宁夏回族自治区固原市原州区人民法院民事判决书（2020）宁0402民初5646号原告：宁夏国威工程有限公司。法定代表人：贺卫玲，系该公司总经理。委托诉讼代理人：张爱国，宁夏学仕律师事务所律师。代理权限为特别授权。委托诉讼代理人：贺卫国，男，1975年4月7日出生，汉族，住宁夏固原市。系该公司职员。代理权限为特别授权。被告：固原经济开发区金潮锅炉安装有限公司。法定代表人：胡有国，系该公司经理。委托诉讼代理人：李国江，宁夏顺悦律师事务所律师。代理权限为特别授权。原告宁夏国威工程有限公司（以下简称国威工程公司）与被告固原经济开发区金潮锅炉安装有限公司（以下简称金潮锅炉安装公司）合同纠纷一案，本院于2020年7月15日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告国威工程公司的委托诉讼代理人贺卫国、被告金潮锅炉安装公司的委托诉讼代理人李国江到庭参加诉讼。本案现已审理终结。国威工程公司向本院提出诉讼请求：1.判令解除原、被告签订的《燃气锅炉购销及设备安装合同》；2.判令被告返还原告已支付的10万元工程款并支付违约金69000.00元（违约金按照总价款的30%计算）；3.判令被告支付锅炉拆除给原告和第三人带来的一切经济损失和补偿，具体金额以评估和实际发生金额为准；4.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：原、被告于2017年9月6日签订了《燃气锅炉购销及设备安装合同》，约定：原告在被告处购买锅炉等相关安装设备（详见购货清单），由被告负责安装并申请相关部门验收合格后交付原告使用；安装时间为2017年11月5日至2017年11月15日，工期10天；总价款为23万元；付款方式为自合同签订后支付预付款3万元，提货前支付购置款7万元，工程竣工使用合格后再支付8万元，余款5万元在2017年12月31日前全部付清。合同签订后，原告依约履行了自己的各项义务，但被告由于自身无承接项目和施工能力，并未按时向原告提供合同约定的各项设备以及安装工作，以各种理由推诿不履行合同，在原告的再三催促下于2020年4月10日才向原告提供设备并进行了安装。在长达2个月的安装过程中，被告不仅设备无法按时到位，且存在施工技术人员和施工工人短缺。安装结束原告依约进行查验时发现被告并未按照双方合同约定进行安装：合同签订时被告向原告提供的设备清单传真上载明第三项设备为立式不锈钢给水泵4台，但被告在实际安装时在未取得原告同意的情况下将立式不锈钢给水泵换成了卧室给水泵且该设备严重漏水无法修复，造成原告停产和锅炉房基础塌陷；合同约定的锅炉燃烧机头是德国德威牌，现锅炉擅自更换的燃烧机头不知是什么品牌并且燃烧气量高于其他产品生产成本达三分之一；本该由被告配套的水箱被告并未提供而是擅自使用原告的水箱；对原告的锅炉供暖设施不予接通并将暖通设备遗失等。由于被告以上违约行为，致使原告应从2017年11月15日就能投入泡沫板生产和办公楼供暖的锅炉至今无法运行。现原告将锅炉使用承包给第三人用于保温板生产，由于被告安装的锅炉设备质量问题至今没有通过相关部门的验收致使无法使用，造成十二名工人停工长达一个月多的巨大损失，被告私自更换合同约定的主要设备进行安装属于根本违约行为，并给原告带来了严重的经济损失。故原告提起诉讼。金潮锅炉安装公司辩称，1.本案合同迟延履行的原因。2017年9月6日，原、被告签订了《燃气锅炉购销及设备安装合同》，约定锅炉安装时间为2017年11月5日至2017年11月15日。合同签订后，被告按照约定订购了锅炉并联系原告进行安装，但原告的实际负责人贺卫国以天气下雪和公司暂不急用为由将安装事宜推到了过年后，后又以安装锅炉的新位置未确定且因天气冷、土建工程不便实施让被告等通知，之后被告又联系不到贺卫国导致锅炉一直未能安装。至2020年3月，原告将其泡沫板业务承包给他人，贺卫国联系被告安装锅炉。因原告不能向固原市市场监督管理局提供改造锅炉的环评等资料，导致固原市市场监督管理局不下发特种设备安装改造维修告知书而无法动工。在被告协调下，2020年5月8日，固原市市场监督管理局下发了特种设备安装改造维修告知书。实际上原、被告于2020年4月17日就已开始动工，4月29日竣工，因原告的资料不全，未能验收。2020年9月3日，在原、被告的配合下，锅炉验收合格。现双方的合同基本履行完毕，迟延履行系原告原因造成，被告无任何过错及违约行为。2.根据合同法规定，原告已丧失提出解除合同的权利。3.有关给水泵的问题。安装过程中，考虑到维修的方便，根据原告的建议和同意将合同的立式不锈钢给水泵换成了卧式给水泵，但在调试过程中，又根据原告的要求更换了原合同约定的给水泵。锅炉燃气机头不存在任何问题，与合同约定的完全一致。4.有关水箱的问题。水箱没有在原、被告合同约定内，责任由原告自行承担。双方当事人依法提交了证据。本院对双方提交的证据认定如下：原告提交的传真1份、《燃气锅炉购销及设备安装合同》1份，来源合法、内容真实、与本案具有关联性，能够证明原、被告签订合同约定原告购买锅炉的种类、价款、安装期限及其他权利义务的事实，予以采信；原告提交的短信聊天记录截屏打印件1份，达不到原告的证明目的，不予采信；原告在庭审中播放了手机录音7段，欲证明被告承认由于自身原因与工人发生矛盾未按照合同约定给原告安装锅炉的事实，因原告未在限定的时间内提交该些录音的光盘，视为原告未提供该证据。被告提交的传真1份、《燃气锅炉购销及设备安装合同》，与原告提供的证据1一致，予以采信；被告提交的锅炉产品合格证明1份、证明1份、特种设备安装改造维修告知书1份、锅炉总体验收记录复印件1份，原告对真实性均无异议，对该组证据的真实性，本院予以确认。本院经审理认定事实如下：2017年9月6日，原、被告签订了《燃气锅炉购销及设备安装合同》，主要约定：原告在被告处购买天然气锅炉主机、与锅炉匹配的冷凝式节能器、燃烧机等设备；被告负责锅炉主机、附属设备的安装，时间自2017年11月5日至2017年11月15日；价款为23万元，合同签订后支付预付款3万元，提货前支付7万元，使用合格后支付8万元，余款5万元在2017年12月31日前付清；双方对其他事项亦作了约定。合同签订后，原告向被告支付了货款10万元。2020年4月12日，被告将涉案锅炉设备向原告进行了交付。2020年5月8日，固原市市场监督管理局作出了《特种设备安装改造维修告知书》，许可涉案锅炉安装。2020年9月3日，经宁夏特种设备检验检测院固原分院对涉案锅炉安装进行验收，出具了“经调试运行一切正常，安装合格”的《锅炉总体验收记录》，原、被告均在该验收记录上盖章签字确认。现原告以被告拖延安装长达三年、在安装过程中未按合同约定进行且因质量、材料、施工工艺问题对其造成直接及间接损失为由要求解除合同、返还已付款并赔偿损失。本院认为，原、被告签订的《燃气锅炉购销及设备安装合同》系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规强制性规定，合法有效。虽原、被告双方未在合同约定的时间内完成锅炉安装，但庭审中原、被告均认可双方已于2020年4月12日对涉案锅炉进行交付并安装，且经宁夏特种设备检验检测院固原分院验收，于2020年9月3日出具了“经调试运行一切正常，安装合格”的验收记录，原告亦在该验收记录上盖章确认，故涉案合同内容已绝大部分履行，现原告以被告拖延安装长达三年且锅炉设备存在质量问题等为由要求解除合同，但原告并未提供证据证明迟延履行合同系被告原因造成，况且在合同约定的安装履行期届满至2020年4月12日双方实际交付时，已长达两年半的时间，原告在此期间并未主张自己的权利且接收了涉案锅炉，现涉案锅炉已经调试安装合格且投入了使用，故原告要求解除合同、返还设备款及要求被告支付因拆除锅炉对其所造成的损失的理由，无事实和法律依据，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第九十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：驳回原告宁夏国威工程有限公司的诉讼请求。案件受理费3680.00元，减半收取计1840.00元，由原告宁夏国威工程有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区固原市中级人民法院。审判员 马文娜 二〇二〇年十月九日书记员 刘 娜附：本案适用的相关法律条文《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。