广东省东莞市第一人民法院民 事 判 决 书（2020）粤1971民初7328号原告：东莞市×××××投资有限公司，住所地：广东省东莞市×××××××××，统一社会信用代码：91441900MA53733L6P。法定代表人：余某1。委托诉讼代理人：毛小燕，女，1984年10月14日出生，汉族，住广东省东莞市南城区××××××××××××××××，公民身份号码：360××××××××××××149，系该公司总经理助理。委托诉讼代理人：王潇，男，1989年11月25日出生，汉族，住四川省渠县×××××××××××，公民身份号码：513××××××××××××336，系该公司工程主管。被告：深圳市龙企贸易有限公司，住所地：广东省深圳市龙岗区×××××××××××××××，统一社会信用代码：91440300MA5DPFQE5N。法定代表人：许某1。原告东莞市×××××投资有限公司诉被告深圳市龙企贸易有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，于2020年9月7日公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人毛小燕、王潇到庭参加诉讼，被告深圳市龙企贸易有限公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告的诉讼请求为：一、请求判决被告向原告支付违约金20000元；二、请求判决诉讼费用由被告承担。事实和理由：原告与被告于2019年9月18日签订了《装修工程合同》，约定了被告承包位于东莞市东城区×××××木棉红设计产业园（园区广场）装修工程，约定竣工日期为2019年9月28日，并约定如因被告原因造成工程逾期竣工的，每逾期一天，被告应向原告支付合同总价百分之一的违约金；逾期超过10天的，原告有权解除本合同，且被告应当另行向原告支付违约金20000元。签订《装修工程合同》后，被告却未按约进行施工，透水混泥土车道的工程项目迟迟未予施工，虽经原告多次催促仍未施工，被告的行为已经严重违反合同约定，并给原告造成了重大损失（导致原告无法出租房屋收取租金）。因此原告委托律所向被告发送律师函，要求解除合同并支付违约金20000元，但被告仍不予理会。综上，被告的行为已严重损害了原告的合法权益，特向贵院提起诉讼，望贵院准如所请。被告未到庭参加诉讼，亦未向本院提交书面答辩状及任何证据。经审理查明，2019年9月18日，原告（作为甲方）与被告（作为乙方）共同签订一份《装修工程合同》，约定以下主要内容：乙方采用包工包料的方式向甲方承包位于东莞市东城区×××××木棉红设计产业园（园区广场）装修工程，乙方的联系人为黄**海，约定工程期限为13天即自2019年9月15日至2019年9月28日，工程的总价款（含税3%）为121900元。付款的次序为：合同价款的30%即36570元在进场施工二天内并收到乙方的请款书及足额发票后支付，合同价款的50%即60950元在甲方确认完成工程量的80%并收到乙方的请款书及足额发票后支付，合同价款的15%即18285元在确认工程验收合格后并收到乙方的请款书及足额发票后支付，合同价款的5%即6095元在工程完工1年并按约履行保修义务收到乙方的请款书及足额发票后支付。如因乙方原因，工程逾期竣工的，每逾期1天，乙方向甲方支付合同总价百分之一的违约金，逾期超过10天的，甲方有权解除合同，且乙方应另行向甲方支付违约金20000元。原告提交其与微信名为“园林黄**海”的微信聊天记录，主张聊天的对象为被告公司的案涉工程对接人黄**海，微信内容显示：2019年12月17日，原告向对方发送信息“那你跟我确认个时间吧？星期几做”，对方回复“尽快吧，看机械能不能腾出空”，原告回应“给确切时间，不要尽快。尽快=没答复”；2019年12月26日，原告向对方发送“我们之前签署合同的时候已经约定了付款的条件，工程做到了80%再支付50%的款项，但你之前都没有做到80%就多次要求公司付款，后来我就跟公司申请了一下给你支付部分先，没有想到你得寸进尺，没有给钱就一直不施工，拖了我们工期那么久，导致公司都没有办法出租，我都是按照合同的约定履行，既然你没有办法做，当初就不要签署合同，不要签署了之后就反悔”，对方回应“工程量的80%，合同上共有三十几项，已经全部做了，只剩下一项，不是说金额，再说你们拖我工期太久了，导致原材料上涨，亏本了，现在叫我做剩下的唯一一项，还不给钱，我怎么做？我也没违反你的合同，做到了那么多的量，你们就应该按合同付款”。据此，原告主张签订《装修工程合同》后，被告未按约进行施工，透水混泥土车道的工程项目迟迟未予施工。庭审中，原告陈述：案涉《装修工程合同》约定的总价为121900元，第一期应当支付的款项金额为36570元，其在2019年9月17日已经向被告支付完毕，在支付第一期的36570元后其与被告合意增加了部分的工程量，价款为16575元，约定增加部分的工程的竣工期限为2019年10月26日，合计的工程价款为138475元。在合同履行过程中，截止2019年11月5日，被告实际完成的工程量占工程量的54%，根据被告完成的工程量原告向被告支付了相应的工程价款，尚有余款3332元未向被告支付。自2019年11月5日起，原告一直催促被告加紧施工进度完成工程量，其亦同意按照合同约定向被告支付工程款，但被告一直推脱没有时间与设备继续施工，故该3332元才至今未付。另，于2019年12月24日，原告委托案外人继续完成案涉的工程。2019年12月24日，原告委托广东众达律师事务所向被告发送《律师函》，要求被告支付因逾期竣工而需向原告支付违约金20000元。该函件于2019年12月27日在被告注册地址被签收。庭审中，原告明确其是基于解除案涉《装修工程合同》的事实基础上提出的诉请，其同意在本案中诉请的20000元违约金扣除其尚未支付给被告的工程余款3332元。以上事实，有原告提供的《装修工程合同》、律师函、微信对话截图以及本院的庭审笔录等书证附卷为证。本院认为，本案为装饰装修合同纠纷。被告经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，也没有提供证据或书面的答辩意见，应视为被告放弃举证、质证及抗辩的权利。对原告的陈述及提交的证据，本院经审查后均予以认定。原告主张被告未按照合同约定的期限完成双方约定的工程属违约，应按照合同的约定向其支付违约金20000元，并提交了《装修工程合同》、律师函、微信对话内容予以证实。被告未提出抗辩也未提交证据证实其已在合同约定的期限内完成工程量，故应承担举证不能的不利后果，本院依法认定被告存在违约，应按合同约定向原告支付违约金20000元，扣除原告自认的其应向被告支付的工程款3332元后，被告应向原告支付的违约金为16668元。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下：一、限被告深圳市龙企贸易有限公司于本判决发生法律效力之日起五日内向原告东莞市×××××投资有限公司支付违约金16668元；二、驳回原告东莞市×××××投资有限公司的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间债务的利息。本案案件受理费为300元（原告东莞市×××××投资有限公司已预缴），由被告深圳市龙企贸易有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省东莞市中级人民法院。审 判 长  李小燕人民陪审员  王淑娟人民陪审员  张尚荣二〇二〇年九月二十二日书 记 员  李颖怡陈以晴附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。