江苏省南京市雨花台区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）苏0114民初3109号 原告：北京福牌科技发展有限公司，统一社会信用代码91110108756743170R，住所地在北京市海淀区北四环西路****1705-A035。 法定代表人：张庆堂，该公司总经理。 委托诉讼代理人：朱慧君，贵州森黔律师事务所律师。 被告：江苏省工业设备安装集团有限公司，统一社会信用代码91320000134752371W,,住所地在南京市延龄巷** 法定代表人：陈超，该公司总经理。 委托诉讼代理人：石万顺，江苏华江律师事务所律师。 原告北京福牌科技发展有限公司（以下简称福牌公司）与被告江苏省工业设备安装集团有限公司（以下简称工业设备公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年7月16日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告福牌公司的委托诉讼代理人朱慧君，被告工业设备公司的委托诉讼代理人石万顺到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告福牌公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告工业设备公司支付原告福牌公司合同尾款1466800元；2.判令被告工业设备公司承担本案的诉讼费和保全费。事实和理由：原告福牌公司与被告工业设备公司于2016年先后签订三份合同，分别为《化学水处理系统设备买卖合同》合同标的3360000元，《磷酸加盐设备买卖合同》合同金额50000元，《锅炉补给水处理系统买卖合同》合同金额2380000元，三份固定价格合同共计金额5790000元，被告工业设备公司先后向原告福牌公司支付了4023200元（其中包含应扣除151200元违约金；庭审中原告福牌公司确认已支付金额为4323200元），剩余尾款被告工业设备公司拒绝支付，原告福牌公司经多次催讨无果后诉至法院，望判如所请。 被告工业设备公司答辩称，1、原、被告之间存在涉案买卖合同关系，被告工业设备公司已经向原告福牌公司支付了部分货款；2、由于原告福牌公司在履行合同过程中存在延期交货和质量问题等违约行为，故双方之间就货款的结算未能达成一致意见；3、被告工业设备公司曾经向法院提起诉讼，虽然法院没有支持被告工业设备公司的诉讼请求，但被告工业设备公司坚持认为法院的判决存在错误，正在进行再审申请；4、在安徽颍上这份合同中由于建设方和被告工业设备公司之间的结算还没有完全结束，因原告福牌公司的原因，扣款的事实还没有最终确定。综上，被告工业设备公司认为原告福牌公司现在主张权利时机未成熟，所以我们建议本案的暂时中止审理。 本院经审查认定事实如下： 一、关于锅炉补给水处理系统买卖合同： 2016年5月22日，原告福牌公司（卖方）与被告工业设备公司（买方）签订《锅炉补给水处理系统买卖合同》（合同编号JSSA-JXFX-YLJN-2016015），约定：买卖双方就亿利洁能科技（江西）有限公司奉新工业园集中供气项目所需锅炉补给水处理系统（型号规格为2×40m3/h，数量为2套，单价为1190000元）经充分协商，达成一致意见，合同总价款为2380000元。本合同价款为包干价，即为锅炉补给水处理系统的设备制造、设计配合费、安装、调试、验收交钥匙工程。待合同价款支付至70%时，卖方开具全额增值税专用发票（税率17%），实行一票结算；产品的质量、技术、包装要求需要符合招标文件（包括图纸及技术规范）和在议标中商定的要求(详列于技术协议）；卖方负责锅炉补给水处理系统范围内的安装工作和安装过程中所需要的设备辅助件等所有材料的提供，费用已列在合同总价内；合同签订生效后60天具备发货条件，货物到达现场后30天内完成锅炉补给水处理系统的全部安装和调试工作；货物的最终验收以随工程进度，根据图纸、技术规范的要求对材料的品种、型号、规格和质量进行验收作为货物验收依据，最终验收日期以业主签发的竣工验收证书为准；付款方式为买方根据工程进度要求，提前通知卖方安排生产，卖方提供开始投料计划单后，买方支付合同金额30%作为预付款，多介质过滤器、反渗透装置、混床等主要设备制造完毕并具备发货条件，买方到现场验收后支付合同总金额20%的提货款，全部货到现场对数量验收合格后15天内支付合同金额20%的到货款，同时卖方需提供合同总价全额增值税发票给买方。该锅炉补给水处理系统全部安装结束，调试试运行合格并经业主安全运行3个月后支付合同金额20%的调试款，留10%作为质保金，期满后三十日内无质量问题结清余款合同总价10%；如果卖方未能按照合同约定的时间交货，每延误一天，应当按合同金额千分之一向买方支付违约金，延误达10天，买方有权解除合同，卖方应当按合同金额30%标准赔偿买方全部损失；系统竣工验收交付买方后，有质量问题接到买方（或业主方）电话或书函后，卖方无论什么理由和原因，首先第一时间派人在24小时内赶到现场，对处理结果书面提交买方（或业主方）签字后离人。如卖方未及时派人到现场服务，每延误一天到现场服务的卖方承担合同总价0.1%售后服务违约金；如卖方在规定时间内没有到现场服务，买方可以另请同行单位派人维修解决处理，所产生费用由卖方负责支付；竣工验收交付买方签收后，在今后运行中如有质量问题或者货物配置发现问题等与合同技术协议不符的，卖方承诺赔偿支付买方所签订合同总价20%的违约金；卖方提供的材料、系统设备等，如有偷工减料、弄虚作假、假冒产品等问题，在施工安装中验收交付后发现与合同的技术协议要求不相符的，卖方应承担违约金200000元。 就该份合同，2019年7月1日，南京市秦淮区人民法院作出(2019)苏0104民初1186号民事判决书，对工业设备公司诉福牌公司，主张因福牌公司在履行《锅炉补给水处理系统买卖合同》（合同编号JSSA-JXFX-YLJN-2016015）中延迟履行合同义务，履行合同义务不符合合同约定，要求福牌公司向其赔付714000元违约金及交付竣工材料等诉讼请求的买卖合同纠纷一案中，判决福牌公司交付竣工材料，并驳回了其他诉讼请求。后该案件经工业设备公司上诉，南京市中级人民法院作出（2019）苏01民终9703号民事判决书，认为工业设备公司的诉讼主张不能成立，故驳回上诉，维持原判。另外，在该终审文书载明，该合同设备于2018年1月正式交付业主使用，法院认为工业设备公司主张福牌公司存在延迟交货情形的诉讼请求不能成立，认为工业设备公司主张福牌公司存在售后问题的诉讼请求，因该时间节点设备尚未交付完毕，款项亦未付清，故不予支持。 二、关于化学水处理系统设备买卖合同： 2016年7月25日，原告福牌公司（卖方）与被告工业设备公司（买方）签订《磷酸盐加药设备买卖合同》（合同编号C201608575）,约定双方就亿利洁能科技（颍上）有限公司安徽颍上经济开发区2×40t/h集中供汽中心建设项目合同标的物磷酸盐加药设备的买卖，订立此合同，设备名称为磷酸盐加药设备，型号规格为BJF-40JY/LS-A/C，数量为1套，单价为50000元；合同货物发货前预付款为合同金额的20%作为预付款，发货前支付合同总金额的40%作为发货款，合同货物经过监理、业主、买方验收合格，安装完毕、调试完成并经业主安全运行3个月后7个工作日内支付卖方上述货物合同金额的30%作为调试款，合同总金额的10%为质量保证金，待设备运行一年后一次付清，设备运行合格之日起十二个月或货到18个月以先到为准，届满后并完成全部缺陷修补，业主将出具合格证书，支付质保金。庭审中，原告福牌公司陈述该份合同系化学水处理系统设备的组成部分。 2016年7月26日，原告福牌公司（卖方）与被告工业设备公司（买方）签订《化学水处理系统设备买卖合同》（合同编号为JSSA-AHYS-YLJN-2016006），约定：被告工业设备公司向原告福牌公司购买2套化学水处理系统（1套规格型号为Q=95立方米/h化学水处理系统，另1套规格型号为Q=20立方米/h生产、生活水系统，以下统称化学水处理系统），用于亿利洁能科技（颍上）有限公司安徽颍上经济开发区2×40t/h集中供汽中心项目，合同总价款为3360000元。双方在合同中约定产品的技术标准按技术协议中列明的标准或国家、行业的现行标准、技术规范中的高标准执行；合同总价3360000元包含制造费、安装施工费、不可预见风险金、17%增值税专用发票费等全部费用；合同签订生效后或得到买方要货通知后40日历天内具备供货条件，设备到达施工现场后30天内完成化学水处理系统（含生产、生活水处理系统）全部安装和冷态调试工作；付款方式：合同金额30%作为预付款，全部货物加工准备完毕得到买方确认后，买方支付卖方合同金额20%发货款，卖方根据项目进展情况随时发货，不得耽误买方工期。货到现场验收合格后15天内，买方支付卖方合同金额20%到货款，同时卖方提供全额的增值税专用发票给买方；合同货物安装完毕后调试完成并经业主安全运行3个月后7个工作日内支付卖方合同金额20%作为调试款，合同总金额的10%为质保金，待设备运行一年无质量问题后一次付清，质保金的支付时间为设备运行合格之日起十二个月，届满后并完成全部缺陷修补，业主将出具合格证书，支付保证金。卖方在每次要求付款前五日内应当向买方提供上述付款资料，如卖方不能按时提供上述付款资料，买方有权拒绝支付货款，当申请货款支付至合同总金额70%时，卖方必须提供全额的增值税专用发票给买方，税率17%（除已开发票外补开至全款发票，包括质保金发票）；如果卖方未能按照合同规定的时间按期交货，每迟交一天，按合同金额的千分之一支付违约金予买方，迟延达30天以上买方有权解除合同，卖方应退还买方所支付的所有款项，并按合同总价30%的标准赔偿买方的损失 就该份合同，2019年7月2日，南京市秦淮区人民法院作出(2019)苏0104民初1185号民事判决书，对工业设备公司诉福牌公司，主张因福牌公司在履行《化学水处理系统设备买卖合同》（合同编号JSSA-AHYS-YLJN-2016006）中延迟履行合同义务，履行合同义务不符合合同约定，要求福牌公司向其赔付1008000元违约金、损失890000元及交付竣工材料等诉讼请求的买卖合同纠纷一案中，判决福牌公司交付竣工材料，并驳回了其他诉讼请求。后该案件经工业设备公司上诉，南京市中级人民法院作出（2019）苏01民终7714号民事判决书，对工业设备公司主张的售后服务违约问题，福牌公司应支付工业设备公司售后服务违约金151200元（336万元×0.1%×45天），因买卖合同约定售后服务违约金从合同货款中直接扣除，而截至目前，工业设备公司未付货款金额超过上述违约金，故工业设备公司主张福牌公司直接向其支付该违约金，与合同约定不符，其可在支付剩余货款时扣除售后服务违约金151200元，对其他工业设备公司主张福牌公司的违约行为均认为不成立，并判决驳回上诉，维持原判。另外，在该终审文书事实中查明，案涉设备已于2017年4月安装调试完毕并陆续开始投运，法院对工业设备公司主张福牌公司延期交货、供货不足不符、偷工减料、假冒伪劣并主张延迟安装调试违约金的主张均予以驳回。 另查明，福牌公司已经向工业设备公司支付了4323200元。 庭审中，双方均认可已经交付了全额增值税发票。福牌公司陈述（2019）苏01民终7714号民事判决书中载明的应当扣除的售后服务违约金151200元，其已经将该费用包含在已经支付的4323200元中。被告工业设备公司在庭审中主张提起反诉，要求原告福牌公司承担质量问题等违约责任，但庭后未提交反诉状，后表明在本案中不提起反诉。 本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，涉案合同系双方当事人真实意思表示、合法有效，对双方均具有法律约束力。 买受人应当按照约定的时间支付价款。关于付款条件是否成就的问题，三份合同中，对付款时间及付款条件均进行了明确约定，现增值税发票已经全额交付给被告工业设备公司。一、关于《锅炉补给水处理系统买卖合同》，该设备于2018年1月交付业主使用，该合同中约定的质保金支付时间为“调试试运行合格并经业主安全运行3个月后支付合同金额20%的调试款，留10%作为质保金，期满后三十日内无质量问题结清余款合同总价10%”，现相关时间节点已满，被告工业设备公司未提交证据证明质量问题的存在，且（2019）苏01民终9703号中已对其相关违约诉讼请求予以驳回，故该份合同剩余款项支付条件已经成就。二、关于《磷酸盐加药设备买卖合同》、《化学水处理系统设备买卖合同》，该设备于2017年4月安装调试完毕陆续投入使用，该两份合同中约定，设备运行合格之日起十二个月完成缺陷修补（磷酸盐加药设备还包括货到18个月以先到为准），业主出具合格证书后，质保金的支付条件方可成就，对此，本院认为，该条款为涉他人条款，业主方出具合格证书为后合同义务，不能阻却主债权，被告工业设备公司在设备运行质保期限届满后在无质量问题前提下应当要求业主方出具合格证书，因业主于2017年4月陆续使用设备，截至当前已经超过18个月，现质保期已过，除了被生效法律文书载明的应当扣除的售后服务违约金151200元，被告工业设备公司诉原告福牌公司的其他违约行为已被生效法律文书予以驳回，被告工业设备公司主张设备存在质量问题，应当提交相关证据予以证明，因被告工业设备公司未提交证据证明质量问题的存在，业主方未出具合格证书不能阻却被告工业设备公司应当支付质保金的义务，故款项付款条件已经成就，被告工业设备公司应当向原告福牌公司支付剩余应付款项。 买受人应当按照约定的数额支付价款。其一、关于应付价款数额，涉案三份合同总价款为5790000元，现原告福牌公司主张被告工业设备公司已经支付了4323200元（该款项包括（2019）苏01民终7714号民事判决书中载明的应当扣除的售后服务违约金151200元），现依据合同约定，被告工业设备公司尚未支付的合同价款为1466800元，故对原告福牌公司主张被告工业设备公司向其支付1466800元的诉讼请求予以支持。其二、关于被告工业设备公司主张其与建设方结算尚未完成，需等待结算扣款后再行支付尾款的辩称，未提交任何证据予以证明，本院不予采信。 综上，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第一百五十九条、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条的规定，判决如下： 被告江苏省工业设备安装集团有限公司于本判决生效之日起十日内向原告北京福牌科技发展有限公司支付合同价款1466800元。 案件受理费18001.2元，减半收取9000.6元，保全费5000元，合计14000.6元，由被告江苏省工业设备安装集团有限公司承担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状一式二份，上诉于江苏省南京市中级人民法院。 审 判 员  李书剑 二〇二〇年十月十三日 法官 助理  夏 雨 见习书记员  陈未玲