山东省平阴县人民法院民 事 判 决 书（2020）鲁0124民初1771号原告：河北某某某某开发有限公司，住所地河北省衡水市枣强县，统一社会信用代码。法定代表人：王洪某，董事长。委托诉讼代理人：闫某某，河北事杰律师事务所律师。委托诉讼代理人：王某文，河北事杰律师事务所律师。被告：济南某某某某有限公司，住所地山东省平阴县，统一社会信用代码。法定代表人：王某，总经理。委托诉讼代理人：吕某，男，1974年3月26日出生，汉族，系济南某某某某有限公司员工。原告河北某某某某开发有限公司（以下简称某某某某）与被告济南某某某某有限公司（以下简称某某某某）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年7月7日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告某某某某的委托诉讼代理人闫某某、王某文、被告某某某某的委托诉讼代理人吕某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河北某某某某开发有限公司向本院提出诉讼请求：1.依法判决被告支付原告540.0046万元；2.依法判决被告支付原告逾期付款损失50.3324万元（以524.5046万元为基数按照全国银行间同业拆借利率的1.5倍计算自2018年9月27日至2020年6月23日的利息），以后顺延；3.诉讼费用全部由被告负担。事实和理由：2017年6月23日，原、被告签订《工程承包合同》一份，合同编号：HY-GC-AZ-201706065，约定由原告施工被告脱硫湿电项目模组、阴极大小梁等的制作安装工程，工程总价450万元；2017年7月17日，原、被告签订《合同书》一份，合同编号：HY-GC-AZ-201707073，约定由原告施工被告超低排放脱硫湿电一体化工程项目部分，煅烧段脱硫塔、焙烧段脱硫塔的供浆管道、循环管道、排浆管道、管件的制作安装，合同价89.9655万元，优惠价为80万元；2017年7月17日，原、被告又签订《合同书》一份，合同编号：HY-GC-AZ-201707074，约定由原告施工被告超低排放煅烧段及焙烧段脱硫部分防腐及塔内部件制作安装项目，合同总价暂定为295万元；原告按上述三份合同的约定履行了自己的义务，由于工程量增加，原告申报结算价为1005.8万元，但被告迟迟不予验收，2018年9月26日，原告无奈接受被告提出的上述三份合同总价款为814.6767万元；2019年4月11日，原、被告又签订《工程承包合同》一份，由原告施工被告超低排放湿电、预洗塔防腐、预洗塔喷淋层、脱硫塔喷头及塔内部件更换安装项目，合同总价15.5万元，原告履行了合同约定的义务。以上四份合同决算后的总价款为830.1767万元，但被告仅支付了290.1721万元，尚欠540.0046万元，后经原告多次催要未果，现提起诉讼，请法院公判。济南某某某某有限公司辩称，原告提交的2017-2019年四份合同及我公司已付款数额属实，其中2017年三份合同没有全部付款的原因如下：一、2017年12月2日，设备调试运行后，共发现九项需整改的隐患，我公司已于2018年1月7日给原告下发了《脱硫湿电环保设施运行隐患告知书》，该告知书一至三项至今没有整改。二、2017年的三份合同都有工期预定及超期处罚约定（每拖延一天罚款一万元），其中：1.2017年6月23日合同，工期50天（2017年6月21日至2017年8月9日）。2.2017年7月17日，签订的《循环管道、管件制作安装》及《脱硫段防腐及塔内部件制作安装工程》合同，工期均为45天（2017年7月17日至2017年8月30日）。原告承包的三项工程，全部达到调试运行时间为2017年12月1日。原告分别于2017年8月20日、2017年8月23日、2017年9月30日出具保证书，承诺在规定时间内完成所负责的设备安装制作，达到质量要求，保证全部环保系统试运行达到要求，延期一天从工程款中扣除10万元，以此类推。按照合同及保证书时间至设备达到试运行时间计算，我公司应扣除的延期完工罚款已超出应支付原告的工程款。三、我公司与原告约定每批次支付货款时都要提供增值税专用发票，施工过程中原告提供发票严重滞后，我公司也多次催要发票，截止到2017年12月31日，原告只提供了七份发票，总金额3122414.00元，其中2017年9月1088472.00元、11月1657742.00元、12月376200.00元。四、其他应扣除事项：1.被告在我公司施工期间违反公司管理制度及高空坠物、失火等违章操作，共受到罚款112500元，应在工程款中扣除。2.工程进行中，由第三方施工队代被告施工的劳务费24250元，应在应在工程款中扣除。综上，按照双方约定和原告保证书承诺，我公司不应支付原告剩余款项。本院经审理认定事实如下：2017年6月23日，某某某某（甲方）与某某某某（乙方）签订《工程承包合同（煅烧、焙烧湿电项目制作安装工程）》一份，合同编号为HY-GC-AZ-201706065，约定乙方根据甲方实际需要，并协同甲方整体规划设计施工方案，根据图纸，为甲方制作脱硫湿电项目模组、阴极大小梁等的制作安装工程，工程总价450万元（含17%增值税专用发票、含所有材料运到甲方公司运输费）。质保一年从甲方组织验收双方签署合格验报告之日起。合同签订生效，预付定金90万（概算材料总款的20%）；送货前两日，乙方提供送货清单，甲方按清单重量付给乙方本批次材料款的60%，5个工作日内乙方提供本批次材料金额的17%增值税专用发票，施工用工程材料全部到场，按实际标的物过磅材料费用支付至95%，余5%质保金质保期满后无息支付。如果乙方未经甲方同意工程延期，乙方须支付甲方违约赔偿金，每逾期一天罚款壹万元，可从工程款中扣除。2017年7月17日，某某某某（甲方）与某某某某（乙方）签订《济南某某某某有限公司环保综合治理超低排放项目（循环管道、管件）合同书》一份，合同编号为：HY-GC-AZ-201707073，约定乙方负责甲方环保综合治理超低排放脱硫湿电一体化工程项目脱硫部分；煅烧段脱硫塔、焙烧段脱硫塔的供浆管道、循环管道、排浆管道、管件的制作安装，合同价899655元，优惠价为80万元。合同总工期为45天，如有特殊情况工期双方协商顺延，乙方不得无故拖延工期，否则每拖延一天，罚款1万元。本合同签订后，甲方付给乙方总货款30%，货物到现场后甲方付给乙方总货款的50%，乙方开具相应金额的增值税专用发票，安装完毕后付总货款的15%，乙方开具全额的增值税专用发票，留5%作为质保金，满一年后付清余款。2017年7月17日，某某某某（甲方）与某某某某（乙方）签订《济南某某某某有限公司环保综合治理超低排放项目（脱硫段防腐及塔内部件）合同书》一份，合同编号：HY-GC-AZ-201707074，约定由某某某某施工某某某某环保综合治理超低排放煅烧段及焙烧段脱硫部分防腐及塔内部件制作安装项目，工程总价暂定为295万元。合同签订后，甲方预付给乙方30%货款，材料到场后甲方付给乙方50%作为提货款，乙方开具相应金额的增值税专用发票，安装完毕后付总货款的15%，乙方开全额增值税专用发票，5%货款作为质保金，满一年后付清余款2018年9月26日，原、被告双方就上述三份合同价款进行结算，结算总价为8146767.00元。2019年4月11日，某某某某（甲方）与某某某某（乙方）签订《工程承包合同（预洗塔、湿电防腐；预洗塔喷淋层、脱硫塔喷头更换工程）》一份，由某某某某施工某某某某环保综合治理超低排放湿电、预洗塔防腐、预洗塔喷淋层、脱硫塔喷头及塔内部件更换安装项目，合同总价155000元，工期为合同签订生效日起45天，如有特殊情况工期双方协商顺延，乙方不得无故拖延工期，否则每拖延一天，罚款1万元，从工程款中扣除。合同签订后支付总工程款的30%，工程完成一半经甲方验收合格后付至总工程款的60%，工程竣工经甲方验收合格后，付至工程总款的90%。（均凭13%增值税专用发票支付）剩余10%工程款作为质量保证金，质保期满后支付。质保一年从甲方验收合格之日起。以上四份合同总价款为8301767元，某某某某已付款2901721元。2019年9月12日、9月14日，某某某某分别向某某某某发出《联系函》、《沟通函》，主要内容为：自2017年我们济南某某某某有限公司新建脱硫湿电项目期间，贵公司和我们华阳公司都是精诚合作，赶工期。保质保量的完成了新项目的建设和顺利的试车启动。由于2017年新项目投资过大加上近两年市场情况不容乐观，导致我们公司经营暂时遇到困难，未能及时付清贵公司余款。我们将制定针对贵公司余款的还款计划，分批次结清余款。计划按以下进度对贵公司剩余结算款项支付，2020年1月份付款20万元，3月份付款30万元，4月份以后每月支付50万元，至结算应付款结清。本案审理期间，某某某某为某某某某开具了涉案2019年4月11日签订的《工程承包合同》发票。本院认为，某某某某与某某某某签订的四份环保治理项目工程承包合同系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，合同双方当事人均应全面履行各自义务。本案中，涉案工程建设完成并由被告某某某某确认使用至今，双方约定的工程质量保证金返还期限应视为届满，对原告要求被告支付欠付工程款5400046元的诉求，本院予以支持。关于被告某某某某主张的涉案工程施工中拖延工期罚款问题，因涉案工程价款在之后进行了结算，且某某某某就欠付工程款向某某某某发出《联系函》、《沟通函》作出计划还款意思表示，现某某某某以施工期间的罚款为由拒绝支付工程款，依法无据，本院不予采信。关于某某某某主张的某某某某未足额开具发票问题，涉案的2017年度三份工程承包合同，均约定付款后开具相应金额的增值税专用发票，2019年度的工程承包合同，某某某某现已为某某某某开具发票，对某某某某的该主张，本院不予采信。关于原告某某某某主张的利息，因涉案工程承包合同约定的最后付款期限为质保期满一年，故利息可以5400046元为基数，自起诉之日即2020年7月7日起至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条第一款、第十七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第八条第一款第一项之规定，判决如下：一、被告济南某某某某有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告河北某某某某开发有限公司工程款5400046元；二、告济南某某某某有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告河北某某某某开发有限公司利息（以5400046元为基数，自2020年7月7日起至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费53124元，减半收取计26562元，申请费5000元，合计31562元，由被告济南某某某某有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。审 判 员  夏 民二〇二〇年十月二十日法官助理  付国庆书 记 员  朱文文