四川省三台县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0722民初1694号 原告：天一（河南）消防工程有限公司绵阳分公司。住所地：绵阳市涪城区城郊乡圣水社区居民委员会门面。 负责人：张亮，该分公司总经理。 委托诉讼代理人：黄建平，男，1964年2月24日出生，汉族，住成都市成华区。 委托诉讼代理人：杨**斌，三台县富顺法律服务所法律工作者（特别授权）。 被告：四川英士伦房地产开发有限公司。住所地：三台县潼川镇正北街银河商场**。 法定代表人：黄晓东，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：谢宝刚，男，1965年9月20日出生，汉族，住三台县。 委托诉讼代理人：曾均成，三台县潼川法律服务所法律工作者（特别授权）。 原告天一（河南）消防工程有限公司绵阳分公司（以下简称天一消防公司）与被告四川英士伦房地产开发有限公司（以下简称英士伦房产公司）消防工程施工合同纠纷一案，本院于2019年5月7日受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。后因案情复杂，本院裁定本案转为普通程序审理。原告天一消防公司的委托诉讼代理人黄建平、杨**斌及被告英士房产公司的委托诉讼代理人谢宝刚、曾均成到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告天一消防公司向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告英士伦房产公司支付原告工程款810383.40元；2.依法判决被告按约定支付违约金127511.5元；3.依法判令被告承担未按约定返还保证金的资金利息（利息以162519.70元为基数，从2019年1月27日按中国人民银行同期同档贷款利率计算至被告实际付款之日止）。三项请求合计金额937894.90元。事实与理由：2014年11月5日，原告天一消防公司与被告英士伦房产公司签订《消防工程施工合同》1份，约定被告将三台县潼川镇东街中段“东方时代广场”项目一期消防安装工程发包给原告完成，包干总价为3800000元，并详细约定了承包方式、工程质量、验收、交付、付款及违约等事项。合同签订后，原告按约进行施工，于2017年1月完成整个案涉工程，并于同月26日交付被告使用。2017年8月6日，原告将总包以外的工程签证决算书（金额500426元）提交被告，被告一直不予理睬，亦不与原告对案涉工程款进行结算。2017年12月26日，原告向被告发送《关于催付消防工程款的函》，要求被告按合同约定支付合同总价95%的工程款3610000元，除已支付的244万元（含委托付张亮的防排烟款20万元），被告还应当支付工程款1170000元。至2018年2月11日止，被告仅向原告支付工程款2440000元，至目前为止仍有810383.40元未付。原告多次催收无果，为维护其合法权益，特提起诉讼。诉讼中，原告将第1项请求的工程款金额变更为1010383.40元，将第3项请求中的利息计算基数变更为212519.17元，从2019年1月27日起至同年8月20日止，按中国人民银行同期同档贷款利率计算为5840.74元，2019年8月21日起至付清款之日止的利息，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。 被告英士伦房产公司辩称，对原告提供的《消防工程施工合同》的真实性无异议。但认为原告主体不适格，应当由天一（河南）消防工程有限公司主张权利。合同约定的包干价380万元，其中100万的工程不是原告实施完成。因此，合同包干价实际为280万元。按合同约定的付款方式和付款时间，截至2017年1月27日，被告支付的工程款应当达到合同的总价款95%，余下5%作为质保金，扣除被告已支付给原告的工程款244万元，欠付工程款36万元，再扣减工程总价款的5%的保证金14万元，实际被告欠付22万元。对违约金的计算，按合同约定从逾期之日起，按应付而未付的工程款每日万分之五计算，累计不得超过合同总价的3%即84000元。另外，由于防排烟系统工程系原告转包第三方完成，受原告的委托，被告已向第三方支付工程款80万元。由于原告未与承包该工程的劳务公司就劳务费达成一致意见，县住建局要求被告暂缓支付工程款，被告并无违约行为，即使被告有违约行为，原告的主张也只能部分成立，故对原告的诉讼请求应予驳回。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认为如下：原、被告双方签订的消防工程施工合同包干价380万元的构成：消防报警系统安装工程1943834元，幼儿园消防、应急照明系统28483.57元，电气火灾漏电报警系该89512.46元，气体灭火安装工程107796.10元，防排烟通气安装工程1630374元。由于原、被告双方对合同外的增加工程量及其价款和合同内的原告委托第三方所做的防排烟系统工程因设计变更减少的工程价款不能达成一致意见，本院于2020年8月19日委托四川中衡安信工程管理有限公司分别对其进行了鉴定。该公司于2020年10月21日出具鉴定意见书，鉴定结果为合同外增加工程量的造价323008.07元，合同内防排烟系统工程设计变更后的工程价款1203659.46元。应原告的申请，该公司鉴定人员出庭接受了原、被告双方就鉴定事项、鉴定经过等提出的问询，并作了口头解释。该鉴定报告鉴定程序合法，结果客观公正，本院予以采纳。对被告是否存在违约的事实，合同第13.1条约定：甲方（被告）因自身原因不能按时付款的，每逾期一天，甲方须向乙方（原告）支付应付而未付款的万分之五的违约金，但累计违约金总额不得超过合同总价的3%。被告未提供证据证明未按约定时间付款是因归责于原告的原因造成的，其未按约定支付工程款属违约行为。 本院认为，原告天一消防公司与被告英士伦房产公司签订的《东方时代广场项目一期消防工程》合同主体适格，内容合法，意思表示真实，该合同合法有效。双方均应严格按合同约定履行，被告未按约定履行义务属违约行为，应当承担相应的违约责任。对被告英士伦公司应当支付的工程款，由于合同内防排烟系统工程设计变更后的工程款较合同约定的单位工程款减少426714.54元（1630374元-1203659.46元），故该款应从合同总价380万元中扣减，加上合同外增加工程量的价款323008.07元，被告应当支付工程款3696293.53元，扣减被告已支付的3240000元，被告还应当支付工程款456293.53元。因原告所做工程已经过竣工验收合格，现质保期已届满，对被告要求继续扣留质保金的理由不予支持。对原告主张的违约金127511.50元，由于从2017年1月27日起按欠付金额22万元以每日万分之五计算累计超过以合同总价款3%计算的违约金84000元，被告辩称的理由成立，其应当承担违约金84000元，原告主张的其余部分违约金无事实依据，本院不予支持。原告主张的未按约定期限返还质量保证金的资金占用利息的请求符合法律规定，本院予以支持。在合同履行中，由于存在设计变更而导致工程量及部分工程价款发生变化，双方均未严格按相关建筑规范履行手续，由此造成对有争议的工程价款进行鉴定，对此双方均有责任。 综上所述，原告的诉讼请求证据充分，事实清楚，对其合理部份本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、第一百六十三条的规定，判决如下： 一、由四川英士伦房地产开发有限公司向天一（河南）消防工程有限公司绵阳分公司支付所欠工程款456293.53元； 二、由四川英士伦房地产开发有限公司向天一（河南）消防工程有限公司绵阳分公司支付质保金212519.17元的利息（2019年1月27日起至2019年8月20日期间的利息，按中国人民银行规定的同期同档贷款利率计算，2019年8月21日起至付清款之日止的利息，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）； 三、由四川英士伦房地产开发有限公司向天一（河南）消防工程有限公司绵阳分公司支付违约金84000元； 四、以上一、二、三项给付款项限本判决发生法律效力之日起五日内付清； 五、驳回天一（河南）消防工程有限公司绵阳分公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理13179元，财产保全费5000元，鉴定费76708元（原告已交纳18015元，被告已交纳58693），合计94887元，由天一（河南）消防工程有限公司绵阳分公司负担37955元，四川英士伦房地产开发有限公司负担56932元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省绵阳市中级人民法院。 审 判 长  刘兆博 审 判 员  许亚州 人民陪审员  赵碧琼 二〇二〇年十月三十日 书 记 员  吴佳虹