湖南省株洲市芦淞区人民法院民 事 判 决 书（2020）湘0203民初4348号原告：高朋，男，1951年7月20日出生，汉族，住湖南省株洲市芦淞区。被告：易平，男，1969年5月9日出生，汉族，住湖南省株洲市天元区。原告高朋诉被告易平合同纠纷一案，本院于2020年8月14日立案后，依法适用简易程序，于2020年10月13日公开开庭进行了审理。原、被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告高朋向本院提出诉讼请求（明确后）：一、判令被告向原告赔偿损失：1、未按时完工导致影响案涉建筑一到三楼出租每个月损失2000元，从2019年12月31日计算到2020年6月29日共计12000元；2、装修场地原来的货物寄存到他处花费5000元；3、原告妻子为配合装修产生的误工费3000元（150元/天）；4、因被告违约，原告为处理后续事宜产生的误工费6000元；二、判令被告退还给原告2万元材料预付款；三、判令被告按50元/天的标准从2020年1月1日开始向原告支付滞纳金，计算至2020年6月29日并扣除两个月疫情期间暂为6000元，要求支付至实际判决之日止。以上三项共计52000元，扣除原告认可被告为装修已经实际开销4400元，被告还应向原告支付47600元。事实和理由：原、被告就原告180平方米的小超市签订《房屋室内装修协议》，约定了工程项目、工期、付款方式等，原告依约向被告支付了首付材料款2万元，但被告没有按照约定购买瓷砖，并停工失联，系违约行为，应承担违约责任，故原告向本院起诉。被告易平辩称：1、原告支付的2万元预付款已经实际投入到装修中，不应退还；2、因为原告加建厕所及停水停电导致工程停工，且原告不继续付款，被告无法再继续施工，被告不需要向原告支付滞纳金；3、原告没有实际损失，原告自己搬走的东西与被告没有关系。原告高朋提交了装修协议、付款收据、造价清单、原、被告微信聊天记录、现场照片6张、原告与“殷工妹妹”微信聊天记录等证据，被告提交了票据6张、结算表等证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对于无争议的证据，本院依法认定并在卷佐证，对于有争议的证据认证如下：原告提交的装修协议、现场照片及两组微信聊天记录，经被告质证对真实性无异议，对证明目的有异议，本院依法对真实性予以采信，对证明目的结合全案综合予以认定；原告提交的造价清单，经被告质证有异议，经查，该清单为原告单方制作的费用预算清单，没有经过被告认可，且案涉装修工程的预算造价与本案诉争事实没有直接关联，故本院不予采信；被告提交的票据6张，经原告质证均有异议，经查，该组票据全部为手写收据或收条，不属于具有法律效力的发票，且书写人身份不详亦没有到庭作证，本院无法核实真实性，故对该组票据均不予采信；被告提交的结算表，拟证明被告为原告进行装修花费的明细金额，虽然系被告单方制作且没有与之匹配的有效凭证，不符合证据要求，但原告认可其中4400元金额，故本院对原告自认部分予以采信，对其余部分不予采信。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年10月29日，原告高朋作为甲方，被告易平作为乙方签订一份《房屋室内装修协议》，约定：1、甲方就位于芦淞区××路××号楼××层室内平面和楼梯贴地砖、更换所有窗户、墙面仿瓷及水电维持现状等装饰项目委托乙方进行装修，采取包工包料的形式，工程总价款为55000元；2、工期60天，从2019年10月底至2019年12月底，如不能按期完工，每天处罚50元，但若因甲方原因，如延迟付款、停水停电造成工期延误，竣工日期顺延；3、签订协议当日，甲方支付乙方材料款2万元（其中主要用于约180平方米瓷砖6000元、水泥河沙等材料约4000元、窗户定制4000元、其它开支6000元）；泥工工程基本完成，窗户已初步安装，已经做完第一遍仿瓷，甲方再支付2万元；最后完工后，经甲方验收符合双方要求，两天内将余款付清；4、鉴于甲方资金受限，暂时无法确定每间房加建厕所，装修过程中，如果甲方决定每间房加建厕所，乙方应积极配合甲方人员施工。合同签订后，原告支付了2万元材料款，被告进场施工，但至今未完工，双方对于停工原因产生争议，遂引发本案纠纷。另查明：1、原告述称在被告装修过程中找了其他人欲加装厕所，但未影响被告施工；2、被告述称收取原告2万元后没有购买瓷砖，泥工工程和第一遍仿瓷至今没有完成。本院认为，本案系装饰装修合同纠纷，本案的争议焦点为被告是否违约，如违约，责任如何承担。经查，原、被告签订的装饰装修合同系双方真实意思表示，内容合法有效，双方均应遵照履行。合同明确约定原告在合同签订时向被告支付2万元材料款用于购买瓷砖、水泥河沙、窗户定制等，原告依约向被告支付了2万元，但被告并未用于购买瓷砖，现被告主张2万元已全部投入施工，但其既没有提交有效证据予以证明，其主张的开支项目也不符合合同约定，此系被告违约。后被告也未在约定的12月底完工，其主张是因为原告不再继续付款，但依照合同约定，原告第二次付款的前提是被告完成泥工工程和第一遍仿瓷，而被告没有完成，原告不继续付款符合合同约定，被告以此为由不继续施工则属于违约行为；被告还辩称原告加装厕所影响其施工，但合同明确约定了原告如加装厕所，被告应当配合原告施工。被告主张的上述情况均不是阻却其违约事实成立的合法事由，本院对其辩解不予采纳。被告还主张原告存在停水停电情况，但就此没有提交任何证据，本院对该辩解亦不予采纳。综上，被告未将原告预付款用于约定用途，亦未能按期完工，系违约行为，应承担违约责任。关于责任的具体承担，因原、被告一致表示不愿再继续履行合同，合同目的已不能实现，合同权利义务应予终止，被告应将收取原告的预付的材料款退还给原告，虽然被告辩称2万元已经全部实际投入施工，但没有提交有效证据予以证明，应自行承担举证不利的后果，在扣除原告认可的开支4400元后，被告还应退还原告材料款15600元。关于滞纳金，合同约定如被告未能按期完工，应按50元/天的标准计付滞纳金，现原告主张自2020年1月1日计算至判决之日（扣除疫情期间两个月），对此本院认为，原告在诉状已表明不再继续履行合同的意愿，即在当时原告就已经确定案涉装修工程已不可能再由被告完工，此后原告再要求继续计算滞纳金显然有违滞纳金的约定目的，且不符合公平原则，故本院仅支持被告支付2020年1月1日至原告起诉之日（2020年8月14日）的滞纳金，经核算，被告应向原告支付滞纳金8300元[50元/天×（226天-60天）]。原告还主张被告赔偿租金损失、货物存放费用、误工费等损失，但就损失的实际发生没有提交任何证据，故本院对该诉请不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第九十一条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、限被告易平于本判决生效之日起十日内向原告高朋退还预付材料15600元；二、限被告易平于本判决生效之日起十日内向原告高朋支付滞纳金8300元；三、驳回原告高朋的其他诉请请求。如未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费1490元，减半收取745元，由被告易平负担484元，由原告高朋负担261元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省株洲市中级人民法院。提起上诉的，应在递交上诉状后七日内，按本判决确定的诉讼费向株洲市中级人民法院交纳上诉费。现金交纳的，直接向华融湘江银行驻株洲市中级人民法院收费点缴纳；汇款或转账的，开户行：华融湘江银行长沙分行营业部，收款单位：湖南省财政厅国库处非税收入汇款结算户，账号：8101********。逾期未缴纳的，将承担按自动撤回上诉处理的后果。审判员  李叶舟二〇二〇年十月十五日法官助理陈飞书记员杨华附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第九十一条有下列情形之一的，合同的权利义务终止：（一）债务已经按照约定履行；（二）合同解除；（三）债务相互抵销；（四）债务人依法将标的物提存；（五）债权人免除债务；（六）债权债务同归于一人；（七）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。