宁夏回族自治区银川市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）宁01民终584号 上诉人（原审原告）：宁夏盛世联创智能科技有限公司。 法定代表人：左某。 委托诉讼代理人：张某，1969年6月25日出生，该公司法律顾问，住宁夏回族自治区银川市。 委托诉讼代理人：莫某，住宁夏回族自治区银川市。 被上诉人（原审被告）：宁夏广建逸品装饰设计有限公司。 法定代表人：蔡某。 上诉人宁夏盛世联创智能科技有限公司（以下简称盛世公司）因与被上诉人宁夏广建逸品装饰设计有限公司（以下简称广建公司）承揽合同纠纷一案，不服宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院（2019）宁0104民初7764号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年3月6日立案后，依法组成合议庭，经阅卷审查及询问双方当事人，对案件事实及证据进行审核，认为本案符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十九条第一款之规定，决定对本案不开庭审理。本案现已审理终结。 盛世公司向本院提出上诉请求：1.依法撤销银川市兴庆区人民法院（2019）宁0104民初7764号民事判决书；2.判令被上诉人广建公司支付中央空调设备货款100600元；3.一、二审案件受理费由被上诉人承担。事实和理由：双方签订的是《销售设计安装合同》，不是承揽合同。双方合同约定：盛世公司包工包料按照广建公司提供的施工图纸施工，工程价款158000元，合同签订后三日，广建公司向盛世公司支付预付款47400元，供盛世公司采购设备及材料安排进场，隐蔽工程安装结束后，广建公司向盛世公司支付47400元，设备全部安装调试并验收合格后，广建公司向盛世公司支付55300元，预留7900元保证金。按照双方合同约定，盛世公司已经完成空调设备的交付与安装。但广建公司只支付5.74万元的货款。并且广建公司没有在一审提出反诉，未缴纳诉讼费，不能与本案一并处理。 广建公司未在本院指定时间到庭接受询问，也未提交书面答辩意见。 盛世公司一审诉讼请求：1.判令被告广建公司履行2017年5月31日签订的施工协议并支付原告盛世公司中央空调设备及安装款100600元；2.本案诉讼费用由被告广建公司承担。 一审法院认定事实：2017年5月31日，广建公司（甲方）与原告盛世公司（乙方）签订《销售、设计及安装合同书（工装项目）》，约定：甲方委托乙方提供商用新排风并承担安装工程；工程名称：“固原市明德中药饮片有限公司”；工程地址：固原市开发区。施工周期：1.自2017年6月2日起至2017年7月3日止，完成隐蔽工程安装验收；2.待装修工程结束后，进行中央空调、新风系统调试及竣工验收工作。工程总造价为158000元；付款方式：1.合同签订后，甲方向乙方支付预付款47400元（即合同价的30%），供乙方采购及安排进场；2.隐蔽工程安装结束后，甲方向乙方支付47400元（即合同价的30%）；3.设备全部安装调试并验收合格后，甲方向乙方支付55300元（即合同价的35%）；4.工程竣工一年时付质保押金5%即7900元。违约责任中约定由于乙方原因逾期竣工，每逾期1天，乙方应当按照甲方已累计付款额的0.5%支付违约金给甲方。合同签订后，广建公司通过银行转账方式分别于2017年6月4日和2017年7月16日向盛世公司支付47400元和10000元，合计57400元。 另查明，2017年5月26日，案外人宁某中药饮片有限公司（发包方，甲方）与广建公司（承包方，乙方）签订《宁夏装饰装修工程施工合同书》，约定乙方以包工包料方式承包甲方综合楼室内地面、电气等装饰工程，工程期限自2017年5月28日至2017年6月28日，该合同还对工程价款、付款方式、施工内容和要求、违约责任等进行了约定，其中施工内容中包含空调及排风系统的安装要求。2017年8月10日，宁某中药饮片有限公司与广建公司对隐蔽工程进行验收并会签了《宁夏广建逸品装饰公司隐蔽工程验收单》，工程验收单中记载的净化空调排风管道与净化空调室内机的验收结论为未完工。 为查明案件事实，一审法院于2019年8月15日前往宁某中药饮片有限公司的案涉施工现场进行调查，查明截至2019年8月15日，广建公司承包的装饰装修工程中，由盛世公司实际进行施工的空调系统隐蔽工程未完成安装，主要包括两个空调净化系统未安装完毕。宁某中药饮片有限公司尚未向广建公司全额支付工程款。后盛世公司派遣施工人员进行了补充安装及调试。2019年10月17日，经核实上述空调净化系统已安装完毕。 一审法院认为，盛世公司与广建公司签订的《销售、设计及安装合同书（工装项目）》系双方真实意思表示，合法有效，予以确认。合同约定盛世公司应当于2017年7月3日前完成案涉隐蔽工程安装验收，隐蔽工程安装结束后再支付合同款的30%，调试验收合格后支付合同款的35%，但广建公司与宁某中药饮片有限公司于2017年8月10日进行隐蔽工程验收会签时明确记录净化空调排风管道与净化空调室内机未完工，且截至2019年8月15日本院对案涉施工现场进行调查时，盛世公司仍未最终完成隐蔽工程安装施工，盛世公司已构成违约。广建公司于2017年7月16日前共计支付盛世公司工程款57400元，符合合同中付款方式的约定。合同约定，由于乙方（盛世公司）原因逾期竣工，每逾期1天，乙方（盛世公司）应当按照甲方（广建公司）已累计付款额的0.5%支付违约金给甲方（广建公司），依此标准计算，盛世公司应支付广建公司的违约金已超出盛世公司所主张的工程款金额，故对盛世公司的诉讼请求不予支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条规定，判决：驳回原告盛世公司的诉讼请求。一审案件受理费2312元，由原告盛世公司负担。 二审期间，盛世公司为支持其上诉主张，向本院提交照片五张（打印件），证明：隐蔽工程已完工，协同装修、吊顶、调试。装修没完工，所以没办法进行安装风口及调试。 经审查，盛世公司提交证据不能证明涉案隐蔽工程已经于2019年8月15日完工，本院对其证明目的不予采信。 二审查明事实同一审法院查明事实一致，本院予以确认。 本院认为，依据双方签订合同内容，一审法院确认涉案合同为承揽合同纠纷正确，本院予以确认。虽然合同约定盛世公司应当于2017年7月3日前完成案涉隐蔽工程安装验收，但合同付款条件同时约定：合同签订后，广建公司向盛世公司支付合同价的30%即47400元，隐蔽工程安装结束后支付合同价的30%即47400元，设备全部安装高度并验收合格后，支付合同款的35%即55300元。现经一审法院查明，涉案隐蔽工程于2019年10月17日完工，截止此时，广建公司应按约向盛世公司支付工程款的60%即94800元，广建公司已经支付57400元，尚欠37400元应予支付。盛世公司所主张的其余款项尚未到合同约定的支付时间节点，本院不予支持。关于广建公司一审抗辩称因盛世公司逾期安装应承担的违约金足以折抵欠付货款，因涉案工程尚未完工，且广建公司一审也未对此提出反诉，一审法院径以盛世公司按照合同约定应承担违约金远超欠付货款数额为由驳回盛世公司全部诉请不当，本院予以纠正。广建公司可就盛世公司违约另行起诉。 综上所述，盛世公司的部分上诉请求能够成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第二百五十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十九条第一款、第一百七十条第一款第一项、第一百七十四条、第一百七十五条之规定，判决如下： 一、撤销宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院（2019）宁0104民初7764号民事判决； 二、被上诉人宁夏广建逸品装饰设计有限公司于本判决生效之日起十五日内向上诉人宁夏盛世联创智能科技有限公司支付工程款37400元。 如果未按本判决指定的期间履行付款义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 一审案件受理费2312元，二审案件受理费2312元，由上诉人宁夏盛世联创智能科技有限公司负担3160元，由被上诉人宁夏广建逸品装饰设计有限公司负担1470元。 本判决为终审判决。 审判长 杜 欣 审判员 程改焕 审判员 何 玲 二〇二〇年十月二十日 书记员 田 娜 附本案适用相关法律规定： 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。 承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。 第一百六十九条第二审人民法院对上诉案件，应当组成合议庭，开庭审理。经过阅卷、调查和询问当事人，对没有提出新的事实、证据或者理由，合议庭认为不需要开庭审理的，可以不开庭审理。 第二审人法院审理上诉案件，可以在本院进行，也可以到案件发生地或人民法院所在地进行。 第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： (一)原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定; (二)原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更; (三)原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判; (四)原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。 第一百七十四条第二审人民法院审理上诉案件，除依照本章规定外，适用第一审普通程序。 第一百七十五条第二审人民法院的判决、裁定，是终审的判决、裁定。