四川省成都市龙泉驿区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川0112民初5799号 原告：昆明有色冶金设计研究院股份公司，住所地云南省昆明市东风东路**。 法定代表人：万多稳，经理。 委托诉讼代理人：雷荣生，云南弘瑞律师事务所律师。 被告：立邦涂料（昆明）有限公司，，住所地云南省昆明市富民县富民工业园区哨箐机械加工园 法定代表人：钟中林，董事长。 委托诉讼代理人：赵沛霖，重庆达美律师事务所律师。 委托诉讼代理人：余丽娜，重庆达美律师事务所律师。 原告昆明有色冶金设计研究院股份公司（以下简称冶金设计院）与被告立邦涂料（昆明）有限公司（以下简称立邦涂料公司）建设工程设计合同纠纷一案，本院于2020年9月7日立案后，依法适用简易程序于2020年10月21日公开开庭审理。冶金设计院的委托诉讼代理人雷荣生，立邦涂料公司的委托诉讼代理人赵沛霖、余丽娜到庭参加诉讼。本案现已依法审理终结。 冶金设计院向本院提出诉讼请求：1.立邦涂料公司返还履约保证金10万元以及从2017年11月1日起按每日千分之二的标准支付逾期付款违约金至付清时止；2.立邦涂料公司支付设计费20万元以及从2017年10月25日起按每日千分之二的标准支付逾期付款违约金至付清时止；3.立邦涂料公司承担本案诉讼费用。事实和理由：2016年8月16日，双方签订《工程项目设计合同》（以下简称设计合同），约定立邦涂料公司将“年产9.85万吨水性涂料及腻子粉技术改造总体（方案设计、初步设计、施工图设计）项目”（以下简称案涉项目）发包给冶金设计院负责，总设计费100万元，重大设计变更人工费为1500元/人/日。设计合同签订后，冶金设计院于2016年7月支付10万元履约保证金。设计成果于2017年10月24日送达立邦涂料公司，于2017年10月26日经审查合格。至今，冶金设计院仅收到80万元，尚欠20万元设计费，履约保证金10万元亦未退还。立邦涂料公司现严重违约，针对上述未付款项，冶金设计院为维护合法权益，特提起诉讼。 立邦涂料公司辩称：1.冶金设计院已完成的工作具有重大瑕疵，且合同约定的义务未履行完毕。根据设计合同第7.1条的约定，立邦涂料公司应在收到符合合同约定和法律规定的施工图纸后7日内返还保证金，故保证金退还条件不成就。立邦涂料公司至今仅收到电子版本的施工图，冶金设计院应当清楚仅有电子版的施工图是无法进行施工的，且冶金设计院完成的工作也不符合《云南省建设工程勘探条例》第27条的要求，除提供符合合同约定的图纸外，冶金设计院还应提供后续服务，该服务是设计合同的计价部分，其并未完成合同义务。2.设计合同对违约金的约定过高，请求依法予以调低。3.立邦涂料公司已支付的设计费与冶金设计院已完成的工作量一致，也符合设计合同约定据实结算的约定，对剩余部分工作，因双方未完成结算，故剩余设计费还未确定。4.现案涉项目已完工，客观上不需要冶金设计院提供后续服务，图纸也不可能继续使用。据此，请求驳回冶金设计院的诉讼请求。 本院经审理认定事实如下：2016年7月5日，冶金设计院就案涉项目向立邦涂料公司交纳投标保证金10万元。 2016年8月16日，立邦涂料公司（发包人）与冶金设计院（设计人）签订《工程项目设计合同》，约定将“年产9.85万吨水性涂料及腻子粉技术改造项目”发包给冶金设计院进行设计。该合同第三条约定：（3.3.1）设计人负责提供本项目工程工厂界区内的工程设计，包括：（1）方案设计；（2）初步设计（含初设概算）；（3）施工图设计；（4）配合现场施工，参与有关工程质量验收和工程会议及其他各类评审会议，设计院根据工程进度需要派人员驻施工现场，及时与发包方协调设计、施工问题，高效完成施工图的修改和签证；（5）涉及内容汇总包括有工厂鸟瞰图，综合楼以及生产车间外立面的效果图、绿化景观布置效果图、大门正面效果图。第五条约定（设计人向发包人交付的设计文件、份数及时间、、地点：效果图1套；初步设计图纸8套和施工图12套（方案确认且具备施工图设计条件后100个日历天内，提供施工图和初步设计图纸，施工图应含操作手册、安全手册）；电子版本AutoCAD格式施工图1套（根据项目进度需要，随施工图涉及文件一并分阶段提供）。第六条约定（费用）：本合同的总设计费为100万元，重大设计变更人工费为1500元/人/日……重大设计变更包括：建筑物增加、工艺重大变更、荷载重大变化等。第七条（支付方式）：设计人投标保证金10万元自动转为履约保证金，发包人须于施工图提交后7个日历天内返还；施工图完成并通过审核后7个日历天内发包人支付设计人设计费总额的40%，计40万元；竣工验收后7个日历天内发包人支付设计人设计费总额的20%，计20万元。第八条（双方责任）：在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同……设计人已开始设计工作的，发包人按设计人实际完成的工作量支付设计费用；发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人员提交设计的时间顺延；逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人；发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。 2017年2月25日，冶金设计院案涉项目的初步设计方案进行专家评审，评审意见为：一、原则同意初步设计方案通过评审；二、按照建筑、结构、电气、给排水、造价等专业的专家评审意见进行修改后报行政主管部门备案、审批。2017年7月7日，案涉项目设计方案进行专家审查，审查意见为：满足相关编制要求和技术规范要求；同意该建设项目安全设施设计总体结论，通过审查；并提出部分修改意见。 2017年10月24日，冶金设计院通过电子邮件向立邦涂料公司发送经审查过的设计图纸。 2017年10月26日，案涉项目的设计文件获得《房屋建筑和市政基础设施工程设计文件施工图审查合格书》。 另查明，立邦涂料公司分别于2016年9月20日、2016年11月10日、2018年1月9日向冶金设计院支付10万元、30万元、40万元，以上共计80万元。 上述事实有《工程项目设计合同》、《房屋建筑和市政基础设施工程设计文件施工图审查合格书》、电子邮件、付款凭证等证据在案佐证，本院予以确认。 本院认为：一、当事人之间所签订的《工程项目设计合同》，不违反效力性强制性规范，对当事人具有法律约束力，当事人各方应按照合同约定履行各自合同义务。二、冶金设计院诉请返还保证金10万元及给付违约金。本院认为，当事人在合同中第七条约定“发包人须于施工图提交后7个日历天内返还”，而在该合同第五条约定交付的“施工图”12套，而从本案来看，冶金设计院仅通过电子邮件方式提交相关设计，该种交付方式并不能直接等同于“施工图的交付”，鉴于本案中立邦涂料公司到庭陈述设计合同不会再继续履行，该合同已事实上终止，基于此，本院依据诚实信用原则对返还保证金10万元予以支持。对于保证金违约金给付的诉请，本院不予支持。三、关于设计费的给付问题。本院认为，冶金设计院提交的证据显示，相关设计文件于2017年10月26日获得《房屋建筑和市政基础设施工程设计文件施工图审查合格书》，冶金设计院已完成设计合同的主要义务。但从合同约定来看，冶金设计院的相关合同义务还包括“根据工程进度需要派人员驻施工现场，及时与发包方协调设计、施工问题，高效完成施工图的修改和签证”等义务，因合同未继续履行，冶金设计院相应的减少相关开支，从损益相抵原则，对该部分费用不应作为违约损失要求立邦涂料公司承担，同时本案中也存在冶金设计院未按合同约定方式交付设计成果的问题，综合上述，本院确认立邦涂料公司应向冶金设计院给付设计费10万元及给付违约金2万元。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十八条，《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二之规定，判决如下： 一、被告立邦涂料（昆明）有限公司于本判决生效之日起十日内向原告昆明有色冶金设计研究院股份公司返还履约保证金10万元，给付剩余设计费10万元及违约金2万元，以上共计22万元； 二、驳回原告昆明有色冶金设计研究院股份公司的其他诉讼请求。 如未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。 本案案件受理费2900元，由被告立邦涂料（昆明）有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 审判员  黄承军 二〇二〇年十月二十九日 书记员  杨 帆