘林未完成工程对应的装修款应当予以返还。李啸天主张热弯玻璃没做，对应金额3180元，有《四川炬龙钢构预算表》为证，本院予以支持。李啸天主张的推拉门换锁，以及聚酯油漆、铁艺矩管门、工艺等问题，因涉及质量和工序问题，在没有其他证据印证的情况下，本院无法核实这几部分的对应价格以及应扣减的装修款金额，因此，对李啸天主张的该部分款项，本院不予支持。关于李啸天提交的《聚友门窗销售订单协议书》，因该协议书上载明铝合金、阳光房、换锁、补胶、做防水等项目共计4800元，而《四川炬龙钢构预算表》上并没有补胶、做防水等项目，因此，无法以该订单协议书上的价格来确定刘林未完成部分对应的金额。综上，刘林应向李啸天返还装修款3180元。 关于违约金。根据《合同书》约定，案涉工程总价为21396元，李啸天已支付19000元，余款2396元未支付。根据2018年10月18日的三方协议，若刘林未按时完成工程的，则李啸天不需要支付尾款。因此，该2396元尾款系刘林承担违约责任的一种方式。双方在《三方协议书》中约定了逾期200元/天的违约金，因案涉合同总金额为21396元，且刘林已经承担了不收取尾款2396元的违约责任，另李啸天未举证证明案涉工程逾期完成对其造成的实际损失，因此，综合考虑案涉合同的履行情况，基于公平原则，本院酌情确定刘林向李啸天支付违约金1000元。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条第二款、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告刘林于本判决发生法律效力之日起十日内向原告李啸天返还装修款3180元。 二、被告刘林于本判决发生法律效力之日起十日内向原告李啸天支付违约金1000元。 三、驳回原告李啸天的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费427元，公告费300元，由被告刘林负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 审 判 长  成 敏 人民陪审员  李仁英 人民陪审员  曹成东 二〇一九年十一月十二日 书 记 员  徐嘉源