江苏省徐州经济技术开发区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）苏0391民初1022号 原告(反诉被告)：南京金龙客车制造有限公司徐州分公司，住所地江苏省徐州经济技术开发区大黄山街道办事处开沃大道8号。 负责人：吴龙八，该分公司总经理。 委托诉讼代理人：陈年雨，女，1993年1月26日生，汉族，该公司法务人员，住江苏省如皋市。 委托诉讼代理人：班晓青，女，1992年5月26日生，汉族，该公司法务人员，住山西省忻州市忻府区。 被告（反诉原告）：济南方德自动化设备股份有限公司，住所地济南市槐荫区经十路23377号银座佳悦酒店8楼B812。 法定代表人：张德合，该公司董事长。 委托诉讼代理人：陈立东，江苏光亚律师事务所律师。 委托诉讼代理人：胡琳，江苏光亚律师事务所律师。 原告（反诉被告）南京金龙客车制造有限公司徐州分公司（以下简称为金龙客车徐州分公司）与被告（反诉原告）济南方德自动化设备股份有限公司（以下简称为方德公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年5月11日立案后，依法适用简易程序，于2020年7月8日公开开庭进行了审理，后依法组成合议庭，于2020年10月16日公开开庭进行了审理。金龙客车徐州分公司的委托诉讼代理人陈年雨、班晓青到庭参加了诉讼，方德公司的委托诉讼代理人张国栋、贾吉祥到庭参加了2020年7月8日的诉讼，其后方德公司解除了与张国栋、贾吉祥的委托代理关系，方德公司的委托诉讼代理人陈立东、胡琳到庭参见了2020年10月16日的诉讼。本案现已审理终结。 金龙客车徐州分公司向本院提出诉讼请求：1、确认金龙客车徐州分公司与方德公司签订的《冲压自动化设备采购合同》已于2020年4月15日解除；2、方德公司返还金龙客车徐州分公司货款2922413.79元及利息损失（以2922413.79元为本金，按照年利率6%，自2020年4月22日计算至实际付清之日）；3、方德公司赔偿金龙客车徐州分公司违约金2922413.79元；4、方德公司支付金龙客车徐州分公司履约保证金487068.96元；5、本案诉讼费、保全费由方德公司承担。事实和理由：2019年4月22日，金龙客车徐州分公司与方德公司签订了《冲压自动化设备采购合同》。2019年5月31日，金龙客车徐州分公司向方德公司支付了第一笔货款2922413.79元。为推进项目的落实，金龙客车徐州分公司与方德公司于2019年10月30日形成会谈纪要，明确了于2019年12月10日在方德公司处进行预验收。根据采购合同的约定，方德公司应当在2019年12月7日完成项目预验收。合同履行中，金龙客车徐州分公司发现方德公司的项目进度滞后，双方于2019年12月6日形成会议纪要，要求方德公司按照2020年1月10日进行预验收进行倒排班计划。2020年3月12日，项目未按照计划推进，方德公司向金龙客车徐州分公司申请提前支付300万元货款，金龙客车徐州分公司于2020年3月28日明确回复不同意提前支付货款，并要求方德公司制定追赶措施。截止2020年4月，项目仍然无法推进，金龙客车徐州分公司的生产计划被打乱，给金龙客车徐州分公司造成了巨大损失。根据采购合同中约定的延期及违约责任，不论是原计划的2019年12月10日完成预验收还是2020年1月10日进行预验收，方德公司延误进度均超过30日，符合合同约定的解除事由，金龙客车徐州分公司于2020年4月15日向方德公司送达了律师函，明确提出解除合同，并要求方德公司返还金龙客车徐州分公司已付货款并支付违约金。因此，金龙客车徐州分公司的律师函送达之日即合同解除，方德公司应按合同约定返还货款并承担违约金及占用资金期间的利息。按照合同约定，方德公司应向金龙客车徐州分公司提供履约保函或保证金，待设备进场经金龙客车徐州分公司确认无误后15个工作日内无息返还。方德公司提供的银行保函已经失效，现设备未到场合同即告解除，金龙客车徐州分公司无法扣除同等金额的保证金。故方德公司应当按照合同约定向金龙客车徐州分公司支付履约保证金487068.96元。金龙客车徐州分公司为维护其合法权益，诉至本院，请求判如所请。 方德公司辩称：金龙客车徐州分公司未按合同约定的期限支付第一笔款项，且其支付的是承兑汇票，按照贴息3%计算，方德公司损失87672.4元。按照合同约定，延期付款一个月的，方德公司有权利对工期进行调整。金龙客车徐州分公司厂房工程进度缓慢，自动化需在压力机安装完成后才能进场安装，压力机安装进度缓慢，致使自动化无法安装，方德公司计划被迫调整。根据2020年1月11日签署的冲压自动进度表，双方同意将计划进行调整，要求大部分部件于2020年3月20日完成，自动化与压力机调试于2020年4月15日开始。可以提前安装的预埋件具备发货条件，但金龙客车徐州分公司明确要求提前一周通知方德公司送达预埋件，但方德公司至今未收到金龙客车徐州分公司的发货通知。金龙客车徐州分公司于2020年3月4日向方德公司发送邮件，要求2020年3月20日进行自动化项目预验收工作，压力机设备计划3月20日完成，压力机未安装完成，现场不具备冲压自动化安装条件。方德公司向金龙客车徐州分公司发送了不可抗力通知，告知金龙客车徐州分公司因疫情给企业带来的影响，开工日期由原来的1月31日推迟到3月15日。2020年3月18日，双方签订了济南方德自动化项目风险对策讨论会议纪要，对设备的进度进行了商谈。因此，方德公司履行了不可抗力告知及协商的义务，金龙客车徐州分公司要求解除合同的条件不具备，且方德公司已投入大量资金，冲压自动化都是定制的，无法挪作他用，金龙客车徐州分公司解除合同带来社会资源的浪费。金龙客车徐州分公司由于其自身厂房等工程拖期导致项目拖期，其已提出违约索赔，现又索求保证金，无任何依据。综上，请求依法驳回金龙客车徐州分公司的诉讼请求。 方德公司向本院提出反诉请求：1、金龙客车徐州分公司向方德公司支付因违约拒绝履行合同，给方德公司造成的损失费用1602000元（扣除已支付货款后）；2金龙客车徐州分公司承担本案全部反诉费用。事实与理由：反诉人与被反诉人于2019年4月22日签订了冲压自动化设备采购合同，约定被反诉人自反诉人处购买冲压自动化设备。合同履行中，因被反诉人场地不具备安装条件，反诉人于2020年1月11日与被反诉人签署了BE11项目冲压自动化进度表，将计划进行调整，因该设备需要在被反诉人的压力机安装完成后才能进场安装，且被反诉人表明会提前通知反诉人可以进场的时间，但反诉人一直未收到通知。2020年3月18日，双份签订了济南方德自动化项目风险对策讨论会议纪要，约定6月20日移交被反诉人试运行。现被反诉人依据2020年4月15日向反诉人发出的律师函，请求确认涉案合同解除，并要求反诉人承担返还已支付的货款及承担违约金责任。本案中，因双方对于合同的履行期限、方式已经进行新的约定，合同仍在履行中，案涉自动化设备已按照被反诉人要求基本完工。现被反诉人违反约定单方面解除合同，除去已支付的部分货款，仍应对造成的损失承担赔偿责任。综上，请求法院支持反诉人的诉讼请求。 金龙客车徐州分公司对反诉辩称：双方合同终止在预验收阶段，不涉及现场安装的部分，案件的本质就是方德公司并不具备预验收的条件，也没有进行送货。方德公司主张继续履行合同，但其在庭审中仍不能给予具体的交付时间，其不具备履行合同的能力，导致了双方合同的解除。方德公司作为合同的违约方，其损失不应当由守约方来承担。故方德公司的诉请没有事实和法律依据，请求予以驳回。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2019年3月29日，金龙客车徐州分公司与方德公司签订了冲压自动化设备采购技术协议，双方在协议中约定了自动化设备的各部分构成、结构、功能及主要参数等内容。2019年4月22日，金龙客车徐州分公司（甲方）与方德公司（乙方）签订了冲压自动化设备采购合同一份，主要约定：甲方向乙方订购自动化设备，合同总价未税合计8620689.66元，含税9741379.31元（含13%增值税），合同总价已包括乙方按合同规定向甲方出售合同项目的一切费用，主要包括合同货物、包装、运输、装卸、安装、调试、验收、售后服务及技术资料等费用，合同总价除了包括以上的费用外，还应包括乙方不履行本合同所涉及的保险、环保、利润、税款、配合费及合同包括的风险、责任等所有的费用；履约保证金为合同金额的5%，即487068.96元，担保方式为现金或等额银行保函，合同签订后，乙方于5个工作日内提交至甲方，履约保证金在设备进厂，经甲方确认无误后15工作日内无息返还；付款条件为所含节点部分全部完成且经验收合格，各种资料齐全完整，需特检所检定的强制检验项目，需通过并提供项目所在地相关部门出具的检验、检定报告，乙方进度满足协议中的进度节点要求，乙方提出书面付款申请并经甲方审核同意，其付款方式为银行承兑，期限≦6个月；合同签订后一周内甲方支付第一笔款，即合同总价的30%（2922413.79元）给乙方，付款前乙方给甲方开具本合同当期等额的增值税发票（提供13%的增值税专用发票），设备预验收合格后一周内甲方支付第二笔款，即合同总价的30%（2922413.79元）给乙方，设备安装、调试完成后，甲方出具设备终验收合格报告，一周内甲方支付第三笔款，即合同总价的30%（2922413.79元）给乙方，质量保证期为自终验收合格之日起三年，期间设备质量问题由乙方负责解决，质保期满一年时甲方无质量异议，甲方出具确认合格证明，并开具同期质保期保函，凭质量确认合格证明及质保期保函，甲方向乙方支付第四笔款，即甲方向乙方支付合同总价的10%（974137.93元）；从签订合同之日起，产品到达甲方指定现场的时间为10个月，产品到达甲方到安装调试完毕的时间为压机安装调试完成后一个月；项目进度要求（如合同生效时间后移或因商务原因延迟，则各时间点相应顺延），2019年2月15日签订合同、2019年2月13日提供基础图、2019年4月10日技术图纸会签、2019年9月30日预验收会场、2019年10月15日设备到达甲方现场、2020年1月20日整线交钥匙完成，整线自动化交付时候用；因甲方原因造成设备延期，交货期顺延；根据项目需要，乙方在设计阶段每周提供设计计划和实际进度，制造阶段每周汇报当前实际制造进度并提供相应照片，安装现场每周提供安装计划和进度并提供相应照片，该进度在对应的周一提供；如甲方未按合同约定节点支付进度款，按中国人民银行同期贷款利率支付延期付款利息，甲方在十个工作日内延误付款的，乙方不得以未支付进度款为由而停止合同约定的工期计划，但甲方延期付款时间最长不得超过三个月；因乙方原因延误工期，乙方需承担延误工期的违约金，延误工期违约金按设备货物价格的每周千分之一计，但延误工期的违约金总额不超过迟交货物设备价格的3%，由甲方在合同款中扣除，延误进度超过30日的，由甲方下达最终交付期限通知书，乙方在最终交付期限结束后仍未完成，有权终止合同，并要求乙方返还已支付的价款并支付合同总额30%的违约金；合同签订后如发生战争、暴动或叛乱、地震、洪水、台风等妨碍了合同的履行，视为不可抗力，合同有效期应予以延长或合同终止，合同双方可免予承担延误或未履行该合同项下义务的责任；遭受不可抗力事件的一方应立即通知另一方，并在15个日历日内提供相关机构签发的证明文件，以特快专递形式寄给对方，遭受方应在最短时间内以传真方式通知另一方不可抗力的终止或解除。 同日，金龙客车徐州分公司与方德公司及江苏开沃汽车有限公司签订了委托付款协议书一份，主要约定金龙客车徐州分公司与方德公司签订的合同价款9741379.31元，金龙客车徐州分公司委托江苏开沃汽车有限公司直接向方德公司支付（付款方式为电汇货款银行承兑），方德公司同意接收江苏开沃汽车有限公司的支付，方德公司收款之后即视同金龙客车徐州分公司完成对方德公司的付款义务。金龙客车徐州分公司与江苏开沃汽车有限公司均隶属于开沃新能源汽车集团有限公司。 2019年5月8日，浙商银行股份有限公司济南分行向金龙客车徐州分公司出具了履约保函，主要内容是保函担保的金额最高不超过487068.96元，有效期至2019年10月15日。保函有效期内，如保函被保证人不履行合同约定的义务，该银行将收到金龙客车徐州分公司符合条件的索赔通知后一个银行工作日内，凭保函向金龙客车徐州分公司支付保函担保范围内金龙客车徐州分公司索赔的金额。 2019年5月，方德公司向江苏开沃汽车有限公司出具了收据。金龙客车徐州分公司通过电子银行承兑汇票的方式支付方德公司2922413.79元，该银行承兑汇票的出票日为2019年5月31日，到期日为2019年11月29日。 2019年10月30日，金龙客车徐州分公司与方德公司就冲压自动化设备项目进行了会谈，主要明确了：2019年11月25日提供预验收大纲，由方德公司提供预验收和终验收大纲的初稿，金龙客车徐州分公司在此基础上完善，双方确认后施行；预埋件的施工，金龙客车徐州分公司提前一周通知方德公司进场施工；计划2019年12月10日在方德公司现场进行预验收；机器人、光栅、电控元器件及电柜2020年1月10日货到金龙客车徐州分公司现场。 2019年12月6日，金龙客车徐州分公司与方德公司签订了会议纪要，主要内容是：对直线七轴钢朵拉横杆长度及观察窗尺寸作出约定；预埋件已制作完成，提前一周通知方德公司发货至徐州开沃现场；直线七轴在方德公司现场可进行调试；双方协商按2020年1月10日（原计划12月10日）进行预验收工作进行倒排计划，对不能满足部分进行澄清，2019年12月9号发开沃确认可行性；方德公司根据生产实际情况，排查预验收无法完成的项目清单并提供追赶措施；整线封闭的钢构方案已经过方德公司评审，其合同预计2019年12月13日（原计划11月5日）前签订并发开沃确认。 2020年1月11日，金龙客车徐州分公司与方德公司签订了项目冲压自动化进度表，明确了各部分设备的进度计划，其中单机调试完成时间2020年3月21日至4月14日，自动化压机与调试开始2020年4月15日，春节后（2月1日）每周汇报制作进度至开沃项目组，预埋板、开沃项目提前一周通知方德公司，未尽事宜双方协商解决。 2020年3月4日，金龙客车徐州分公司向方德公司发送了关于开沃冲压自动化项目联络邮件，主要内容是按会议纪要，2020年3月20日将进行自动化项目预验收工作（我公司压力机设备计划3月20日安装完成），目前方德公司预验收及发货节点存在较大风险，请方德公司尽快制定风险对策措施，及切实可行的生产制造计划，保证该项目按节点要求推进相关工作，满足金龙客车徐州分公司项目进度需求。相关对策及计划请于2月7日前提交。如因方德公司原因导致项目进度滞后，根据合同约定，相关损失由方德公司承担。 2020年3月4日，方德公司向金龙客车徐州分公司发送了不可抗力通知，即关于春节假期后推迟生产作业的通知，主要内容是目前受新冠××影响（不可抗力事件），全国各地的单位均在不断加强疫情的防控工作，为控制疫情，直至今日，也只是允许当地少许人员回厂复工，但大部分外协、供货厂家仍然因各种因素无法顺利提供材料，因此方德公司无法保证预计的交付时间，无法按时履行一些合同义务。方德公司正与政府有关部门积极沟通，争取尽快恢复投产，并将随时通知金龙客车徐州分公司进一步的更新信息，尽量减少订单延迟发货的影响。 2020年3月12日，方德公司向金龙客车徐州分公司发送了关于提前支付货款的协商函一份，主要内容是因新型冠状病毒疫情造成的意外情况，致使被告一直处于停工、半停工状态，人员也无法出差，最严重的是2月份至今没有资金回流，金龙客车徐州分公司与方德公司签订的冲压自动化线的供货合同，正值外购件大规模回厂安装调试，由于资金的短缺无法进行，资金缺口370多万元，严重影响了合同的执行，鉴于上述情况，为了及时完成金龙客车徐州分公司设备订单，特向金龙客车徐州分公司求助，恳请提前支付300万元货款，该部分资金的使用成本，方德公司愿意按使用时间及年利率15%支付给金龙客车徐州分公司，希望能够得到金龙客车徐州分公司的理解及大力支持。 2020年3月18日，金龙客车徐州分公司与方德公司针对自动化项目在执行过程中已出现的风险，双方形成了自动化项目风险对策讨论会议纪要，主要内容是方德公司提供相关的账号信息、外购件明细、加工制造计划等供金龙客车徐州分公司审查。双方约定，乙方在2020年5月15日前完成设备到货（清洗机、涂油机于2020年5月31日前到达金龙客车徐州分公司），2020年6月15日前完成自动化设备的调试并具备端拾器调试条件，6月20日完成一组零件的端拾器调试，移交给金龙客车徐州分公司试运行，如方德公司无法继续履行自动化合同并在约定期内完工，则方德公司已投入制作的所有项目设备部件，包括所有成品和半成品及材料，所有权归属金龙客车徐州分公司，金龙客车徐州分公司有权按双方合同约定向方德公司主张权利。 金龙客车徐州分公司于2020年3月28日向方德公司发送了关于提前支付货款申请函的回复函，主要内容是根据3月18日的会议纪要，金龙客车徐州分公司的相关人员于3月23日至方德公司处进行审查，依据审查结果，金龙客车徐州分公司认为提前支付货款的风险不可控，同时金龙客车徐州分公司财务制度亦不允许在未达到付款条件的前提下支付款项，因此无法向方德公司提前支付货款，请方德公司尽快组织现金，将项目推进至合同约定的付款节点。根据双方于2019年12月6日签订的会议纪要，方德公司需于2019年12月10日前将自动化项目推进至预验收状态，目前已较约定时间滞后3个月，严重影响金龙客车徐州分公司整车产品上市计划。请方德公司制定追赶措施技术，并于2020年4月10日前达到项目预验收状态，逾期仍不能达到项目进度要求，金龙客车徐州分公司将按照合同第十二条延期及违约责任的约定终止合同，并追究方德公司因进度滞后对金龙客车徐州分公司造成的损失。 2020年4月13日，金龙客车徐州分公司向方德公司邮寄送达了律师函，方德公司于4月15日签收，律师函的主要内容是因方德公司自身财务问题导致项目进度严重滞后，金龙客车徐州分公司已经明确拒绝了方德公司提前付款申请，同时要求方德公司2020年4月10日前将项目推进至预验收状态，否则将根据合同约定终止合同，但截至发函日，方德公司并未将项目推进至预验收状态。根据合同约定，方德公司应于2019年12月7日将项目推进至预验收状态，方德公司已经构成严重违约，至今达四个月。为避免双方损失扩大，金龙客车徐州分公司要求立即终止合同，由方德公司返还已支付价款并支付合同总额30%的违约金，合计5844827.58元。请方德公司收函后5个工作日内将上述款项支付至指定账户，否则将采取诉讼手段追究方德公司的法律责任。 2020年4月29日，金龙客车徐州分公司向方德公司邮寄送达了履行退还及支付违约金通知书，方德公司于4月30日签收，主要内容是方德公司已于2020年4月15日收到律师函，但未按函件要求的期限履行货款退还义务及支付违约金义务。双方的合同已于方德公司收到律师函时解除，最后一次发函通知方德公司于本通知送达之日起2个工作日内向金龙客车徐州分公司指定账户支付上述款项，否则将立即启动法律程序追究方德公司的责任。 庭审中，金龙客车徐州分公司与方德公司确认设备尚未进行预验收。方德公司确认设备部分生产完毕，至庭审时项目自动化部分达到预验收状态。金龙客车徐州分公司确认因方德公司一再拖延，金龙客车徐州分公司已经从第三方订购设备，第三方已完成设备交付。 方德公司为证明其已经履行了合同，向本院提供了其与第三方公司之间签订的采购合同及已经完工的产品，合同金额合计约510多万元，但方德公司并未提供其已经支付相关款项的证明。 本院认为：金龙客车徐州分公司与方德公司签订的冲压自动化设备采购合同及签订的会议纪要，均系双方当事人的真实意思表示，且未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，当事人应按约定履行义务。 采购合同中约定了项目进度要求及相应的期限，虽然方德公司未按合同约定的进度履行预验收义务，但双方通过会议纪要的方式对项目的进度及各部分设备的交付期限等重新进行了约定。因此，会议纪要应视为双方对合同中约定的相关进度期限的变更，双方应按重新约定的期限履行义务。2019年10月30日的会谈纪要中约定了2019年12月10日在方德公司现场进行预验收，2019年12月6日的会议纪要中约定了2020年1月10日进行预验收工作，但均未如期进行。2020年3月18日的会议纪要中虽然明确了设备到货时间及自动化设备的调试等内容，但该次会议并未对预验收的时间进行变更。金龙客车徐州分公司于2020年3月28日向方德公司发送的关于提前支付货款申请函的回复函中，明确要求方德公司于2020年4月10日前达到项目的预验收状态，逾期不能达到项目要求，金龙客车徐州分公司将终止合同。截止上述期限，仍未完成对产品的预验收。另，双方签订的虽是采购合同，但方德公司系按照金龙客车徐州分公司要求完成工作，交付工作成果，因此双方应为承揽合同关系，对于承揽合同，金龙客车徐州分公司可以随时解除合同。方德公司已于2020年4月15日收到了金龙客车徐州分公司的律师函，金龙客车徐州分公司在律师函中明确要求立即终止合同，且金龙客车徐州分公司也已完成了从第三方处订购的设备。故，金龙客车徐州分公司与方德公司于2019年4月22日签订的冲压自动化设备采购合同已于2020年4月15日解除。 采购合同解除后，方德公司应将金龙客车徐州分公司向其支付的货款2922413.79元返还给金龙客车徐州分公司。采购合同已经解除，合同不再继续履行，金龙客车徐州分公司要求方德公司向其支付履行保证金的诉请，本院不予支持。 采购合同履行中，方德公司分别于2020年3月4日、3月12日向金龙客车徐州分公司发送了通知，即受疫情影响无法按时履行一些合同义务及资金短缺严重影响合同的执行等内容。因疫情原因，方德公司的工作进度确实受到影响，综合考虑各种因素，金龙客车徐州分公司要求方德公司向其支付违约金的诉求，本院不予支持。因方德公司没有将金龙客车徐州分公司支付的货款及时退还，方德公司仍占用该部分资金，其应向金龙客车徐州分公司赔偿一定的资金占用费。故金龙客车徐州分公司要求方德公司向其支付利息损失的诉求，本院予以支持，该利息损失应按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算。 方德公司没有及时履行合同义务，致使金龙客车徐州分公司无法对货物进行预验收，方德公司存在违约行为，且方德公司亦未提供充分证据证明因金龙客车徐州分公司的违约造成其损失及损失的具体数额。故方德公司要求金龙客车徐州分公司赔偿其损失的反诉请求，本院不予支持。 依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十六条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百五十一条、第二百六十一条、第二百六十八条之规定，判决如下： 一、确认南京金龙客车制造有限公司徐州分公司与济南方德自动化设备股份有限公司于2019年4月22日签订的《冲压自动化设备采购合同》已于2020年4月15日解除。 二、本判决生效之日起十日内，济南方德自动化设备股份有限公司一次性返还南京金龙客车制造有限公司徐州分公司货款2922413.79元及利息【以2922413.79元为本金，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR），自2020年4月22日计算至实际给付之日】。 三、驳回南京金龙客车制造有限公司徐州分公司的其他诉讼请求。 四、驳回济南方德自动化设备股份有限公司的反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费72145元，由南京金龙客车制造有限公司徐州分公司承担34076元，济南方德自动化设备股份有限公司承担38069元；反诉案件受理费9610元，由济南方德自动化设备股份有限公司承担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院或徐州市中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省徐州市中级人民法院。 审 判 长  柴修峰 人民陪审员  张爱金 人民陪审员  孟献勇 二〇二〇年十月二十九日 书 记 员  王**露