上海市嘉定区人民法院民 事 判 决 书（2020）沪0114民初16010号原告：卢培浩，男，1956年6月28日生，汉族，户籍所在地及住址上海市。被告：上海广群建筑装饰工程有限公司，住所地上海市松江区。法定代表人：李国兵，总经理。原告卢培浩与被告上海广群建筑装饰工程有限公司(以下简称广群公司)间装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告卢培浩到庭参加诉讼，被告广群公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法进行了缺席审理。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：一、解除原、被告之间的《家庭居室装修装饰施工合同》；二、被告退还人民币(以下币种同)1万元装修款。事实和理由：2019年11月27日因物业推荐原告和被告签了合同，合同至2020年3月30日到期。由于多种因素至合同期满，被告只做了部分水电工作，一个电工做了两个半天，一个水工做了一个半天。电工程至今还未检测验收，水工程返工，被告把水管剪去后我们另花钱重做。原告已付给被告1万2千元，根据工作时间估算约花费2千元，现要求被告退还1万元。被告庭后辩称，不同意原告的诉讼请求。被告已经完成了电工布线，阳台水管项目在预算中是没有的，应按照实际施工的情况结算，但是原告不同意我方施工的水管，所以被告也就自行拆除了水管。同时被告完成的工作还包括前期的设计及接待等。被告仅同意返还原告装修款2,000元。本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织双方当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年11月27日，卢培浩(发包人、甲方)与广群公司(承包人、乙方)就上海市嘉定区黄家花园路XXX弄XXX号XXX楼XXX室(以下简称系争房屋)签订了一份《上海市家庭居室装饰装修施工合同》，合同约定套内施工面积为90平方米，承包方式为部分承包。总价款为4万元，总价款是甲、乙双方对设计方案、工程报价确认后的金额，在一般情况下，竣工结算的上下增减幅度在没有项目变更的情况下不超过总价款(预算价)的5%。合同签订生效后，如变更施工内容、变更材料，这部份的工程款应当按实计算。工期：自2019年11月28日开工，至2020年3月30日竣工。本工程执行国家现行的《住房装饰装修工程施工规范》、本市现行的《住宅装饰装修验收标准》和《住宅装饰装修服务规范》，并应符合国家现行的《住宅设计规范》及《特殊装置或场所的要求》。本工程由乙方设计，提供施工图纸一式两份。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查和验收手续，甲方不能按预约日期参加签收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验通过，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予以顺延；复验不通过，其返工费用由乙方承担，工期不变。工程款付款按下表支付：1.工程进度：对预算、设计方案认可；付款时间：合同签订当日；付款比例：30%；金额：12,000元；2.工程进度：施工过程中；付款时间：水、电、管线隐蔽工程通过验收；付款比例：35%；金额：14,000元；3.工程进度：工期过半；付款时间：油漆工进场前；付款比例：30%；金额：12,000元；4.工程进度：竣工验收；付款时间：验收通过当天；付款比例：5%；金额：2000元。因乙方原因致使工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或者返工。经过修理或者返工后，造成逾期交付的，乙方应当承担违约责任。因乙方原因造成工程逾期交付的，每逾期一天，乙方应赔偿给甲方50元。由于甲方原因造成延期开工或者中途停工，乙方可以顺延工程竣工日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。每停工、窝工一天，甲方应赔偿给乙方50元。施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，并由责任方按合同总价款20%赔偿，解除本合同。施工项目以预算清单为准。卢培浩(甲方、委托方)与广群公司(乙方、承包方)另签订了一份《预算表》，约定：本报价中水、电管线隐蔽工程即开关插座均按实结算，多退少补。同时约定水电类施工项目包括：...；5.管内穿2.5平方米电线；6.管内穿1.5平方米电线；7.管内穿4平方米电线；...；14.墙地面PVC电线管铺设；...；16.墙地面线管开槽；17.管线槽修粉。上述项目主、辅材料合计516.15元，人工费合计1,415.18元。设计费122㎡*60元/㎡(免)。半包总价(A+B+C+D)42,994元。合同签订后，卢培浩于签订当日如约给付工程款1.2万元，广群公司出具收据一张。2019年11月底，广群公司进场施工。施工过程中，因卢培浩不满广群公司水管工程质量，双方发生争执，未能就水、电等隐蔽工程进行验收。广群公司未参与后续施工，卢培浩亦未再联系广群公司。庭审中，卢培浩陈述由于不满广群公司施工质量，所以在广群公司拆除水管后便联系第三方接手系争房屋的装饰装修，现系争房屋大部分装修项目已经完成。本院认为，卢培浩与广群公司签订的《上海市家庭居室装饰装修施工合同》及《预算表》系双方的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，当属合法有效，双方均应按约履行。合同约定双方应及时办理隐蔽工程的检查和验收手续，系争房屋水电项目因卢培浩及广群公司发生纠纷而导致未能成功验收，系争房屋现已由第三方完成大部分施工项目，合同实际已经解除，故卢培浩主张解除双方间的《上海市家庭居室装修装饰施工合同》的诉请，本院予以支持。合同解除后，广群公司尚未施工部分的费用应当予以返还。卢培浩表示广群公司仅完成了电工项目(管线铺设)，应核算为2,000元(包括人工及材料费用)。广群公司在庭审后辩称其已完成了施工图表设计及电工布线项目，并提交落款时间为2020年10月15日的《上海广群建筑装饰工程有限公司预算表》一份，核算电工布线费用为4,604.18元。现双方均认可广群公司完成了电工项目(管线铺设)，本院予以确认。但双方均未提交充分证据证明实际施工工程量，本院结合合同约定内容(包括《预算表》)、工程实际施工情况等因素，酌情确定广群公司实际施工工程费用为3,300元。至于设计费，根据《预算表》应为免费，故广群公司关于卢培浩应支付设计费的抗辩，本院不予采信。关于接待费、现场定位费、违约金，根据查明的事实及双方陈述，阳台水管的铺设虽未包括在《预算表》中，但双方均认可由广群公司施工，可视为增项部分，但广群公司就该项目施工存在问题，在施工问题出现后理应妥善处理，而非拆除了事，故广群公司就上述费用的抗辩，均无事实和法律依据，本院不予采信。依照《中华人民共和国合同法》第九十七条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款及第一百四十四条之规定，判决如下：一、确认原告卢培浩与被告上海广群建筑装饰工程有限公司于2019年11月27日签订的《上海市家庭居室装修装饰施工合同》已解除；二、被告上海广群建筑装饰工程有限公司应于本判决生效之日起十日内返还原告卢培浩人民币8,700元。如当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费50元，减半收取25元，由被告上海广群建筑装饰工程有限公司负担。被告负担之款应于本判决生效之日起七日内交付本院。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。审 判 员  周 平二〇二〇年十月三十日法官助理  罗宇驰书 记 员  俞佳悦附：相关法律条文一、《中华人民共和国合同法》第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。二、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。……第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。