江苏省睢宁县人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0324民初3843号原告：仝惠，女，1980年12月11日出生，汉族，住睢宁县。委托诉讼代理人：陈慧慧、文凤，江苏宁创律师事务所律师。被告：江苏恒华置业有限公司，统一社会信用代码913203245571179434，住所地睢宁县徐州日报驻睢宁记者站****。法定代表人：余军，该公司总经理。委托诉讼代理人：胡清华，江苏金合（睢宁）律师事务所律师。委托诉讼代理人：胡金明（实习律师），江苏金合（睢宁）律师事务所律师。原告仝惠与被告江苏恒华置业有限公司商品房销售合同纠纷一案，本院于2019年5月7日立案受理后，依法适用简易程序审理，后转为普通程序组成合议庭公开开庭进行了审理。原告仝惠及其委托诉讼代理人陈慧慧、文凤，被告江苏恒华置业有限公司的委托诉讼代理人胡清华、胡金明到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告孟献宁、魏晓凤向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付违约金15618元（自2018年7月1日至2019年3月31日止，每日按已付房款万分之一计算）；2.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2017年5月8日,原、被告签订了《商品房买卖合同（预售）》（SN78680），约定原告购买被告公司开发的位于睢宁县房屋，建筑面积共125.57平方米，总价款570000元。合同约定被告应在2018年6月30日前向原告交付房屋，若未按约交付则自约定交付之次日起至实际交付之日止，每日按照已付房款的万分之一向原告支付违约金。合同签订后，原告按照合同约定向被告支付全部购房款。但被告未按照合同约定的日期交付房屋，故根据双方之间的约定，特提起诉讼，请求依法裁判。被告江苏恒华置业有限公司辩称：被告延期交房是受睢宁县大气污染防治管控所致，应当扣除相应管控期限2个月。被告收到了有关部门的停工通知，2018年上合峰会期间要求停工19天；从2018年10月31日起，受北方大气污染扩散和静稳天气的共同影响，徐州市和睢宁县大气污染防治攻坚行动指挥部分别于2018年10月31日、11月2日、11月14日、11月19日、11月24日、11月26日、11月27日、12月4日、12月11日、12月14日、12月13日，多次要求被告建筑工地停工。这是被告在与购房户签订购房合同时预见不到的，责任不应归于被告，请求依法判决。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织双方当事人进行了质证，对于双方当事人均无争议的事实和证据，本院予以确认并在卷佐证。结合双方当事人庭审陈述，及审查认定的证据，本院查明如下事实：2017年5月8日，原告仝惠与被告江苏恒华置业有限公司签订《商品房买卖合同（预售）》一份，合同编号为：SN78680号。约定原告购买被告开发建设的位于睢宁县商品房，建筑面积为125.57平方米，总房价为570000元。合同第七条约定，买受人应当在2017年5月8日前支付该商品房全部价款；第十一条约定，被告应当在2018年6月30日前向原告交付涉案商品房。合同第十二条约定，出卖人未按第十一条约定的时间将该商品房交付买受人的，自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付已付房价款万分之一的违约金，合同继续履行。合同还约定了其他权利义务。上述合同签订后，原告按照合同约定支付了全部购房款，被告未按时向原告交付涉案房屋，原告于2019年4月1日上房。另查明，2018年6月1至19日，因协作保障上海合作组织2018年峰会空气质量任务，及大气污染防治攻坚行动等原因，睢宁县人民政府采取了各项管控措施，要求当地建筑、建材等企业停止渣土、土石方、拆除等易产生扬尘的施工作业，被告建设涉案工程的进度受到一定影响。诉讼中，被告抗辩认为因大气污染防治攻坚行动等原因，交房时间还应延期41天（注：加上上述19天被告主张扣除2个月），但未提供相应证据证实。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定全面履行自己的义务，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，原、被告签订的《商品房买卖合同》系双方的真实意思表示，合同依法成立并生效。合同签订后，原告按照合同约定及时支付了全部购房款，被告应当按期向原告交付房屋。双方在合同第十一条中明确约定，被告应于2018年6月30日前向原告交付涉案商品房，但原告直至2019年4月1日才得以上房，被告构成违约，依法应当承担相应的违约责任。合同第十二条约定，出卖人未按第十一条约定的时间将该商品房交付买受人的，自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付的违约金。故原告要求被告按照合同约定支付逾期交房违约金，有事实和法律依据，应当予以支持。因协作保障上海合作组织2018年峰会空气质量，及大气污染防治攻坚行动等原因，当地政府对建筑、建材等企业采取了一系列的管控措施，必然会影响到被告建设工程的施工进度。该情形是双方签订商品房销售合同时不能预见的，不应归责于被告，相应的停工期间应当予以扣除。本院认为，被告要求违约金扣除上海合作组织2018年峰会19天的逾期交房期间属于合理范围，依法予以采纳。故涉案逾期交房违约金的起算时间，应当扣除19天，自2018年7月19日起算。经计算，原告已付购房款570000元，按照每日万分之一的标准计算，逾期交房违约金应为57元/天，自2018年7月19日起算至2019年4月1日止，被告应当向原告支付逾期交房违约金14649元。诉讼中，被告抗辩认为因大气污染防治攻坚行动等原因，交房时间还应再延期41天，但未提供相应证据证，其抗辩理由不能成立，故本院不予采纳。依照《中华人民共和国民法总则》第三条、《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：一、被告江苏恒华置业有限公司应当于本判决发生法律效力之日起十日内向原告仝惠支付逾期交房违约金14649元（自2018年7月19日起按照57元/天的标准，计算至2019年3月31日）；二、驳回原告的其他诉讼请求。义务人如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。未按本判决指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。案件受理费190元，由被告负担170元，原告负担20元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于江苏省徐州市中级人民法院。审 判 长  张晓军审 判 员  张朋银人民陪审员  王云飞二〇一九年十一月四日法官 助理  吴 艳书 记 员  薛 露附相关法条:《中华人民共和国民法总则》第三条民事主体的人身权利、财产权利以及其他合法权益受法律保护，任何组织或者个人不得侵犯。《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书制定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期限的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。