广东省深圳市南山区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0305民初997号原告：深圳市中铝智兴门窗技术开发有限公司，住所地深圳市南山区文光路文光村**A101，统一社会信用代码：914403007892350258。法定代表人：陈帅，总经理。委托诉讼代理人：万情英，广东格威律师事务所律师。委托诉讼代理人：吴仲清，广东格威律师事务所律师。被告：深圳市圣诺建筑材料有限公司，，住所地深圳市宝安区福永街道凤凰社区广深路福永段**锦灏大厦**1013统一社会信用代码：914403006955634312。法定代表人：王建波，总经理。委托诉讼代理人：钟思琦，男。被告：钟思琦，男，1975年12月11日出生，汉族，身份证住址上海市普陀区。原告深圳市中铝智兴门窗技术开发有限公司与被告深圳市圣诺建筑材料有限公司（以下简称圣诺公司）、钟思琦定作合同纠纷一案，本院于2020年1月6日立案后，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭进行了审理。原告的诉讼代理人万情英，被告钟思琦到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：一、被告圣诺公司应立即向原告支付定作工程款410332.56元；二、被告圣诺公司以未支付工程款410332.56元为基数，按年利率24%的标准向原告支付从2018年12月19日起计至被告圣诺公司付清全款之日止的逾期付款违约金（暂计至2019年11月18日为90273.16元）；三、被告钟思琦对被告圣诺公司的上述债务向原告承担连带清偿责任；四、两被告承担本案全部诉讼费用。诉讼过程中，原告将其第一项诉讼请求金额及第二项诉讼请求中违约金计算基数均变更为360322.56元。事实和理由：2017年6月10日,原告与被告圣诺公司签订《铝合金双包厨卫门定制及安装工程合同》，约定：工程名称：茶光保障房铝合金双包厨卫门定制及安装工程；工程地址：深圳市南山区；工程造价（合同总价）289.40万元，双方办理好工程结算手续后14个工作日内付至结算总造价的97%，留下结算价的3%作为工程质量保修金；工程竣工后，原告递交竣工验收申请表，被告圣诺公司在接到竣工验收申请表后7个工作日内组织有关人员及业主代表进行竣工验收；原告竣工但未验收工程，若被告圣诺公司未经原告同意则不能动用或使用，否则视为已验收；被告圣诺公司必须依合同约定时间向原告支付工程款，若延期付款，每逾期一天，按合同总价的千分之二向原告支付违约金并原告有权暂停供应货物。上述工程竣工并实际投入使用后，被告圣诺公司于2018年4月向原告出具《茶光项目铝合金门结算单》，载明：应付合计2923696元，已付合计2419508元，质保金（3%）87710.88元。经计算，被告圣诺公司应于2018年4月30日前向原告支付定作工程款410332.56元等内容。经原告多次催讨，被告圣诺公司仍拒不支付上述工程款，2018年12月19日，被告钟思琦向原告出具《承诺函》，载明：如被告圣诺公司无法支付，由股东钟思琦担保支付等内容。故被告钟思琦作为连带责任保证人，应对被告圣诺公司的债务向原告承担连带清偿责任。被告圣诺公司未按时向原告支付工程款，应按合同约定的每逾期一天按合同总价的千分之二的标准向原告支付违约金。原告考虑到计算标准过高，自愿降低违约金的计算标准，按年利率24%的标准主张。两被告的上述行为已构成违约，严重侵害了原告的合法权益，原告特提起诉讼。两被告辩称，两被告提交的结算清单中列明，原告应支付被告圣诺公司358852.32元，该款项含应扣除的质保金、工期延误违约金、应赔偿的定金。质保期间原告未履行维保义务，应扣除相应费用；合同约定涉案工程应于2017年8月30日完工，但实际完工日期为2017年11月26日，逾期87天，应扣除工程延期违约金251778元；根据合同第十二条的约定，原告逾期交货安装应赔偿被告圣诺公司已支付的定金40万元。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对于当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：2017年6月10日，原告（甲方）与被告圣诺公司（乙方）签订《铝合金双包厨卫门定制及安装工程合同》，主要约定以下内容：一、工程概况：1.工程名称：茶光保障房铝合金双包蹰卫门定制及安装工程；2.工程地址：深圳市南山区。二、施工内容与材料要求：1.材料加工制作及安装工程，乙方按甲方要求数量及确认的施工图进行生产制作及安装。2.材料要求：详见附表（1），乙方必须保证橱柜及配件等材料符合附表（1）的材料和标准。三、合同价款：工程造价2894000元。备注：1.本工程以上综合单价包括原材料、制作、运费、包装、施工措施费、管理费、检验费、成品费、货到工地负责对方至甲方指定地点、安装、检测、配合交付等所有费用以及因质量问题引起的维修、技术指导和培训等费用。四、付款方式：双方签订合同后，乙方不用支付甲方合同履约金，办理结算时统一清算。双方签订合同后一星期内甲方应支付乙方工程总价10%，作为工程预付款（工程进度款支付时分期抵除）。工程进度款按月支付，乙方应在每月30日前向甲方申报本月进度款，经甲方有关人员对乙方所申报的完成量进行审核后，甲方在次月5日前向乙方支付进度款，每月进度款支付比例为实际完工工程量造价的80%（扣除10%预付款，实付70%）。甲乙双方办理好工程结算手续后14个工作日内付至乙方结算总造价的97%，留下结算价的3%作为工程质量保修金。工程竣工验收合格满两年后的14个工作日内，经甲方确认无质量问题，如期间有发生维修费用，扣除已经发生的保修费用后，甲方向乙方支付剩余保修金，保修金不计利息。六、工期要求：安装日期：2017年6月30日（具体开工时间以甲方通知为准），竣工日期：2017年8月30日（必须根据装修单位的进度进行安装）。合同安装工期日历天数：60天。七、质量要求及验收：1.必须符合国家、行业施工质量验收规范所规定的合格标准。2.工程竣工后，乙方递交竣工验收申请表，甲方在接到竣工验收申请表后7个工作日内组织有关人员及业主代表进行竣工验收。3.乙方竣工但未验收工程，若甲方未经乙方同意则不能动用或使用，否则视为已验收。违约责任：乙方必须按时、保质、保量交货安装，乙方逾期交货安装的，应当赔偿甲方已经支付的定金。若质量不符合本合同约定，乙方负责无偿修理或返工更换，工期不顺延；若因此逾期竣工的，乙方应按每逾期一天按合同总价的千分之一向甲方支付违约金。如果甲方工地现场不配合或者影响乙方现场不能正常施工，乙方有权逾期工程时间。甲方应按每逾期一天按合同总价千分之一向乙方支付违约金。甲方必须依合同约定时间向乙方支付工程款，若延期付款，每逾期一天，甲方按合同总价的千分之二向乙方支付违约金并乙方有权暂停供应货物。2017年11月15日，原告向被告圣诺公司发出增量申请，载明：合同中不包含打胶费用，涉案工程项目需要打胶，增加了打胶费、工费：7A幢、7B幢、7D幢共计29696元。被告圣诺公司盖章确认。2018年4月，被告圣诺公司出具《茶光项目铝合金门结算单》，载明：应付合计2923696元；已付合计2419508元；扣除项：质保金（3%）87710.88元、甲方管理费（3%，含样品检测、垃圾清运、大保洁、成品破坏等）43855.44元，合计131566.32元；当期应付372621.68元。2018年12月19日，被告钟思琦向原告出具《承诺函》，称：“茶光二期结算款在甲方验收确认完之后，乙方提供付款申请单，十四个工作日内由深圳市圣诺建筑材料按双方签订合同支付相应款项（结算款支付至97%）给乙方。验收期间乙方应全力配合甲方验收工作，如在2019年1月15日之前未验收完成，深圳市圣诺建筑材料有限公司承诺支付部分结算款，不低于人民币贰拾万给乙方，剩余结算款在甲方验收完90％后支付完毕。如深圳市圣诺建筑材料有限公司无法支付，由股东钟思琦担保支付。”原告提交的2017年11月16日的《茶光项目铝合金门验收竣工单》手写列明，该项目还未验收通过，定于2018年12月6日至12月25日验收，并由钟思琦签字。两被告提交的深圳市恒晟装饰工程有限公司于2018年12月14日向各参建施工班组发出的整改通知单记载：由各参建施工班组承接茶光地块（西）保障性住房室内装修设计、施工一体化工程，现已进入工程验收交流阶段。从12月6日交楼至今，经住户到现场保修单的整改问题已达600余条，整改完成问题不到100条，整改完成率不到20%。我司管理人员多次通知要求各施工班组到场配合维修整改，但目前存在（7B泥工、油漆班组，7C泥工、油漆班组，7D泥工、油漆班组）至今未安排工人进场维修，其他施工班组虽有进场，但整改力度达不到现场要求等内容。两被告提交的深圳市恒晟装饰工程有限公司于2019年2月15日向各参建施工班组及供应商发出的验收交楼整改事宜记载：工程现仍处于验收交楼阶段。目前现场还存在很多维修问题未处理完成，现要求各施工班组及供应商及时安排工人进场维修，未安排工人进场维修的班组（尤其是水电班组），公司安排工人过来维修，所产生的人工费用按双倍费用从该班组保证金扣除。两被告提交了两份出具日期为2018年的《工程维修告知函》、日期为2018年12月4日的《验收维修告知函》、日期为2019年2月14日的《验收维修告知函》。原告主张未收到上述函件，被告圣诺公司仅口头通知原告门拉手生锈、门锁无法使用，原告已经派员工予以维修和更换。深圳南山网（××）的相关报道显示，2018年10月23日，深圳市南山区住房和建设局发出关于面向南山区户籍在册轮候人配租公共租赁住房的通告，称位于南山区（即涉案项目）目前已具备入住条件，面向在册轮候人配租公共租赁住房1334套。另查，原告于2019年11月28日向本院提起诉讼。庭审中，原告、两被告确认原告所涉工程于2017年11月完工，原告主张工程于2018年12月之前验收完毕，两被告主张工程整体于2019年2月23日验收。原告确认被告圣诺公司于2019年2月向原告付款50000元。本院认为，原告与被告圣诺公司签订的《铝合金双包厨卫门定制及安装工程合同》，系双方当事人的真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合法、有效，双方当事人应当按照合同约定全面履行义务。根据合同约定，原告及被告圣诺公司双方办理工程结算手续后14个工作日内被告圣诺公司向原告支付结算总造价的97%，剩余3%作为工程质量保修金。被告圣诺公司已于2018年4月向原告出具《茶光项目铝合金门结算单》确认结算金额，但其未于约定的期限内向原告付款，已构成违约，其依法应承担相应的违约责任。关于付款金额，原告主张《茶光项目铝合金门结算单》所列管理费43855.44元不应扣除，因合同并未对扣除相应管理费作出明确约定，故本院对原告的该主张予以采纳，认定该款不应从结算金额中扣除。因此，被告圣诺公司应向原告支付工程款366477.12元（372621.68元＋43855.44元－50000元），原告仅主张360322.56元，系其对自身权利的处分，本院予以确认。两被告辩称结算金额抵扣工期延误违约金251778元、应予赔偿的定金400000元等后，原告还应向被告圣诺公司支付358852.32元。鉴于，被告圣诺公司未就上述款项提起反诉，本院不予处理，被告圣诺公司可另循途径解决。关于逾期付款违约金，根据合同约定若延期付款每逾期一天按合同总价的千分之二支付违约金，该约定标准过高，本院酌定违约金按年利率15%计算。原告主张逾期付款违约金自2018年12月19日起计算，具有事实和法律依据，本院予以确认。关于担保责任。根据被告钟思琦出具的《承诺函》，如被告圣诺公司无法支付，由被告钟思琦担保支付。根据《中华人民共和国担保法》第十七条第一款的规定，当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。因此，被告钟思琦应承担的担保责任为一般保证责任。而根据《中华人民共和国担保法》第二十五条的规定，一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起六个月。在合同约定的保证期间和前款规定的保证期间，债权人未对债务人提起诉讼或者申请仲裁的，保证人免除保证责任；债权人已提起诉讼或者申请仲裁的，保证期间适用诉讼时效中断的规定。本案中，即便按《承诺函》列明的付款期限即“在甲方验收完90％后支付完毕”，以及两被告主张的工程整体验收时间即2019年2月23日，原告于2019年11月28日提起诉讼，已超过六个月的保证期间，故被告钟思琦的保证责任免除。因此，对原告诉请被告钟思琦对上述债务承担连带清偿责任，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国担保法》第十七条、第二十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告深圳市圣诺建筑材料有限公司于本判决生效之日起十日内向原告深圳市中铝智兴门窗技术开发有限公司支付工程款360332.56元，并支付逾期付款违约金（以360332.56元为基数自2018年12月19日起按年利率15%计算至款项付清之日止）；二、驳回原告深圳市中铝智兴门窗技术开发有限公司的其他诉讼请求。如当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费8806.06元，由原告负担1475.03元，由被告深圳市圣诺建筑材料有限公司负担7331.03元；保全费3023.03元，由被告深圳市圣诺建筑材料有限公司负担。该费用原告已预交，被告深圳市圣诺建筑材料有限公司应将其所负担之数10354.06元于本判决生效之日起十日内迳付原告。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。审 判 长  雷英孝人民陪审员  宋 曦人民陪审员  何 秋二〇二〇年十月二十三日书 记 员  朱凤权附相关法条：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国担保法》第十七条当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。有下列情形之一的，保证人不得行使前款规定的权利：（一）债务人住所变更，致使债权人要求其履行债务发生重大困难的；（二）人民法院受理债务人破产案件，中止执行程序的；（三）保证人以书面形式放弃前款规定的权利的。第二十五条一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起六个月。在合同约定的保证期间和前款规定的保证期间，债权人未对债务人提起诉讼或者申请仲裁的，保证人免除保证责任；债权人已提起诉讼或者申请仲裁的，保证期间适用诉讼时效中断的规定。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。