新疆维吾尔自治区奎屯人民法院民事判决书（2019）新4003民初1892号原告：奎屯兴业水泥制品厂凿井队，住所地奎屯市独克公路三公里半。经营者：候全增，男，1961年1月13日出生，住奎屯市独克公路三公里半。委托诉讼代理人：叶萍，新疆西北律师事务所律师。被告：奎屯市自来水公司，住所地奎屯市乌苏路(中区)。法定代表人：蒋波，该公司经理。委托诉讼代理人：田盛新，新疆弘桥律师事务所律师。原告奎屯兴业水泥制品厂凿井队与被告奎屯市自来水公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年10月15日立案受理后，依法适用简易程序于2019年11月6日公开开庭进行了审理。原告奎屯兴业水泥制品厂凿井队的委托诉讼代理人叶萍、被告奎屯市自来水公司的委托诉讼代理人田盛新到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告奎屯兴业水泥制品厂凿井队向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告支付欠款91.9万元及利息165,420元[91.9万元×6%÷12个月×36个月（2015年6月4日至2019年6月3日)]，合计108,4420元；2、本案诉讼费由被告承担。事实与理由:为实施奎屯市自来水公司二水厂打井工程，原告与被告签订合同协议，约定工程质量保修期为一年。2015年8月17日，原告收到与合同协议书相关的奎屯市施工中标字[2015]004号中标通知书一份，载明：建设单位奎屯市自来水公司，工程名称奎屯市自来水二水厂打井工程（一标段），中标单位奎屯市兴业水泥制品厂凿井队，中标工程价格171.9万元。随后，原告按期施工，原被告双方对机井进行验收，最后一口井竣工日期为2015年6月3日。工程完工后，被告仅支付80万元，剩余款项迟迟未付。为维护原告的合法权益，故诉至法院。被告奎屯市自来水公司答辩称，涉案的工程原告并未按照约定的时间完工,供水改建工程未进行整体验收。涉案打井工程资金来源系财政拨款,被告仅是改水工程的项目管理人,被告数次向财政局请求拨款,但因种种原因未到位。被告并不是涉案工程款的实际付款人，涉案机井是属于财政预算投资计划，对财政预算的投资，国家对其资金的拨付、决算均有相关规定。涉案工程尚未按照双方签订的合同第17条进行工程审计，故剩余工程款支付的条件尚未成就。综上，请求法庭驳回原告的诉讼请求。本院经审理认定事实如下：2015年2月，被告奎屯市自来水公司对外发包奎屯市自来水公司二水厂打井工程（一标段），原告奎屯兴业水泥制品厂凿井队中标该工程，中标工程范围包括水泵、出口至输水管线的链接、安装等，中标价格171.9万元，中标工程工期2015年4月18日至2015年5月14日止。2015年4月，原告与被告奎屯市自来水公司签订《水利水电工程施工合同》一份，载明：1、发包人奎屯市自来水公司，承包人奎屯兴业水泥制品厂凿井队，工程质量保修期一年（自通过验收开始计算）；2、发包人提供的施工场地范围为奎屯市二水厂，承包人自行勘察的施工场地范围为奎屯市二水厂；3、现场用电施工用水由承包人自行解决，抽水试验由承包人负责；4、工程项目奎屯市自来水公司二水厂打井工程（一标段），工作内容凿井4眼（井深250米）；5、工程合格标准为合格；6、第一次预付款金额为工程预付款总金额的25%，付款时间应在合同协议书签订后，由承包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。第二次预付款金额为工程预付款总额的55%，付款时间需承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付证书报送发包人批准14天内予以支持。第三次预付款完工后经审计部门审核后扣除保险金一次付清。该合同附件一（合同协议书）载明：奎屯市自来水公司为实施奎屯市自来水公司二水厂打井工程，已接受奎屯市水泥制品厂凿井队的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人达成如下协议：1、签约合同价171.9万元；2、承包人项目经理高贵山；3、工程质量符合国家规范标准；4、计划工期为27天。2015年4月20日，原告奎屯兴业水泥制品厂凿井队进入施工场地准备开始施工。2015年4月21日，施工1号机井。2015年4月28日，1号机井竣工。2015年5月2日，施工2号机井。2015年5月12日，2号机井竣工。2015年5月15日，施工3号机井。2015年5月23日，3号机井竣工。2015年5月26日，施工4号机井。2015年6月3日，4号机井竣工。以上4眼机井均有机井质量验收单，且有原、被告双方及监理单位新疆城乡建设工程设计有限公司奎屯分公司盖章、签字确认。2015年9月20日，被告奎屯市自来水公司验收该4眼机井，并在竣工报告上盖章、签字并写明同意验收，监理单位新疆城乡建设工程设计有限公司奎屯分公司在竣工报告上盖章、签字并写明合格。另查明，2015年5月，被告奎屯市自来水公司支付原告奎屯兴业水泥制品厂凿井队工程款80万元。上述事实有原、被告的当庭陈述、中标通知书、水利水电工程施工合同、合同协议书、施工设备进场报验单、材料/构配件进场报验单、机井质量验收单、单位工程竣工报告、奎发改投资[2015]8号文件、关于支付奎屯市自来水公司新建二水厂打井工程工程款的报告等经过法庭质证的证据在卷佐证。本院认为，合同当事人应全面履行合同义务。原、被告双方签订的《水利水电工程施工合同》系双方的真实意思表示，真实、合法、有效，本院予以确认。原告奎屯兴业水泥制品厂凿井队按合同约定完成4眼机井的施工，并已竣工。被告奎屯市自来水公司对本案所涉工程进行了竣工验收，应向原告奎屯兴业水泥制品厂凿井队支付工程款。根据庭审查明的事实，原、被告双方对工程总价款171.9万元均无异议，被告奎屯市自来水公司已支付原告奎屯兴业水泥制品厂凿井队工程款80万元。现该工程已过质保期，被告奎屯市自来水公司应当支付原告奎屯兴业水泥制品厂凿井队剩余工程款91.9万元（171.9万元-80万元）。故，对原告奎屯兴业水泥制品厂凿井队要求被告奎屯市自来水公司支付工程款91.9万元的诉讼请求，本院予以支持。对被告奎屯市自来水公司辩称的“根据合同约定，经审计部门审核后才能支付剩余工程款。现未经审计，支付工程款的条件未成就，不应支付工程款”的意见，本院不予采信。原告奎屯兴业水泥制品厂凿井队主张的利息165,420元[91.9万元×6%÷12个月×36个月（2015年6月4日至2019年6月3日)]，根据庭审查明的事实，原、被告于2015年9月20日进行竣工验收，被告奎屯市自来水公司在验收后应支付原告奎屯兴业水泥制品厂凿井队工程款。被告奎屯市自来水公司至今未付工程款，应承担占用资金期间的利息。因被告奎屯市自来水公司于2015年9月20日验收本案所涉工程，利息应从2015年9月21日起算。原告奎屯兴业水泥制品厂凿井队主张的利息期间是2015年6月4日至2019年6月3日，即48个月，但原告奎屯兴业水泥制品厂凿井队实际主张的利息165,420元系36个月的利息，计算期间即2015年6月4日至2018年6月3日。综上，本院确定按年利率4.75%自2015年9月21日计算至2018年6月3日。即，118,225.52元[91.9万元×4.75%÷12个月×32.5个月（2015年9月21日至2018年6月3日)]；超出部分，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百六十九条、第二百七十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十七条、第十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条之规定，判决如下：一、被告奎屯市自来水公司于本判决生效之日起十日内支付原告奎屯兴业水泥制品厂凿井队工程款91.9万元及利息118,225.52元；二、驳回原告奎屯兴业水泥制品厂凿井队的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费14,560元，减半收取7280元（原告已预付），由原告奎屯兴业水泥制品厂凿井队负担317元，被告奎屯市自来水公司负担6963元(与上述款项一并支付)。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院。当事人上诉的，上诉期满后七日内未交上诉费的，视为放弃上诉权。审判长 王春雷二O一九年十一月十五日书记员 杨彩雯