湖南省长沙市开福区人民法院民 事 判 决 书（2019）湘0105民初8358号原告：长沙市雨花区微笑医疗美容门诊部有限公司，住所地湖南省长沙市雨花区韶山中路**万博汇名邸****。法定代表人：黄春艳，董事长。委托诉讼代理人：胡娟，湖南星河(长沙)律师事务所律师。委托诉讼代理人：段言，湖南星河律师事务所律师。被告：湖南沁芸广告传媒有限公司,住所地,住所地湖南省长沙市开福区望麓园街道又一村巷**铂宫家园****iv>法定代表人：吴志芸。委托诉讼代理人：熊五一，男，汉族，1987年4月14日出生，住湖南省汉寿县。原告长沙雨花区微笑医疗美容门诊部有限公司诉湖南沁芸广告传媒有限公司承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行审理。原告长沙雨花区微笑医疗美容门诊部有限公司的委托诉讼代理人胡娟，湖南沁芸广告传媒有限公司的法定代表人吴志芸，湖南沁芸广告传媒有限公司委托诉讼代理人熊五一，到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告长沙雨花区微笑医疗美容门诊部有限公司向本院提出诉讼请求如下：1、判令解除原告与湖南沁芸广告传媒有限公司于2018年10月22日签订的《微笑整形医院承揽合同》；2、判令湖南沁芸广告传媒有限公司退还原告支付的合同价款人民币48000元；3、判令湖南沁芸广告传媒有限公司向原告支付违约金8400元（自2018年11月16日至2018年12月15日，按合同总价款5‰每日计算）；4、判令湖南沁芸广告传媒有限公司向原告支付资金占用损失，以48000元为基数按银行同期贷款利率4.35%计算，从2018年12月16日起计算至湖南沁芸广告传媒有限公司实际付清欠款之日止（暂计至2019年8月15日为1392元）；5、本案的诉讼费用由湖南沁芸广告传媒有限公司承担。事实与理由：2018年10月22日原告与湖南沁芸广告传媒有限公司签订了《微笑整形医院承揽合同》，约定由湖南沁芸广告传媒有限公司承揽原告的广告装潢工作。合同总价为人民币56000元，广告装潢工程于2018年11月15日完工。合同签订当天，原告按合同约定向湖南沁芸广告传媒有限公司支付了前期工程款48000元。合同签订后，湖南沁芸广告传媒有限公司屡次拖延工期，延误工程。因湖南沁芸广告传媒有限公司一直怠于履行合同约定义务，严重影响到了原告的正常经营，故原告只能另行委托第三方完成该广告装潢工作。根据《微笑整形医院承揽合同》第九条规定“因乙方原因造成工期无法按期完成的，如拖延七个工作日仍未解决，乙方应按合同金额的5‰每天向甲方支付违约金。逾期超过30天的，甲方有权解除合同”。原告多次要求湖南沁芸广告传媒有限公司退还已付工程款，湖南沁芸广告传媒有限公司一直推脱，为维护原告合法权益，遂成本诉。湖南沁芸广告传媒有限公司辩称，被告公司确实是做了一些制作方面的东西，原告也正在使用被告的东西，被告不认可返还全部已经支付的费用，也不承担违约责任。湖南沁芸广告传媒有限公司只承认详单上面的第1、2、3项，包括外露穿孔发光字三项可以返还，按面积计算湖南沁芸广告传媒有限公司返还18000元左右。灯箱部分原告已经使用了，原告也承认这个事实。附件部分被告们根据原告意见不停的制作，做了三次，但原告要么让被告拆下来要么不让被告安装，被告按原告要求制作，原告却认为字不行，这些费用被告也有加工制作的依据，原告也认可。灯箱方面被告是包制作包安装，已经交付使用，原告至今仍在使用。经审理查明，2018年10月22日，原告（甲方，下同）与被告（乙方，下同）签订《微笑整形医院承揽合同》，约定乙方根据甲方的要求制作安装广告装潢工作。包括全面负责楼顶发光字、室内灯箱、背景墙字广告类的施工、制作、维护保养等相关工作及费用，甲方负责画面设计（广告制作安装效果以甲方提供设计效果图为参照施工。参数为准）；安装地点：（雨花亭），安装内容为：1)楼顶发光字，2)室内灯箱，3)大厅背景墙。制作内容及详细参数以附件为准；广告类改造的制作、安装、维护保养报批总价56000元，支付方式为合同签订1个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的48000元，乙方在制作、安装后（7个工作日内）支付剩余合同总金额的8000元。乙方制作、安装的内容部分在验收合格之日起发生任何质量，安全事故由乙方自己负责；乙方于本合同签订后，25个工作日完成该工程的制作、安装工作。完工日为2018年11月15日必顺按此时间完工。如有延后，双方协商解决；合同期限自2018年11月15日起至2020年11月15日止。工程质保期为墙面部分二年（所有广告类制作安装质保2年），质保期内除人为因素以外的任何因施工质量造成的损坏均应无偿修复，制作项目如有损坏应配合甲方进行修复，修复费用另行结算，由甲方支付。乙方在约定时间完成所有制作安装工作后，由乙方向甲方提交《工程竣工验收申请函》，甲方应积极组织相关人员进行验收，并签署《工程竣工验收单》。如甲方没有进行相关验收工作，三日后，默认甲方验收合格。2、乙方承诺，投入使用后的广告灯箱的保修期为365日，保修期内乙方对广告灯箱的制作承担免费维修义务。但人为因素和不可抗因素造成的损坏乙方不承当任何责任。如被人为因素或不可抗力因素造成的损坏，由甲方按损坏的具体情况出资，乙方负责修理。乙方制作安装的广告灯箱应当符合力学原理，能够在甲方使用期限2年内安全使用，乙方应当保证该施工内容在正常使用期间主体结构（不包含画面）不发生倒塌、脱落、坠落，如果出现上述现象给甲方或者第三方造成任何人身或者财产损失的，乙方应当承担相应责任。但人为因素和自然灾害等不可抗力因素造成的以上损害乙方不承当任何责任。乙方没有在本合同约定的时间内完成广告灯箱及墙面安装制作、安装工作时，应当按照乙方总报酬的5‰/天的标准向甲方支付迟延履行违约金。乙方提交广告灯箱的施工图纸，需经甲方签字认可后，乙方方可施工。如因甲方所提供项目制作的设计画面原稿、尺寸、材质要求等因素导致制作成品出现的误差或错误，甲方需提供改正后的正确资料，由乙方继续制作并安装，工期相应顺延，由此产生的责任及费用由甲方承担；因乙方原因造成工期无法按期完成的，如拖延七个工作日仍未解决，乙方应按合同金额的5‰每天向甲方支付违约金。逾期超过30天的，甲方有权解除合同。如甲方需要增加、变更施工内容，应提前以书面形式通知乙方，乙方应先行施工，由此增加的费用由甲乙双方另行协商并签订补充合同，工期可相应顺延。该合同附件载明的广告内容及类型包括：1、微信整形美容（logo+英文翻译），面积20个平方，单据600元/平方；2、侧面墙微笑整形美容+（小字整形外科，皮肤激光，微笑口腔），面积15.12平方，单价600元/平方；3、微笑整形美容（logo+字），7平方，600元/平方；4、12厘米厚单面发光卡布灯箱，4个，16平方，400元/平方；5、12厘米厚单面发光卡布灯箱，3个，15平方，400元/平方；6、8公分皮肤激光旁边单面卡布灯箱，1个，3平方，400元/平方；7、8公分护士站对面单面卡布灯箱，3平方，400元/平方；8、8公分大厅侧面单面发光卡布灯箱，1个，2平方，400元/平方；9、8公分双方发光卡布灯箱，3个，23.3平方，400元/平方；10、大厅背景墙（logo），1个，1.8平方，600元/平方；11、大厅背景墙（韩国文字）微笑整形美容+美从微笑开始韩文版，264厘米，6元/厘米；12、大厅背景墙顶微笑整形国际连锁+美从微笑开始（中文版），3.88平方，600元/平方；13、圆厅字vip私人订制中心+韩文，3.22平方，600元/平方；14、整形外科+韩文+护士站，294厘米，6元/厘米；15、灯箱旁圆厅字（皮肤激光美容中心）+韩文+logo王子美学中心，4.2平方，600元/平方。包制作包安装，总金额56000元，如需发票另加6个点。以上参数改动需双方签字确认。另查明，附件中1-15项，按约定的单价计算，共计金额为61400元。2018年10月22日原告向被告支付了48000元。另查明，合同附件中的项目被告完成情况如下：第1、第2、第3项，被告未予制作安装。被告主张系因该三项需要城管相应审批才能安装制作，故未完成，但未提供证据予以证实；第四项，灯箱处画面图片未制作，灯箱其余部分已全部制作；第5-12项被告已制作；第13-15项，被告已经制作，但字体不能发光。因原告主张被告部分制作项目不符合设计效果图，故部分项目多次重做且未能没有安装。原告未向本院提交设计效果图。原告主张13-15项，因字体不能发光，费用应当减半。被告主张不能发光原因，系因根据原告的要求，更改了相应的制作，但被告未提交附件约定的“参数改动需双方签字确认”的确认单，也未提交其他证据予以证实。被告主张字体13-15项虽字体不能发光，但考虑到制作成本，费用应当按7折计算。原、被告庭审中均同意由本院酌定13-15项的费用，不申请鉴定。原告未向本院提交广告制作安装设计效果图。被告未提交原告增加、变更制作及相应金额的证据。原告告庭审陈述因原告公司人员与被告系朋友关系，被告没有按时交付产品原告仍给予了宽限，但不表示被告可以无限期延迟交付。2019年3月19日，原告与案外人签订《微笑医疗美容广告制作安装合同》将部分广告项目及新增的项目交付案外人制作。被告主张工期延误系因原告的场地装修未达到进场的标准，但未提交原告签字的工期顺延单或其他证据予以证实。原、被告均认可合同约定的价格包括维修费，维修费为2000元。另查明，本案诉状副本送达被告的时间为2019年9月6日。被告庭审中表示同意解除合同。被告请求对违约金进行调低。以上事实有原、被告营业执照，合同，微信聊天记录，转账记录，照片，证明及庭审笔录等证据在卷佐证。本院认为，一、原、被告签订的《微笑整形医院承揽合同》，系双方真实意思表示，未违反法律法规强制性规定，合法有效。原告作为定做人权随时解除合同。且被告未按约定时间完成广告项目，根据该合同约定，因被告原因造成工期无法按期完成的，逾期超过30天的，原告有权解除合同，被告至今未完成合同约定的义务，且被告对解除合同亦无异议，故对原告请求解除与被告签订的《微笑整形医院承揽合同》的诉讼请求，本院予以支持。解除合同的通知即本案诉状副本送达被告时，合同解除，故该合同于2019年9月6日解除。二、被告应退还原告的合同价款。被告已做的4-12项各项单价合计为29912元，按56000元的合同总价款除以各项单价总和价格61400元的比率折算，4-12项金额应计算为27281元[29912元×（56000元÷61400元）]。因被告未制作第4项的灯箱画面图片，本院酌定每个灯箱另行扣除100元，共计400元（100元/个×4个），故4-12项金额共计26881元（27281元-400元）；13-15项，因字体不能发光，不符合同约定，且原、被告均同意由法院酌定其价格，参考原、被告意见，本院酌定其按合同价格的60%予以计算，13-15项的各项单价合计为6216元，其价款可折算为3402元[6216元×（56000元÷61400元）×60%]。另原、被告均同意维护费用按2000元计算，现双方均同意解除合同，维护费应当按相应比例退还原告，计算为1154元{2000元×[（29912元+6216元）÷61400元]}。故被告应退还原告的合同价款为18871元[48000元-（26881元+3402-1154元）]。三、关于原告主张的2018年11月16日至2008年12月15日期间的违约金及资金占用损失。合同约定因被告原因造成工期无法按期完成的，如拖延七个工作日仍未解决，被告应按合同金额的5‰每天向原告支付违约金。逾期超过30天的，原告有权解除合同。被告主张工期延误系因原告的场地装修未达到进场的标准，但未提交原告签字的工期顺延单或其他证据予以证实，本院不予采信。因被告至今未能完成合同约定项目，应当向原告承担相应的违约责任。双方均未提交广告制作安装设计效果图，因部分重做项目导致的相应误工日期，原、被告均应承担相应的责任。另原告庭审中自述，因原告公司人员与被告系朋友关系，被告没有按时交付产品原告仍给予了宽限，应当相应减轻被告的违约责任。双方约定的应当按照总报酬的5‰/天的标准计算迟延履行违约金，该违约金标准约定过高，对被告提出的降低违约金的主张，本院予以支持。综合本案案情，被告对原告主张的2018年11月16日至2008年12月15日期间的违约金，本院酌定为5000元，对原告主张的资金占用损失，本院不予支持。综上，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条、第一百一十四条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十八条之规定，判决如下：一、原告长沙雨花区微笑医疗美容门诊部有限公司与被告湖南沁芸广告传媒有限公司签订的《微笑整形医院承揽合同》于2019年9月6日解除；二、被告湖南沁芸广告传媒有限公司在本判决生效之日起十日内退还原告长沙雨花区微笑医疗美容门诊部有限公司合同价款18871元；三、被告湖南沁芸广告传媒有限公司在本判决生效之日起十日内支付原告长沙雨花区微笑医疗美容门诊部有限公司违约金5000元；四、驳回原告长沙雨花区微笑医疗美容门诊部有限公司全部诉讼请求。案件受理费1244元，因适用简易程序结案，减半收取622元，由原告长沙雨花区微笑医疗美容门诊部有限公司承担365元，由被告湖南沁芸广告传媒有限公司承担257元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。审 判 员  唐乐贤二〇一九年十一月二十六日代理书记员  沈 沙