天津市武清区人民法院民 事 判 决 书（2020）津0114民初11645号原告：靳一凡，男，汉族，1999年4月26日生，住天津市北辰区。委托诉讼代理人：靳志宏，男，汉族，1971年9月17日生，住址同上，系原告之父。被告：天津浩华恒昌投资有限公司，住所地天津市武清区上马台镇金源路东侧。法定代表人：李银涛，职务总经理。委托诉讼代理人：杨黄墙，该公司员工。原告靳一凡与被告天津浩华恒昌投资有限公司（以下简称“浩华恒昌公司”）商品房销售合同纠纷一案，本院于2020年9月21日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人靳志宏、被告浩华恒昌公司的委托诉讼代理人杨黄墙到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。靳一凡向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告延迟交房付款违约金757元（573516*0.15/10000*88天）、已付房款利息10116元（573516元*4.35%/365*148天），共计10873元；2、本案诉讼费由被告承担。事实及理由：2017年5月16日原告与被告签订编号为2017-0002261《天津市商品房买卖合同》。双方约定原告购买位于武清区商品房，该商品房建筑面积43.81平方米，总房款573516元，同时特别约定被告2018年12月31日交房，合同第五条约定，如被告未按合同约定交付商品房，逾期60日内原告有权向被告追究已付款利息。利息自合同约定被告交付商品房之次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算；此外，被告还应按每日商品房价款的万分之0.15向原告支付违约金。原告付款房屋价款，被告将交房日期一拖再拖，直至2019年5月28日，才以短信形式通知原告收房，实际交房日期为6月份，迟延交房天数148天。合同的履行并未受到不可抗力情况的影响，原告认为被告违法了双方签订的合同，给原告造成了经济损失故诉至法院。浩华恒昌公司辩称，对原告主张的逾期利息及违约金的计算方式认可，但是违约天数不认可，应计算到2019年2月25日。不同意给付，逾期交房不是因为被告造成的，是案外人造成的。本院经审理认定事实如下：2017年5月16日原告与被告签订《天津市商品房买卖合同》合同编号2017-0002261。合同约定：原告购买坐落于天津市武清区××镇××＃××,2-806号房屋，该房屋建筑面积43.81平方米，价款为573516元；合同第三条约定：商品房竣工，经验收合格并取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》后方可交付；未经验收或验收不合格，不得交付使用；被告应于2018年12月31日前，将符合上述条件的商品房交付乙方使用。如遇不可抗力，不能履行合同的，予以延期，双方互不追究责任；合同第五条约定：除遇不可抗力外，被告如未按本合同第三条约定日期交付商品房，逾期在60日内的，原告有权向被告追偿已付款利息，利息自合同约定被告应支付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算；如超过上述约定期限的，原告在向被告追究已付款利息的同时，被告还应每日按商品房价款的0.15?向原告支付违约金；合同第十五条约定，被告保证在交付商品房时，无权属纠纷和债权债务纠纷，如存在权属纠纷和债权债务纠纷，由被告承担全部责任。合同签订后，原告依约缴纳了全部购房款。2018年11月13日涉案工程竣工验收合格，2018年12月4日交付天津市武清区建设委员会备案，被告于同日向原告邮寄交房通知书。2018年12月11日涉案房屋取得准许交付使用证。原告于2019年5月28日收到被告的收房短信。上述事实，当事人双方均无异议，本院予以确认。对有争议的事实，本院认定如下：被告取得涉案房屋准许交付使用证并向业主邮寄交房通知后，因二施工公司拒绝移交涉案工程及钥匙，2018年12月25日，被告起诉上述二施工公司，要求二施工公司与被告签署工程移交文件并移交工程，包括交付入户门、单元门及管井钥匙。本院经审理后，判决二施工公司在判决生效之日起三日内向被告移交位于天津市武清区××镇××路××＃××＃××＃住宅商品楼工程（包括移交钥匙）。一审宣判后，天津金百隆建筑集团有限公司不服，提出上诉，天津市第一中级人民法经审理，于2019年5月20日作出判决，驳回上诉，维持原判。被告抗辩其与案外人之间的上述纠纷属于合同约定及法律规定承担不可抗力情形，应予免责。本院认为，根据合同法第一百一十七条的规定，本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。本案中，对于在房屋交付过程中可能出现的问题，被告不是完全不能预见、不能避免并不能克服的，故其主张上述期间属于合同约定及法律规定的不可抗力情形，事实及法律依据不足，本院不予采信；原告主张违约金从第61天开始起算，本院予以尊重。2019年2月25日，原告向被告提出交房申请，载明：“本人自愿申请贵公司暂时不向本人发放房门钥匙，先进行除此之外的交房工作办理房产证，认可贵公司以这种方式向本人交房且不以未收到房门钥匙为由主张未交房，本人不向贵公司主张领取钥匙后逾期交房的违约责任…申请人：靳一凡，2019年2月25日”，当日，原、被告双方签订关于房屋交接的协议书，第二条约定：“乙方同意自2019年2月25日接收该房屋并办理房产证，甲方予以配合。乙方收房暂时不领取房门钥匙，不对房屋内部进行验收，待后期实际领取房门钥匙后再进行验收工作。但2019年2月25日视为乙方收房时间，在此之后不视为甲方逾期交房，甲方不承担任何责任”。虽原告实际于2019年6月领取房屋钥匙，但是原告已经在2019年2月25日办理了收房手续，且已就延期交房问题与被告达成协议，双方约定2019年2月25日以后的时间不视为被告逾期交房，被告不承担任何责任。综上，自合同约定交房日期次日即2019年1月1日至实际通知收房之日2019年2月25日，被告延期交房的自然日历天应为55天。本院认为，原、被告签订的《天津市商品房买卖合同》系双方真实意思表示，合法有效，双方均应按合同约定履行各自义务，原告依约向被告交付了购房款项，被告未在约定期限内向原告交付房屋，已构成违约，应承担相应的违约责任。原告要求被告支付已付款利息和违约金，符合双方合同约定；被告逾期交房55天，应支付已付款利息3759.28元，原告主张违约金从第61天开始起算，本院予以尊重，违约天数并未超过60天，故此违约金不予支持。综上，原告主张的事实理由充分，对原告的诉讼请求的合理部分本院予以支持。依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决如下：一、被告天津浩华恒昌投资有限公司于本判决生效之日起五日内给付原告靳一凡已付款利息3759.28元；二、驳回原告靳一凡的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费36元，由被告天津浩华恒昌投资有限公司负担25元，由原告靳一凡负担11元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于天津市第一中级人民法院。审判员  陈楠二〇二〇年十月十九日书记员  于雪附判决引用的相关法律规定：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。