吉林省白山市浑江区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）吉0602民初1789号 原告:陈萍，女，1965年7月24日生，汉族，个体，住吉林省长春市宽城区。（电话号码:136XX******） 委托诉讼代理人：孙文立，系原告陈萍丈夫。（电话号码：138XX******） 被告:通化市诚信房地产开发有限责任公司。 统一社会信用代码:91220502724889909Y。 住所地:通化市东昌区新岭路（丘（地）号215-960/428-197）。 法定代表人:胡起铭，董事长。（身份证号:×××） 委托诉讼代理人:黄德勇,公司职员。（身份证号：×××，电话号码:130XX******） 委托诉讼代理人:胡艳玲,财务总监。（身份证号：×××，电话号码:130XX******） 原告陈萍诉被告通化市诚信房地产开发有限责任公司（以下简称：诚信公司）装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。陈萍、孙文立、黄德勇、胡艳玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 陈萍向本院提出诉讼请求：1、依法判决被告给付原告工程款573408元及自2019年1月份至付清款日止按人民银行定期个人存款利率两倍；2、判决被告合同违约赔偿原告总工程款10万元；3、被告承担交通费1890元（其中长春至白山高速公路费890元、加油费1000元）。事实和理由:2018年9月份，原、被告之间签订装修合同，被告将位于白山市××庄装修工程交由原告施工。合同签订后，原告按约定于2018年9月2日入场进行施工，施工至2018年12月中旬，因被告没有按照合同支付原告工程款，被迫停止施工。1、2019年1月8日，因原合同中乙方主体等事宜，与实际情况不符，原、被告之间补签装修合同，但是合同内容等均与合同一致。在此期间，因被告没有向原告支付工程款，被迫停止施工，后经原、被告协议一致，于2020年1月8日，原、被告双方之间签定部分项目工程和单价措施项目清单与计价表，经核算，截止至2020年1月8日，被告累计拖欠原告工程款人民币大写:陆拾万零全任肆佰零拥（￥603408元）元。2、经2019年6月份，原、被告协商达成被告付给原告十万元工程款后，被告可解除施工合同，至今被告也未履行达成十万元协议，在没有跟原告解除施工合同的期间，被告于2020年7月份与另外一家装修公司签订了装修合同并已施工，给原告造成了一定的经济损失。因此原告要求被告给付原告合同违约金10万元。上述确认签订后，原告多次要求被告向其支付工程款项，被告仅于2019年2月3日，给付原告人民币3万元，剩余欠款，虽然原告多次索要，但被告均以各种理由推脱，拒绝履行给付义务，为维护原告合法权益,故提出诉讼至贵院，请法院依法作出公正判决 诚信公司辩称：原告要求给付工程款573408元，与事实不符，不存在违约金。原告承诺以有资质的施工单位的名义签约施工，因工程工期紧迫，口头约定一个月内签约，原告未能提供有资质的施工单位签约。我公司为确保工程质量，通知原告暂停施工，并对已完成部分进行质量检查，待签约后继续施工。被告抽查了部分工程用料过程中发现原告偷工减料，以次充好，使用不符标准的电线等原材料，致使已完成的工程存在严重的安全隐患，不能使用。被告口头通知原告不能及时更换或修复，双方决定终止合同。不存在被告没有与原告解除合同期间与另外一家签订合同进行施工。请求驳回原告的诉讼请求。 经审理查明：2019年1月8日，诚信公司与陈萍依据2018年8月23日，诚信公司与景亚军、陈萍签订《装修合同》，双方补充签订《装修合同》，具体内容为：一、工程名称:白山市山货庄商贸大厦负一至三层装修工程；二、工程造价:吊棚，按指定材质、面板图案，100元/平方米;格栅吊栅70元/平方米,面板和格栅吊棚均包括吊杆、龙骨等全部材料装修电气按吊棚面积计算，105元/平方米，包括电箱里至商铺所有电气材料和线路桥架、分户表箱和内部用计量电表,不包括灯具，但负责灯具安装。包柱子80元/平方米。完工时按各项目实际施工量最终结算。各项工程均含人工费、材料费、机械费和管理费，均不含税金，税金由甲方承担。所有材料，由乙方负责向挂靠单位提供增值税发票，并承担管理费等费用；三、付款方式:乙方垫款施工，进场施工50天时，按形象进度15%拨款，工程施工二个月，工程基本完工时，支付总造价的50%，完工后春节前支付至工程总造价90%工程款。余款在一年内付清。结算完毕后，留存工程总价3%做为保修费，一年后无质量问题和维修费用，返还。如付款时间超过约定时间一个月时，甲方支付应付款项额度的银行同期利息；四、工期：从2018年9月1日起至2018年12月31日，工期最晚不能超过农历春节；五、施工:甲乙双方共同确认图纸的新变动，由乙方负责技术改编。图纸中没有注明的地方，乙方施工前应经甲方签字同意。乙方必须负责进场材料的报验合格和及时沟通消防部门达到验收合格；六、安全生产文明施工乙方应做到安全生产文明施工。施工现场材料堆放整齐，登高作业要采取安全措施，施工和作息中要保证用电安全，做好防火工作。施工中如出现人身安全事故和火灾事故,由乙方承担一切经济和法律责任。保持现场卫生，施工现场每天完工后，乙方负责清理现场。七、工程变更:项目的变更和增项减项必须甲乙双方负责人认可签字；十、工程验收：工程各项目按照各自的行业标准施工。凡有施工验收规范的项目,按照规范规定的质量标准进行检查和验收。甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查和验收。经验收不合格，乙方应予返工直至合格，返工费由乙方承担。必须达到消防验收合格；十一、争议解决本合同履行期间,双方如有争议,在不影响工程的进度的前提下,双方协商解决。如达不成协议，可向白山市法院提起诉讼；十二、本合同一式四份,申乙双方各执二份,具有同等法律效力。十三、乙方所使用的工程材料必须达到消防部门备案的要求，并负责到消防部门进行备案。陈萍按合同进行施工至2018年12月中旬，以诚信公司没有按照合同约定支付工程款停止施工。2019年4月25日，吉林省东南工程管理咨询有限公司对白山市山货庄商贸大厦工程检查时，发现装修用照明电线和地灯用电线与图纸不符，地灯无安全接地、无检测报告、防护等级不够。要求施工单位抓紧报验电表箱，如果不进行报验、无检测报告、无产品合格证，不得使用。并向陈萍送达监理通知单。当日，陈萍作出书面的山货庄地灯工程用料与设计用料不符之事说明与整改措施。2020年1月8日，诚信公司作出处罚决定，内容为：二、三楼电气工程布线过程中，施工方未按图纸设计要求敷设符合设计要求的电线。经甲方和监理检查发现后，决定立即停止施工，并责令施工方将已经敷设在桥架和穿线管中的不符合设计要求的电线全部予以拆除。并终止原甲乙双方签订的平方米造价包干合同。甲方决定对施工方未按图纸设计要求敷设电线给予处罚。处罚金额10万元。陈萍签字确认。2019年2月3日，诚信公司给付陈萍工程款3万元，其他款项双方至今没有结算。 上述案件事实，有《装修合同》、吉林省东南工程管理咨询有限公司出具的监理通知单、陈萍出具的山货庄地灯工程用料与设计用料不符之事说明与整改措施、诚信公司出具的处罚决定、双方当事人的陈述及庭审笔录在卷为凭。 本院认为：诚信公司与陈萍签订的《装修合同》系双方真实意思表示，双方应按合同约定履行义务。陈萍未按合同约定施工。双方终止合同后，应对陈萍施工的合格部分进行结算。陈萍依据分部分项工程和单价措施项目清单与计价表要求诚信公司给付工程款，没有法律依据，不应支持。依据《中华人民共和国合同法》第八条“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。”、第六十条“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。”和最高人民法院《关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解释》第九十条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”规定，判决如下： 驳回陈萍的诉讼请求。 案件受理费10534元，减半收取5267元，由陈萍负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于吉林省白山市中级人民法院。 审判员  孙** 二〇二〇年十月二十六日 书记员  卜佳慧