四川省石棉县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川1824民初263号 原告：王礼平，男，1967年10月13日生，汉族，住四川省邛崃市。 委托诉讼代理人（特别授权）：骆宏猛，四川骆宏猛律师事务所律师。 被告：四川黄龙旅游股份有限公司，住所地，成都市锦里西路107号锦江时代花园北楼13层6号。 法定代表人：黄俊，系公司董事长。 被告：月亮湖国际旅游度假投资开发有限公司，住所地，石棉县水文路29号2幢。 法定代表人：黄俊，系公司执行董事。 委托诉讼代理人：张文福。 原告王礼平与被告四川黄龙旅游股份有限公司（以下简称：黄龙公司）、月亮湖国际旅游度假投资开发有限公司（以下简称：月亮湖公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年5月6日立案受理后，依法适用简易程序，后因案情复杂于2020年5月25日转为普通程序。2020年8月31日，依法适用普通程序，公开开庭进行审理。原告王礼平及其委托诉讼代理人骆宏猛，被告月亮湖公司委托诉讼代理人张文福到庭参加诉讼，被告黄龙公司经公告传票传唤未到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告王礼平向本院提出诉讼请求：1.请求判令二被告退还工程保证金1000000元；2.请求判令二被告支付工程款1072737元；3.请求判令二被告支付前期投入费用1070763元、误工损失1456500元，两项合计2527263元；4.从2015年6月23日至2019年8月20日后至被告还清本息之日止，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息。事实和理由：2014年8月，原告王礼平准备以四川鹏达建设工程有限公司(简称:鹏达公司)名义承建被告黄龙公司全资子公司月亮湖公司石棉县栗子坪孟获城旅游建设项目，法定代表人黄俊口头承诺，由鹏达公司承建被告月亮湖公司位于石棉县栗子坪孟获城旅游建设项目中修建施工便道及新建项目部的工程项目，工程总造价8000万元，被告黄龙公司承诺每月25日办理结算，次月5日前支付上一个月核算工程量价款的85％，被告收取项目工程保证金后就安排原告王礼平进场施工，但未与原告王礼平及鹏达公司签订书面承包协议，原告王礼平以个人名义进行工程项目施工。 2014年9月11日，原告王礼平向被告黄龙公司法定代表人黄俊银行账户汇款100万元，作为工程保证金。 2014年9月、10月期间，原告王礼平向被告黄龙公司提交进度工程量价款结算清单，被告黄龙公司未按照约定支付进度工程款。 2014年10月底，被告黄龙公司以工程需要招投标名义向原告王礼平借支454500元(包含投标保证金30万元、投标预算及资质费用15万元及购标书4500元)。 2014年11月，原告王礼平将项目工程施工部分完成后，由被告黄龙公司指派工程部基建科长兰山泉代表公司与原告王礼平对已完成的工程量进行结算，双方确认工程造价款1072737元。 2014年12月20日左右，因被告黄龙公司出现资金问题，要求原告王礼平暂时停工，停工期间被告黄龙公司要求原告王礼平租赁的机械不得离场，项目部人员不得离开，由此给原告王礼平造成误工损失1456500元，包含机械费用381500元，项目部人员工资1075000元(包含2014年9月至2015年1月，共计5个月人员工资)。 2015年6月23日，经被告黄龙公司财务人员与原告王礼平指派的财务人员共同核算，确认工程款总额合计460万元，包含工程保证金100万元、工程造价款1072737元、前期投入费用合计1070763元、误工损失1456500元。工程款核算完成后，由被告黄龙公司出具欠条一份，内容为“今欠到王礼平借款壹佰万元，工程款及前期投入费用双方确认为:肆佰陆拾万元，以上共计伍佰陆拾万元，本欠款四川省黄龙旅游有限公司承诺:从2015年6月23日起每月支付欠款壹佰万元至支付完毕为止，为了本欠款安全收回，四川省黄龙旅游有限公司用成都市区方草街四川省黄龙旅游有限公司办公楼作为抵押，如欠款人不按时支付欠款，王礼平有权将欠款人办公楼租出去，用租出去的租金来偿还欠款，出租办公楼按每平米50元计算”，该欠条由被告黄龙公司盖章、法定代表人黄俊签字确认。因原告支付的100万元工程保证金，后被告又出具了借条，双方财务人员在结算时，误认为是两笔款项，故公司出具总金额为560万元的欠条，实际所欠金额为460万元。 被告黄龙公司出具欠条后，一直未支付款项。2019年1月16日，被告黄龙公司法定代表人黄俊向原告王礼平出具承诺书一份，内容为“我是四川黄龙旅游股份有限公司法定代表人黄俊，我2015年打给王礼平的欠条及工程结算确认单真实有效。因公司石棉国土借公司款被冻结，解冻之后一并支付”，承诺书由被告黄龙公司法定代表人黄俊签字捺印。 被告黄龙公司出具欠条后，未按期支付工程款合计460万元，原告多次要求归还借款，被告至今未偿还借款。 被告月亮湖公司系被告黄龙公司的全资子公司，法定代表人均是黄俊。因原告王礼平作为实际施工人，部分实施完成被告月亮湖公司位于石棉县栗子坪孟获城旅游项目中修建施工便道及新建项目部的工程项目，且被告月亮湖公司系被告黄龙公的全资子公司，法定代表人均是黄俊，工程为月亮湖公司的建设项目，原告诉求款项应由被告月亮湖公司和被告黄龙公司共同承担。为维护原告合法权益，依法向贵院起诉，望贵院查明事实，依法判决。 被告黄龙公司未到庭参加诉讼，也未进行书面答辩。 被告月亮湖公司发表辩论意见为，黄龙公司在石棉投资是经过石棉县政府同意后对栗子坪进行开发的，并在石棉注册成立了月亮湖公司。后因黄龙公司资金链断裂，于2014年7月向县政府和旅游局报备停止施工，后来黄俊自行要求栗子坪工程开工，且工程量都在月亮湖公司原来的规划区以外。至2014年11月份，我们才与原告碰头，月亮湖公司现有的工作人员未对原告施工的所有工程进行参与。黄俊是在利用这个项目招摇撞骗，所有款项都打到黄俊个人账户，未入公司账户，现黄俊已经失踪。 原告王礼平为证明其主张，向本院提交如下证据： 1.原告身份证复印件1份、被告四川黄龙旅游股份有限公司营业执照复印件1份、工商登记信息复印件1份，被告月亮湖国际旅游度假投资开发有限公司工商登记信息复印件1份，拟证明原、被告诉讼主体适格。 2.欠条1份，拟证明2015年6月23日黄俊向原告出具欠条，欠款金额为560万元。 3.工商银行转账凭证和个人汇款凭证1份，拟证明原告于2014年9月11日委托吴英通过银行转账的方式向被告法定代表人黄俊转账100万元，作为工程保证金。 4.王礼平为修建孟获城景区公路前期投入资金及修建项目部开支清单1份，拟证明原告前期投入资金共计1070763元。 5.身份证明1份，拟证明兰山泉为黄龙公司工程部基建科长。 6.搭建项目部、新建施工便道工程量清单1份，拟证明兰山泉与原告签字确认，孟获城景区公路项目搭建项目部，新建施工便道具体工程量，工程造价为1072737元。 7.机械费用清单1份，拟证明2014年9月11日-2015年1月27日机械费用为381500元，项目部人员工资明细清单1份，拟证明2014年9月11日-2015年1月27日应付项目部人员工资为1075000元，两项合计为1456500元。 8.情况说明1份，拟证明2015年2月2日，被告四川黄龙旅游股份有限公司法定代表人黄俊与原告在石棉县公安局2楼达成协议，由四川黄龙旅游股份有限公司支付原告560万元。 9.承诺书1份，拟证明四川黄龙旅游股份有限公司法定代表人黄俊于2019年1月16日向原告承诺，自2015年打给原告的欠条及工程结算确认单真实有效，因石棉国土资源局借月亮湖国际旅游度假投资开发有限公司款被冻结，解冻后一并支付欠款给原告。 被告月亮湖公司对原告王礼平提交证据发表质证意见如下：2014年7月我们向石棉县政府递交了全面停止栗子坪项目工程的请示报告，至于黄俊是怎么来的，后面工程又怎么开工了，我们一概不知。原告在施工一个月后，才发现上当，黄俊与原告之间所有的签字、结算等我们一概不知。我作为被告方，同情原告在栗子坪孟获城项目上的付出，现在公司未运作，但项目所有资料全部封存好的。对于其他证据，因我全程未参与，对所有证据不发表意见。 被告黄龙公司未向本院提交书面证据，亦未发表质证意见。 本院经审理认定事实如下：2014年8月原告和被告黄龙公司、月亮湖公司法定代表人黄俊口头约定由鹏达公司承建被告月亮湖公司位于石棉县栗子坪孟获城旅游建设项目中修建施工便道及新建项目部的工程项目，工程总造价8000万元。2014年9月、10月期间，原告王礼平向被告黄龙公司提交进度工程量价款结算清单，清单有被告法定代表人黄俊签字，被告黄龙公司未按照约定支付进度工程款，原告实际施工期是2014年9月至2014年12月。2014年9月11日，原告向黄俊个人银行账户汇款100万元，作为该项目的工程保证金。2014年10月底，被告黄龙公司以工程需要招投标名义向原告王礼平借支454500元(包含投标保证金30万元、投标预算及资质费用15万元及购标书4500元)。2014年12月20日左右，因被告黄龙公司出现资金问题，要求原告王礼平暂时停工，停工期间被告黄龙公司要求原告王礼平租赁的机械不得离场，项目部人员不得离开。2015年6月23日，被告黄龙公司向原告王礼平出具欠条一份载明“今欠到王礼平借款100万元工程款及前期投入费用460万元，以上共计560万元，本欠款四川黄龙旅游有限公司承诺，从2015年6月23日起，每月支付欠款100万元，至支付完为止，为了本欠款安全收回，四川省黄龙旅游有限公司用成都市芳草街四川省黄龙旅游有限公司办公楼作抵押，如欠款人不按时支付欠款，王礼平有权将欠款人办公楼租出去，用租出去的租金来偿还欠款，出租办公楼按每平方50元计算”，后经双方财务人员结算，确认欠款实际共计为460万元，欠条上有黄龙公司印章及法定代表人黄俊签名，但未载明所欠款项的利息和计算方式。2019年1月16日，被告黄龙公司法定代表人黄俊向原告王礼平出具承诺书一份，承诺书确认黄俊2015年打给王礼平的欠条及工程结算确认单真实有效，待石棉国土局借公司款解冻之后一并支付，承诺书由被告黄龙公司法定代表人黄俊签字捺印。 另查，黄龙公司成立于1998年10月21日，2014年7月11日法定代表人由杨汉东变更为黄俊。月亮湖公司成立于2012年12月24日，法定代表人为黄俊。 本院认为，本案争议焦点为原告证据的真实性和合理性以及本案的责任承担主体。 关于原告证据的真实性和合理性的问题，本案中原告所提交的证据均有被告黄龙公司法定代表人黄俊签字，并加盖了黄龙公司印章，且月亮湖公司委托诉讼代理人张文福也在庭审中证实原告王礼平确在石棉县栗子坪孟获城旅游项目中进行了实际施工，同时被告黄龙公司经本院公告传票传唤未到庭应诉，是对自身诉讼权利的懈怠、对诉讼义务的漠视，由此产生的不利后果自行承担，故本院对原告所提交证据的真实性和合理性予以确认。 关于本案的责任承担主体的问题，虽然黄俊为黄龙公司和月亮湖公司的法定代表人，与王礼平达成修建石棉县栗子坪孟获城旅游建设项目口头协议的也是黄俊，但从审理查明的事实来看，月亮湖公司于2014年7月已向石棉县政府递交了全面停止栗子坪项目工程的请示报告，退出了施工。而王礼平与黄龙公司达成口头协议是在2014年8月，2014年9月王礼平组织人员进场施工，并且从黄龙公司向原告出具欠条并加盖公司印章的行为来看，达成协议并部分履行的双方应是原告王礼平和黄龙公司双方，基于合同相对性原理，本案的责任承担主体应是黄龙公司。根据原告提交的《欠条》载明的内容来看，黄龙公司应支付原告工程保证金100万元，前期投入和工程款360万元，共计460万元。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告四川黄龙旅游股份有限公司于本判决生效之日起十五日内给付原告王礼平工程保证金、前期投入和工程款共计460万元； 二、驳回原告其他诉讼请求。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费43600元，由被告四川黄龙旅游股份有限公司负担。被告负担部分已由原告预交，被告在执行本判决确定的给付义务时一并支付原告。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于雅安市中级人民法院。 审 判 长  杨 冰 审 判 员  李永鑫 人民陪审员  陈利华 二〇二〇年十月二十八日 书 记 员  王晓玫