河北省兴隆县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀0822民初2021号 原告：柳国喜，男，1960年5月30日出生，满族，无业，住河北省承德市平泉市。 委托诉讼代理人：崔国茹，河北久兴律师事务所律师。 被告：贺世平，男，1977年1月3日出生，汉族，农民，住河北省兴隆县。 委托诉讼代理人：柴金晖，男，1977年1月3日出生，汉族，干部，住河北省兴隆县。 原告柳国喜与被告贺世平建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年9月15日立案后，依法适用普通程序，于2020年10月14日公开开庭进行了审理。本案当事人原告柳国喜的委托诉讼代理人崔国茹，被告贺世平及其委托诉讼代理人柴金晖到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告柳国喜向本院提出诉讼请求：1、判令被告给付原告工程款92650.00元；2、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2018年4月1日，原告与被告签订建筑工程施工合同，约定原告为被告位于承德市兴隆县青松岭村民房进行建造及装修事宜，承包价格为1280.00元／平方米，共计170平方米。工程完工后，被告尚欠原告工程款92650.00元。据此，提出上述诉讼请求。 -2- 被告贺世平辩称，我方不能向原告支付工程尾款，该工程没有完工，如楼梯大理石未安装，屋顶树脂瓦造型、外墙涂料、前后台阶、化粪池等都没有做。根据合同约定，主体完工，我方支付70%工程款，现我方共支付169,950.00元。已超过70%工程款，其中有140,000.00元工程款有收条，在2018年9月24日上午10时许，在兴隆县青松岭镇青松岭村杨苗苗菜店支付给原告柳国喜20,000.00元现金，其未出具收条。合同中约定的270块地砖，每块35.00元，加运费共计9,950.00元，是原告方委托我方自己购买的。主体完工后，原告仅将地砖铺完，其余装修因自己不能承建，如树脂瓦、大理石等均没有进行施工，原告柳国喜自行撤离施工队，造成烂尾工程至今，已拖延工期26个月之久，形成违约。根据合同约定原告主张工程完工应出具我方的验收证明。原告所建房屋存在严重质量问题，原告撤离施工队后我方为早日入住及挽回损失，找人继续施工后期工程，花费89,840.00元，但至今卫生间没有水、地暖不热，仍不能入住。对原告拖延工期及工程质量问题等，我方保留进一步诉讼的权利。综上原告方违约在先，至今工程未完工，我方不应支付工程尾款。 当事人围绕诉讼请求，依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。被告提交的1号证，系设计图纸复印件一份.用以证明施工方需要按图纸进行施工，包括施工范围和费用。原告质证认为，对被告提交的1号证真实性不予以认可，无法证明是双方核查确认的。不能证明与原告的诉讼存在关联性，图纸不能显示是被告房屋平面图。图纸没有签章、签字。原告虽对被告提交的1号证有异议，但未能提供充分证据予以反驳，被告提交的1号证与本案具有关联性，本院予以采信。 -3- 被告提交的3号证，系照片打印件26张，用以证明原告只完成了施工主体工程，没有完成内装修工程。原告质证认为，对被告提交的3号证不予以认可，与本案无关联性，本案是工程款的返还，达不到被告的证明目的。照片拍摄不能证明拍摄时间、地点。照片内容可以显示合同按被告的要求进行了实际变更，是导致后期工作无法进行的主要原因，被告要求原告在签订合同的基础上又在合同之外新建了第二层。所以变更了后期的工作内容。之后被告拒绝原告继续施工，拒绝支付工程款。被告提交的3号证不具有合法性，本院不予采信。被告提交的6号证，系后期被告自己购买材料找其他施工队进行简易施工，花费77,690.00元，证明原告因无法继续施工，原告自行撤离施工后，被告为早日搬入新居而进行的后续工程。原告质证认为，对被告提交的6号证真实性不予以认可，没有发票，关联性不予认可，证据中没有写明钱的用途，不能证明用在涉案房屋上，被告姓名签字不一致，达不到被告的证明目的。被告提交的6号证与本案不具有关联性，本院不予以采信。 结合当事人的陈述和证据，本院对本案事实认定如下：2018年4月1日被告贺世平（甲方）与原告柳国喜（乙方）签订了建筑工程施工合同，工程地点：“兴隆县青松岭村”；工程内容：“民房建造”；承包价格：“1280元／平方米”；承包范围：“乙方包工包料（水电安装及室内普通装修）、屋顶造型用树脂瓦、女儿墙高600、出檐90房高（地深以上3.8米）、地砖35.00元、水暖、楼梯、大理石、叉板顶子、卫生间、厨房砖到顶、（叉板PBC板），在施工中一切事故与甲方无关”。工期：“2018年4月5日至2018年8月5日”。甲方责任：“甲方负责水电三通，给乙方提供便利的施工条件，自合同签订之日起，支付乙方承 -4- 包费用30%作为启动资金，主体完工后支付到70%，装修工程完工后，经甲方验收，支付到工程款的97%，余下的3%作为保证金，一年之内付清。若因甲方资金问题造成的停工误工，由甲方负责全部损失”。乙方责任：“乙方文明施工，保质保量，在工期内完成甲方所交给任务，由乙方造成的工期拖延由乙方负责全部损失”。原告柳国喜为被告贺世平施工的房屋面积为170平方米，每平方米1,280.00元，合款217,600.00元。2018年4月10日被告贺世平支付给原告柳国喜工程款30,000.00元：2018年5月4日被告贺世平支付给原告柳国喜工程款30,000.00元；2018年6月16日被告贺世平支付给原告柳国喜工程款60,000.00元（其中2018年8月5日补签一笔20,000.00元），2018年9月29日被告贺世平支付给原告柳国喜工程款20,000.00元。原、被告双方在合同中约定每块是35.00元，原告柳国喜委托被告贺世平购买的地砖270块加上运费9,950.00元，应由原告柳国喜支付给被告贺世平。原告柳国喜未将被告贺世平民房建造完工，原、被告双方未办验收结算手续，被告贺世平也未实际入住涉案房屋。原告柳国喜要求被告贺世平给付工程款92,650.00元。诉至本院。 本院认为，原告柳国喜与被告贺世平签订的建筑工程施工合同系双方当事人的真实意思表示，合同的内容不违法律、行政法规强制性规定，该合同合法有效。双方应当按照协议约定全面履行自己的义务。《中华人民共和国合同法》第二百七十九条“建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收的规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收合格或 -5- 者验收不合格的，不得交付使用”。本案中，原告柳国喜与被告贺世平未办理验收结算手续，原告柳国喜要求被告贺世平给付工程款92,650.00元的诉讼请求，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百七十九条的规定，判决如下： 驳回原告柳国喜要求被告贺世平给付工程款92,650.00元的诉讼请求。 案件受理费1,920.00元，由原告负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省承德市中级人民法院。 审判长 刘中如人民陪审员王素荣人民陪审员付亚平 二〇二〇年十月十六日 书记员 赵                 颖 -6- 附页 一、判决的相关法律依据 《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第二百七十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。 建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。 二、上诉期限及方式 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省承德市中级人民法院。同时预交上诉费1920.00元（以上诉人名称预交至河北省承德市中级人民法院，开户行：中国建设银行股份有限公司承德市车站路支行，账号：13×××02，向本院提交银行票据），逾期未交上诉状或者提交上诉状七日内未交上诉费的，视为不上诉或者撤回上诉，本判决即发生法律效力，如不上诉本判决在送达之日起十五日后发生法律效力。 三、申请执行的期限以及不申请的法律后果 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条规定，申请执行的期限为二年，本案原告于判决生效后，自动履行期限届满之日起二年内向本院申请执行。逾期不申请执行，人民法院即不再强制执行。