宁夏回族自治区灵武市人民法院民事判决书（2020）宁0181民初2389号原告：银川市宁东厚德工贸有限公司。法定代表人：李金国，系公司总经理。委托诉讼代理人：陆仲凌，宁夏天器律师事务所律师。被告：宁夏银衡发彩板钢构有限公司。法定代表人：韩金国，该公司总经理。委托诉讼代理人：张颜丽，宁夏天盛律师事务所律师。原告银川市宁东厚德工贸有限公司与被告宁夏银衡发彩板钢构有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2020年6月19日立案受理。依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告银川市宁东厚德工贸有限公司的委托诉讼代理人陆仲凌、被告宁夏银衡发彩板钢构有限公司的法定代表人韩金国及委托诉讼代理人张颜丽到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告银川市宁东厚德工贸有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告退还多支付工程款55600元、代付工人工资30000元；2.被告承担违约金10322元（自2019年5月1日起至2019年7月31日止按未完成工程量支付金额224400元的日万分之五计算）；3.被告承担经济损失73600元及公证费5000元；4.诉讼费由被告承担。事实和理由：2019年3月20日原、被告签订一份银川市宁东厚德工贸有限公司《煤场钢结构煤棚制作、安装服务合同》，该合同约定:原告将宁东基地煤炭储运港一期编号-D17煤场8160平米钢结构煤棚搭建的轻工承包给被告;合同期限自2019年3月1日至2019年4月30日;合同总价约为44.88万元，每平米55元;合同结算方式按工程进度分三个阶段支付;违约责任被告未按照阶段完成工程的每延期一天，被告应当承担阶段支付总额的1％的违约金，被告表示，或者情况明确表现出不愿继续按照合同履行其义务的意图，原告有权要求被告采取措施予以纠正，直至解除合同，同时要求被告承担相应的赔偿责任，被告违约后，原告有权终止合同，并委托另一家继续履行合同。同时，双方还对工程地点、工作要求、双方的权利义务等条款作出约定。合同签订后，原告依约履行了付款义务，但被告却迟迟不能按合同的约定期限完成合同义务，合同期限届满后被告履行了合同不到一半的工程量，为此原告多次催促但被告依然进度缓慢甚至最终停工，无奈原告于2019年5月22日通过公证依法向被告送达了解除合同通知。在此期间原告向被告多支付工程款55600元、代付工人工资30000元。2019年6月6日，原告与宁夏金涛工贸有限公司签订合同，将被告未完成工程量及不符合质量标准的部分由宁夏金涛公司完成，为此原告经济损失73600元、支付公证费5000元。综上，原告认为:原、被告双方签订《煤场钢结构煤棚制作、安装服务合同》合法、有效，被告未按合同约定履行合同义务已经构成违约，并造成了原告重大经济损失。为了维护原告的合法权益，为此原告提起诉讼。被告宁夏银衡发彩板钢构有限公司辩称：银衡公司不是本案适格被告。原告从未向被告支付过任何工程款，现在原告要求被告向其退还多支付的工程款55600元及代付工人工资30000元无事实及法律依据。原告要求被告支付损失、支付违约金和公证费没有事实及法律依据。如果原被告之间真存在合同关系，根据法律规定，原告诉请赔偿经济损失及支付违约金，被告认为原告不能同时主张。同时，违约责任过高，如果适用违约责任，请法庭予以调整。对双方提交的证据认定如下：原告提交的《煤场钢结构煤棚制作、安装服务合同》、授权委托书一份能够证明原告将宁东基地煤炭储运港一期编号-D17煤场8160平米钢结构煤棚搭建的轻工承包给被告;双方对合同期限、合同价款、合同结算方式、违约责任等进行了约定，同时被告授权韩春明负责涉案钢结构制作安装工程事宜，其中包括负责工程合同签订、施工管理、安全管理、工程结算及农民工工资结算事务，本院予以采信。原告提交的中国建设银行卡客户交易明细清单、收条一份工资表结合证人证言能够证实原告向被告支付工程款280000元，本院予以采信。原告提交的银川市国信公证处(2019)宁银国信证字第3699号公证书能够证明原告依据合同约定通过公证处向被告送达解除合同通知，本院予以采信。原告提交的银川市国信公证处(2019)宁银国信证字第3698号公证书，该公证书中载明：工程量完成情况为安装工作量约50%左右，是对工程量的预估，不能证明原告主张的被告未完成工程量，本院不予采信。原告提交的原告与宁夏金涛工贸有限公司签订《煤场钢结构煤棚制作安装服务合同》、增值税发票。能够证明被告未完成工程量及不符合质量标准的部分由宁夏金涛公司完成。原告提交的发票能够证实原告支付公证费5000元。该证据和本案无关，本院不予采用。被告提交的证明原件、承诺书，结合庭审查明的事实，不能够证明被告未委托案外人代表公司与原告签订的合同、被告对该合同内容不知情以及银衡公司不是本案适格被告，本院不予采信。本院经审理认定的事实如下：2019年3月20日，原、被告签订一份《银川市宁东厚德工贸有限公司煤场钢结构煤棚制作、安装服务合同》，该合同约定:原告银川市宁东厚德工贸有限公司将宁东基地煤炭储运港一期编号-D17煤场8160平米钢结构煤棚搭建的轻工承包给被告宁夏银衡发彩板钢构有限公司;合同期限自2019年3月1日至2019年4月30日;合同总价约为44.88万元，每平米55元;合同结算方式按工程进度分三个阶段支付;违约责任被告未按照阶段完成工程的每延期一天，被告应当承担阶段支付总额的1％的违约金，被告表示或者情况明确表现出不愿继续按照合同履行其义务的意图，原告有权要求被告采取措施予以纠正，直至解除合同，同时要求被告承担相应的赔偿责任，被告违约后，原告有权终止合同，并委托另一家继续履行合同。同日，被告向案外人韩春明出具授权委托书一份，授权韩春明负责工程合同签订、施工管理、安全管理、工程结算及农民工工资结算事务，授权期限自2019年3月20日至合同履行完毕。合同签订后，案外人韩春明组织人员施工，原告共计向韩春明支付工程款28万元，2019年5月份韩春明停止施工，2019年5月21日原告通过公证形式向被告送达了解除合同通知，解除双方于2019年3月20日签订的合同。2019年6月6日，原告和案外人宁夏金涛工贸有限公司重新签订了合同，合同价款为29.8万元。本院认为,本案为承揽合同纠纷。本案中双方的争议焦点为：被告是否是适格的主体及案涉工程被告的实际完成施工量。一、关于被告是否是适格的主体的问题，本案中被告主张和原告没有事实上的合同关系，应当向案外人韩春明主张权利，庭审中查明加盖在合同上的被告公司的印章是真实的,而公司印章是公司对外进行活动的有形法律凭证,被告公司作为独立的企业法人,负有妥善管理、使用印章的义务,原告对于签订案涉合同是明知的，并放任该行为产生的后果，故对于公司印章所产生的法律后果应当由被告承担,被告是适格的主体。二、关于案涉工程被告的实际完成施工量，原告主张被告的实际施工量为约定工程量的一半，原告向法庭提交了公证书一份，公证书中监理单位出具的已完工程质量、进度评估报告载明：工程量完成情况为安装工作量约50%左右。监理公司出具的报告是对工程量的预估，不能客观真实的反映出实际的工程量，同时原被告双方均不申请鉴定，故被告完成的工程量无法计算，原告多付工程款没有依据，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。原告提供的证据不能证实被告的未完成工作量，无法确定原告是否多付工程款及损失的数额，应当承担举证不能的后果。故对于原告要求被告退还多支付工程款、代付工人工资及损失的诉讼请求，本院不予支持。关于违约金问题，被告未完成合同约定的内容，致使原告重新和案外人签订合同，确实存在违约行为，给原告造成了损失，故违约金本院酌情支持10000元。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、第二百五十一条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告宁夏银衡发彩板钢构有限公司于本判决生效后十日内支付原告银川市宁东厚德工贸有限公司违约金10000元；二、驳回原告银川市宁东厚德工贸有限公司的其他诉讼请求。被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1895元（已减半收取），由原告银川市宁东厚德工贸有限公司负担1800元，由被告宁夏银衡发彩板钢构有限公司负担95元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审判员 李**飞 二○二○年十月二十五日书记员 龙 婷附本案适用的法律条文：《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他律法文书指定期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。第5页