广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂0312民初3379号 原告：马xx，男，1979年12月10日生，汉族，住桂林市临桂区。 被告：龚xx，男，1993年6月30日生，汉族，住桂林市七星区。 被告：云南xx集团南宁xx装饰工程有限公司桂林分公司，住所地桂林市七星区。 负责人：高xx，该分公司经理。 原告马xx与被告龚xx、云南xx集团南宁xx装饰工程有限公司桂林分公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年8月12日立案受理，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告马xx到庭参加诉讼,被告龚xx、云南xx集团南宁xx装饰工程有限公司桂林分公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告马xx向本院提出诉讼请求:1、按照相关协议，被告龚xx退还原告已支付所有款86000元整；2、按合同及行业行规，因龚xx负延期全责，需赔偿原告延期损失总计41216.5元（延期天数2020.1.25-2020.8.21，共计209天，后续工期还需要至少60天，起诉期间至少180天内无法施工，总计天数为449天），实际损失为：110500*0.1%*449=49614.5元（出于同比心，计算系数没按原告出具的1%或者3%计算）；3、因被告龚xx全责导致的延期，造成原告马xx多次从阳朔到工地（至少25次38天）产生的交通食宿费用：200元/天，总费用为：200*38=7600元；4、误工费：由于被告的原因导致房子装修成为原告的牵绊，没办法按自己规划工作而产生误工，（2020.1.25-2020.8.21）总计209天，后续装修至少需要60天，扣除疫情原因停工天数60天，误工实际天数为209天，误工费用为300*209=62700元；5、因无端延误交房，导致原告按原交房时间购买的大件家电（洗衣机、冰箱、空调、彩电、清毒柜、燃气灶、热水器等）无法存放，特找寻第三方仓库存放：449*30元/天=13470元；6、装修期间被告用坏装修钥匙一把，丢失装修钥匙一把，导致不得不使用原装钥匙，装修完毕后必需要更换门锁及安装人工费500元，合计500元。以上赔偿费用合计人民币133884.5元，不含被告按协议需退还原告已交工程款86000元整；7、要求追究云南xx集团南宁xx装饰工程有限公司桂林分公司连带赔偿责任；8、诉讼费由被告龚xx承担。 事实与理由：原告马xx和被告龚xx于2019年10月21日，经朋友介绍认识（朋友之前的房子由创艺装饰负责装修，现场并由被告龚xx做为项目经理来负责，朋友对房子的整体挺满意，对创艺装饰品牌也特别认同，所以特别推荐创艺装饰给原告）。双方经过沟通协商并初步达成原告位于临桂区xx雅居7-2-701房屋交于被告装修之意向，并向被告支付了装修意向金￥2000.00（贰仟元整），于2019年10月29号被告龚xx正式以创艺项目经理之名义，和原告签订了«室内装饰施工合同»，总价为人民币￥107000.00整（壹拾万零柒仟元整），合同期为三个月。并于当天支付第一笔装修费用人民币￥50000.00元整（伍万元整）。考虑到在正式合同签订之前，被告已安排了部份工作，加上合同期截止时间为2020年春节前，经双方协商同意，合同工期从2019年10月25起，止于2020年1月25日。后期因为添加了美缝及地砖上墙需要特别胶水的额外项目，经双方协商，原告方需另外支付被告额外费用合计￥3500.00元整（叁仟伍百元整），所以整个标的总价为人民币￥110500.00（壹拾壹万零伍佰元整）。合同签订后，被告一直存在施工拖拉不到位，不按承诺给原告的施工合同计划和时间安排相应的工作，直到春节前合同竣工日期时，在原告的数次跟催下，也仅仅完全了基础的水电和客厅部分的瓷砖铺设和石膏线的部份工作。与此同时找各种各样的理由，获取原告的理解和信任，直到疫情控制可以进场施工时，被告又多次从原告方支取费用人民币￥34000.00元（叁万肆仟元整），总计支取总工程款人民币￥86000.00元整（捌万陆仟元整）。年后因为疫情，直到四月下旬小区才开始开放，多次被告还是同样的各种路数拖延不安排工作施工。在原告的数次跟催下，又一次向原告提出延期申请，延期最迟于5月15号完工，如不能完工，超期一天每天按标的总额的百分之一做出赔偿。期间在再次获取原告的理解和信任后，还是完全没有按延期协议上的要求施工，基本上是完全没有任何施工。因为原告平时生活工作在阳朔，所以没办法天天现场跟进。原告于5月12号去现场看到的场景完全和延期协议上不符，根本没有达到协商内容之要求。此时被告又一次向原告方提出延期，并给出了具体每天的施工内容环节和再次延期的赔偿协议。计划于5月25日交房，如不能如期交房，每天按标的总价的百分之三进行赔付。直到5月19号，原告又一次去看现场，现场还是基本保持原有样子，此时被告又一次出具补充协议，如果5月24号无法按时完工，出具两套解决方案：1被告无条件离场，由原告另行安排第三方装饰公司按原合同内容进行接下来的工作，所有的费用由被告承担，同时原告保留由此带来的延期损失索赔之权利。2如果被告还想接着进行下面的工程施工，除了保质保量完成装修工作外，需就按之前签订的赔付协议执行进行赔付！25号原告又一次到达现场，被告龚xx也仅仅是安排了整体的涂刷腻子的工作，仅仅这道工序按计划三天的工作量，被告却用了一周的时间方才完成！直到这次延期协议25号收房时，装修还是没有任何进展。此时被告龚xx又一次找原告进行协商。本着尽快把房子保质保量的装修好的初衷，原告方不得不又一次选择相信被告！双方再次于6月2日约定：三天时间内，被告要完成整体瓷砖的收尾工作，房间的防潮施工，复合地板的铺设和整体房间瓷砖的美缝工作，同时现场制作家具的原材料必须进场。如果无法安排施工，被告无条件退场，并退还原告已交付给被告的所有工程款，并连带负起由此带给原告的所有损失！原告于6月6日又一次到达现场验收，完全没有什么进展，也仅仅是三个房间进行了防潮的地面刷漆工作。原告在前一天已经和被告约定6日上午十时进行现场验收，被告方直到十二点半方到现场！此时原告方才明白，被告是通过各种套路骗取原告信任后从而获取款项，却屡次不按要求进行施工！此时原告拨打了110进行了报警，报警平台接警后安排辖区庙岭派出所民警进行了出警，随后双方被传唤至派出所进行笔录！到达派出所后民警也在尽力协助双方进行协调，协议为被告龚xx5天内退还原告人民币￥30000.00元整（叁万元整），余下的￥56000.00元（伍万陆仟元整）于6月20号之前退完给原告。与此同时，当时原告承诺原告方寻找的下一家装饰公司给出余下工作量的预算报价，可三方进行会晤，被告可以对第三方的每一项报价进行核算，觉得不合理可以代表原告与第三方协商！原告于6月8日拿到第三方预算报价，并约好三方进行会面，此时被告完全推翻了之前所有的承诺。后经查证：装修最基础的复合地板在签订合同时，双方已经去过建材市场确定的材料，而被告压根都没有预订，更不用说之前合同约定的房间及洗手间的门及橱柜！所以被告自始始终都完全是在欺骗原告，性质恶劣！鉴于以上种种行为，特对被告提起诉讼，保护自身合法权益！原告于2020年6月15日，针对龚xx合同完全不按合同内容做事，只收钱而不办事的相关情况向临桂区人民法院提起诉讼，法院窗口受理了原告的诉讼请求！临桂区人民法院诉调对接中心邓欣荣女士于2020年7月6日对原被告进行了庭前调解。本着最终把房子装修好的初衷，在几方的见证下，原告马xx与被告龚xx签订了另一份协议书，重新给龚xx45天的工期，被告保质保量按原合同完成房屋的装修工程，并对质量及材料负责，原告可以再给其最后一次机会！如果不能如期（2020年8月21日）完工，需退还全部工程款，并要承担原告方相应的各种损失！如能完工，原告方既往不咎，所有的东西按原合同执行即可！在45天工期间被告又两次给原告出具具体的施工安排周期，被告于7月9日只对铺设木地板前期地面进行了防潮刷漆作业。期间还是各种画饼糊弄原告，承诺各种工序都在有条不紊的进行着！事实上被告龚xx连最基本的原材料都没有预订，所以更不用说实质性的施工进展！巧妇还难为无米之炊，最基本的原材料都没有预订，所以想施工进展更无从谈起!原告已经做到仁至义尽，给被告太多次弥补过错的机会，但被告龚xx自始至终都是各种谎言各种伎俩在支取自己的诚信。特别是经过法院的庭前调理后自己答应的承诺，被告龚xx自己把自己的诚信再一次华丽丽的撤向了缥缈的空气中，直至蒸发至无影无踪！被告龚xx的背信弃义，无视自身做人最基本的承诺诚信及对法律文书的藐视，直接造成原告的被动和损失！首先是原告自己辛辛苦苦商业贷款购置的房屋无法入住，而且孩子无法在房屋所在地就读，新房所购置的大件家电寄存于别人仓库，还有大件的家具去年双十一的订单，还有窗帘灯具等各种软硬装由于被告的原因直到现在都无法让厂家生产或发货而导致厂家各种抱怨甚至取消预订！鉴于被告无视法律，无视他人，给他们造成巨大的经济损失和精神伤害，特向临桂区人民法院提起诉讼，以维护自身的合法权益。 原告为证明其诉讼请求向本院提供证据如下：室内装饰施工合同，2、工程预算表加主材单，3、收条收据，4、延期协议5份，5、协议书，6、工期安排表，7、装修钥匙。 被告龚xx、云南xx集团南宁xx装饰工程有限公司桂林分公司未作答辩，也未出庭参加诉讼，没有向本院提供证据。 根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，当事人有答辩、举证及对对方当事人提交的证据进行质证的权利，本案被告经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，视为其已放弃答辩、举证和质证的权利。本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，原告提供的证据符合《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，本院对原告提交的证据的真实性予以确认并作为查明案件事实的依据。 根据当事人陈述和经过审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年10月21日，原告马xx与被告龚xx双方经过沟通协商并初步达成原告位于临桂区xx雅居7-2-701房屋交于被告装修之意向，并向被告支付了装修意向金2000元。2019年10月29日，双方签订《室内装饰施工合同》，合同约定，总价为107000元，合同期为三个月。当天原告支付装修费用50000元。后期因为添加了美缝及地砖上墙需要特别胶水的额外项目，经双方协商，原告另外支付被告额外费用3500元，整个标的总价为110500元。 在装修过程中双方发生争议，原告曾经向本院申请诉请调解，双方达成协议：房屋继续由被告装修，工期45天，至2020年8月21日止，如不能如期交房，被告无条件退还全部收取工程款，并承担由此带来的损失。被告进行施工完成了客厅、餐厅、厨房的瓷砖，客厅吊顶、刮腻子、水电。卫生间防水一个卫生间贴墙、地砖等工程，双方对工程量曾经协商，被告认为已经完成了7万元左右，原告认为完成一半的工程量。工期逾期后被告至今没有施工。 同时查明，原告与被告协商在被告云南xx集团南宁xx装饰工程有限公司桂林分公司附近，其与被告龚xx签订协议是在原告工地，发生纠纷前后，原告从来没有找过被告云南xx集团南宁xx装饰工程有限公司桂林分公司。 本院认为，民事法律行为是公民或者法人设立、变更终止民事权利和民事义务的合法行为。当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。依法成立的合同，自成立时生效。2019年10月29日，原告与被告龚xx签订《室内装饰施工合同》，是合同当事人真实意思表示、合法有效。事后发生争议，又达成了协议，合同当事人应当依约履行各自义务。被告龚xx违背诚实信用原则，没有依法在合同约定的时间和再次承诺的时间内履行自己的义务，不能按照合同约定期限向原告交付约定的工程，构成违约，应当承担违约责任。当事人一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任，原告起诉要求被告按约定退还已收款项的违约责任，理由正当，依法予以支持；但是，被告龚xx至少完成了一半的工程量，其价款对应55000元，按合同原告应当支付这部分价款，被告承诺全部退回，其实际是承担了至少55000元的违约责任，原告虽然可能存在其他部分损失，但是没有提供证据证明损失是多少，而计算一些巨大误工也没有依据，并不符合规定，被告承担的全额退款的违约责任足以弥补原告的其他损失，因此，原告再要求赔偿其他损失，缺乏依据，依法不予支持。原告是与被告龚xx签订合同，款项也是支付给龚xx，发生争议后也出来没有找过云南xx集团南宁xx装饰工程有限公司桂林分公司，原告要求其承担连带责任，缺乏事实依据和法律根据，本院依法不予采信。两被告经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，视为其已放弃答辩、举证和质证的权利，对其造成的法律后果，由其自行承当。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十三条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告龚xx返还86000元给原告马xx； 二、驳回原告马xx的其他诉讼请求。 上述义务，义务人应在本判决生效后十日内履行完毕，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院申请执行。 案件受理费4598元，由被告龚xx负担1798元，由原告马xx负担2800元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时预交上诉案件受理费4598元（收款单位：桂林市中级人民法院，帐号：20×××16，开户行：农行桂林高新支行），上诉于桂林市中级人民法院。递交上诉状后七天内未预交上诉费的，按自动撤回上诉处理，本判决即发生法律效力。 审 判 长  秦国斌 人民陪审员  王顺有 人民陪审员  唐初花 二〇二〇年十月二十日 书 记 员  黄元波