江苏省张家港市人民法院民 事 判 决 书(2020)苏0582民初1656号原告：田雅娟，女，1971年4月29日出生，汉族，住张家港市。委托诉讼代理人：翟耀华，张家港市鑫洲法律服务所法律工作者。被告：苏州吴江金螳螂家电子商务有限公司张家港分公司，住所地张家港市杨舍镇吾悦商业广场****。负责人：屠金伟，该公司总经理。被告：金螳螂供应链管理（苏州）有限公司，住所地苏州工业园区金，住所地苏州工业园区金尚路** style='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>法定代表人：陈晓峰，该公司董事长。两被告的共同委托诉讼代理人：岳雷，该公司法务。原告田雅娟与被告苏州吴江金螳螂家电子商务有限公司张家港分公司（以下简称金螳螂分公司）、金螳螂供应链管理(苏州)有限公司（以下简称金螳螂管理公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年1月20日受理后，于2020年5月21日适用简易程序、10月22日适用普通程序公开开庭进行了审理，原告田雅娟及其委托诉讼代理人翟耀华、被告金螳螂分公司、金螳螂管理公司的委托诉讼代理人岳雷，到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告田雅娟向本院提出诉讼请求：1、解除原、被告之间的装修合同。2、被告双倍返还原告定金40000元。3、被告返还原告装修贷款120000元及利息。4、被告赔偿原告的经济损失6000元。5、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2019年1月19日，原、被告签订《家装服务合同书》一份，约定施工周期为90个工作日，原告共支付被告140000元，按约履行了付款义务。被告于2019年4月19日开始敲墙施工，因被告的四名设计师陆续离职，被告最终以设计方案没有确定为由，将施工停了，至今未开工。期间原告与被告多次沟通未果，后2019年12月17日原告向被告发出了解除合同通知书。请求法院支持原告的诉讼请求。被告金螳螂分公司、金螳螂管理公司辩称，同意解除涉案《家装服务合同书》，但合同解除是由于原告违约所致，原告应承担相应的违约责任。原、被告在《家装服务合同书》中约定：“合同签订之日，田雅娟支付合同总价的50%作为首期款（含定金）”，根据该约定，2019年1月19日，原、被告签订合同之日，原告应支付被告装修款132680.45元，但原告仅支付20000元，一直到5月5日才又支付120000元，逾期付款3个多月，原告未能按照合同约定支付装修款，构成违约。同时，根据合同法的规定，在发包人没有支付工程款的情况下，承包人有权顺延工期。关于被告关于原告所说被告没有提交设计方案和图纸的问题，被告提交的聊天记录，证明截止到2019年5月29日，田亚娟还在就设计方案要求变更始终不予确认。该聊天记录也证明了原告在此时也已经提交了设计方案及图纸，因此原告主张被告没有提供图纸及设计方案的说法不能成立。原告提交的证据表明，原告支付的款项均是支付金螳螂分公司的，金螳螂管理公司不应承担责任。请求法院依法判决。本院经审理确认如下事实：2019年1月19日，田雅娟、金螳螂分公司、金螳螂管理公司签订《家装服务合同书》一份，约定田雅娟将张家港市湖滨国际景苑10-1304室房屋的装修交由金螳螂分公司施工，装修材料由田雅娟向金螳螂管理公司购买。工期90个工作日，从田雅娟确认设计方案、且金螳螂分公司签发《开工通知单》起算。工程价款265360.9元，合同签订之日，田雅娟支付金螳螂分公司合同总价的50%作为首期款(含已支付的定金20000元)；瓦工或木工结束后3日内，支付合同总价款的47%；余款在定制品进场7日内付清。违约责任：……田雅娟逾期未按本协议约定支付服务款项的，应按照合同总金额的每日万分之五支付违约金给金螳螂分公司，但累计不超过合同总金额的3%。如工程已完工超过15日的，田雅娟仍未支付全款的，除承担上述违约责任外，金螳螂分公司或金螳螂管理公司方免除本合同质保维修义务；金螳螂分公司逾期完工，应按照合同总金额的每日万分之五支付违约金给田雅娟，但累计不超过合同总金额的3%。合同签订后，田雅娟分别于2019年1月13日支付20000元、5月5日支付120000元，合计支付金螳螂分公司140000元。金螳螂分公司收到上述款项进行了部分施工，后因故未能完成全部施工，引起本案纠纷。审理中,金螳螂分公司向本院申请对其已完成施工的工程造价进行鉴定，本院依法委托鉴定部门进行了鉴定。2020年9月18日，中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司出具《工程造价鉴定意见书》，结论为：涉案工程造价为23957.16元（含已运送至施工现场尚未施工的价值1130.33元的多孔红砖、水泥、中砂、红砖、加气块）。金螳螂分公司为此支付鉴定费3158元。参照《工程造价鉴定意见书》，综合原、被告意见，经本院主持调解，原、被告一致确认：“解除原、被告2019年1月19日签订的《家装服务合同书》；两被告应退还原告定金及装修款合计110000元(已扣除被告已完成的施工款项等)”。因本案诉讼费用的负担问题，原、被告未能达成一致意见，本院调解未成。以上事实，有《家装服务合同书》、支付凭证、《工程造价鉴定意见书》及庭审笔录等予以佐证。本院认为，当事人协商一致，可以解除合同。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以协商解决。本案中，经本院主持调解，在互谅互让的基础上，原、被告一致确认：“解除原、被告2019年1月19日签订的《家装服务合同书》；两被告应退还原告定金及装修款合计110000元(已扣除被告已完成的施工款项等)”。原、被告的上述和解内容，不违反法律规定，本院予以确认。原告要求解除原、被告2019年1月19日签订的《家装服务合同书》，并由两被告应退还原告定金及装修款合计110000元，合理正当，本院予以支持。原告的其他诉讼请求，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十七条之规定，判决如下：一、解除原告田雅娟与被告苏州吴江金螳螂家电子商务有限公司张家港分公司、金螳螂供应链管理(苏州)有限公司2019年1月19日签订的《家装服务合同书》。二、被告苏州吴江金螳螂家电子商务有限公司张家港分公司、金螳螂供应链管理(苏州)有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告田雅娟110000元。三、驳回原告田雅娟的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4028元，原告田雅娟负担2014元；被告苏州吴江金螳螂家电子商务有限公司张家港分公司、金螳螂供应链管理(苏州)有限公司负担2014元。两被告负担部分，限被告于本判决生效后十日内交至本院诉讼费账户(详见当事人须知)。鉴定费3158元，由被告苏州吴江金螳螂家电子商务有限公司张家港分公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院，同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向该院（户名：江苏省苏州市中级人民法院，账号：10×××76，开户银行：中国农业银行苏州苏福路支行）预交上诉案件受理费。审判员  宋会谱二〇二〇年十月二十九日书记员  徐 岩张家港市人民法院当事人须知当事人在法院调解、判决后自动履行法律文书确定的义务，将相关履行义务款项交纳至法院以下账户的，应在三日内将汇款人、金额、相关汇款依据及案号等情况书面告知承办法官。1、诉讼费用。户名:张家港市人民法院，开户银行:中国农业银行苏州张家港分行营业部，账号:62×××66。2、调解书、判决书确定当事人履行义务的款项。户名：张家港市人民法院，开户银行：中国农业银行苏州张家港分行营业部，执行款账号：62×××61。3、汇款情况如未及时告知承办法官，导致当事人向法院申请执行的，可能存在被法院采取强制执行措施或被列为失信被执行人及限制高消费等风险。4、如未按调解书、判决书确定义务履行，导致对方当事人向法院申请执行的，法院将依法采取强制执行措施，或采取列为失信被执行人及限制高消费等信用惩戒措施。张家港市人民法院