四川省西昌市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川3401民初2348号 原告（反诉被告）：四川金能电力工程有限公司，住所地四川省成都市。 法定代表人：田秋，公司执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：杜伟，四川科信律师事务所律师，代理权限为一般代理。 委托诉讼代理人：王洪星，四川科信律师事务所律师，代理权限为一般代理。 被告（反诉原告）：四川蜀通建设集团有限责任公司，住所地四川省成都市。 法定代表人：龙恩弟，公司董事长。 委托诉讼代理人：石亚西，四川明炬（攀枝花）律师事务所律师，代理权限为特别授权。 委托诉讼代理人：徐泽，男，现住成都市，系公司员工，代理权限为一般代理。 第三人（反诉第三人）：西昌蜀鑫置业有限公司，住所地四川省凉山彝族自治州西昌市。 法定代表人：何前广，执行董事。 委托诉讼代理人：向登位，四川建投律师事务所律师，代理权限为一般代理。 原告四川金能电力工程有限公司（以下简称为金能公司）与被告四川蜀通建设集团有限责任公司（以下简称为蜀通公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年6月5日立案，依法适用简易程序，于2020年7月1日第一次公开开庭进行审理，原告金能公司委托诉讼代理人杜伟，被告蜀通公司委托诉讼代理人石亚西到庭参加诉讼。后因蜀通公司提起反诉，本院予以受理。诉讼过程中，被告（反诉原告）蜀通公司申请追加第三人西昌蜀鑫置业有限公司（以下简称为蜀鑫公司）参加诉讼，本院予以准许。2020年8月4日本院第二次公开开庭对审理了本案。原告（反诉被告）金能公司委托诉讼代理人杜伟、王洪星，被告蜀通公司委托诉讼代理人石亚西、徐泽，第三人蜀鑫公司委托诉讼代理人向登位到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 金能公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告尚欠工程尾款1820664.66元，并以1820664.66元为基数，按照2%／月的标准承担违约金，自2018年8月1日起计算至款项付清之日止（暂计算至起诉之日违约金为813230.21元，合计2633894.87元）；2.本案诉讼费、保全费用、保费担保费用等均有被告方承担。事实和理由：2015年8月，原告通过招投标方式中标被告位于西昌市延线冶金矿业总部基地项目高低压配电及户表工程项目，双方于2015年9月7日签订《冶金矿业总部基地项目高低压配电及户表工程合同》，合同约定了原告承包范围、合同金额等内容，第14条约定了工程进度款的支付，工程竣工验收合格、结算核对完毕并经过审计后累计支付至经审定的结算价款的95%，留5%的余款作为质量保证金。合同还约定了其他内容，附件一《工程质量保修协议》约定质保期为2年，2年保修期满20天内支付应付工程质量保证金总价的剩余款项。合同签订后，原告按质按量完成了工程承包内容，各方于2016年7月13日完成竣工验收工作，案涉工程竣工结算审查认定金额为40319077.38元，根据约定被告应当支付95%的工程进度款，被告向我方支付质保金的期限也已经到期，但被告仅支付了37717790.02元，尚欠工程进度款及质保金共计2601287.36元。经多次与被告沟通后，原告又承担、分摊了建设单位罚款、总包服务费等费用合计780622.7元，在前述2601287.36元中扣减后，被告尚欠我方工程尾款 1820664.66元，该款项多次催收，被告至今未支付。据此，原告为维护自己的合法权益依法起诉，请求法院判如所请。 蜀通公司辩称，1.原告与被告之间的承发包关系是形式上的关系，真实的承发包关系在原告与蜀鑫公司之间，原被告仅是一种合法的挂靠关系，所以原告应该向蜀鑫公司主张权益。2.本案工程余款的付款条件有3项都尚未成就，（1）分包合同约定结算审计后付款至95%，审计目前还未发生，而原告已经获得的工程款比例是95.48%，所以本案中实际工程款已经超付了。（2）合同约定蜀鑫公司付款给被告后，再由被告付款给原告，而蜀鑫公司给被告付款的比例目前只有90%，这也说明本案工程款已经实际超付了5.48%。（3）本案剩余工程款比例是4.52%而本案的质保金是5%，所以本案的剩余工程款应该就是质保金，按约定原告应获得蜀鑫公司、物管单位对质量的书面确认后才能付款，这个条件应该还没有成就。3.原告主张月息2%的利息既无合同上的依据也无法律上的依据，如果本案工程余款属于到期债务按最高法院的司法解释逾期付款应按银行同期贷款利率计算。4.本案工程原在蜀通公司承包范围之内，之后蜀通公司与蜀鑫公司签订补充协议，蜀鑫公司将本案工程收回，重新组织招标，中标通知书也由蜀鑫公司发出，众所周知招标书是邀约邀请，投标书是邀约，中标书是承诺，按照合同法的规定来，承诺生效之日合同就成立，所以在本案中蜀鑫公司既然发出了中标通知书其与金能公司的合法承包关系就已经成立，蜀通公司之后与金能签订了分包合同仅仅是为了管理的方便，所以这里不存在合同相对性的问题，本案工程蜀通公司没有任何权利在里面，仅收取1%的管理费，这一事实足以说明本案工程就是合法挂靠在蜀通公司名下，工程本身已被蜀鑫公司收回。 蜀鑫公司述称，1.蜀鑫公司将冶金矿业总部基地项目所有工程发包给蜀通公司施工，蜀鑫公司与蜀通公司成立建设工程施工总承包关系，蜀通公司将高低压配电及户表项目分包给金能公司，金能公司是具有相应资质且经过蜀鑫公司同意，蜀通公司与金能公司成立合法有效的建设工程分包合同关系，蜀鑫公司与金能公司不存在合同关系。原告不能突破合同相对性，要求蜀鑫公司承担责任。金能公司与蜀通公司不存在挂靠关系，本案中蜀通公司不具备相应的电力工程施工资质，金能公司具有相应的施工资质，具备施工资质的金能公司不会挂靠不具备施工资质的蜀通公司。2.蜀鑫公司未收回案涉工程，案涉工程由蜀通公司进行专业分包。2013年11月28日蜀鑫公司与蜀通公司签订《冶金矿业总部基地项目一期、二期施工合同补充协议》第一条专业分包第一项“……，该部分项目由发包人确定方案及材料品质后，由承包人进行专业分包，……该部分材料价格由发、承包人双方通过招投标方式确定。”第2项“发包人负责完善方案细化和确定产品技术要求，并最终审核招标控制价和分包合同的专项条款；承包人负责签订分包合同和分包管理。”由此可见，蜀鑫公司和蜀通公司共同招投标的目的有二，其一是蜀鑫公司同意蜀通公司将案涉工程进行专业分包，其二是蜀鑫公司起到监督作用即认质认价。案涉工程施工合同由蜀通公司签订，分包管理由蜀通公司实施，工程款也是由蜀通公司支付，工程结算也是由蜀通公司办理，蜀通公司称仅是配合蜀鑫公司与金能公司签订分包合同，金能公司应向蜀鑫公司主张权益没有事实和法律依据。3.蜀鑫公司严格按照《冶金矿业总部基地（一期）合同》和《冶金矿业总部基地（二期）施工合同》支付工程款，不存在违约行为。即使蜀鑫公司存在未付工程款，依据合同相对性，金能公司也只能向蜀通公司主张权利。 蜀通公司向本院提出反诉请求，1.判令被反诉人支付反诉人逾期竣工违约金800000元；2.由被反诉人承担本案全部诉讼费用。事实和理由：2015年9月7日，经招投标，反诉人和被反诉人签订《冶金矿业总部基地项目高低压配电表及户表工程合同》，约定将冶金矿业总部基地项目高低压配电表及户表工程的深化设计与施工分包给被反诉人。合同第1.3款约定：“本工程的开工日期自乙方收到中标通知书的次日起计算，总工期为150日历天（含完成本工程项目建设范围内涉及深化及图纸审批、及其相应的设计变更的所有工作内容，且必须满足甲方的工期要求）。”合同第10.4.2项和第19.1.3项对逾期竣工违约责任做了相同的约定。第19.1.3项：“若工程未按本合同约定的日期通过竣工（含影响销售的节点工期）验收，每延误一天乙方还需向甲方支付延期违约金 5000.00元，并承担有此引起的给甲方及建设单位所造成的其他一切损失，包括但不限于因乙方原因造成总进度滞后影响到甲方将工程按期交付建设单位的违约损失由乙方承担。”本案工程于2016年7月13日竣工验收，被反诉人的实际工期不少于310天（从2015年9月7日至2016年7月13日），较合同约定工期150天逾期了160天。被反诉人应向反诉人支付80万元违约金。特此反诉，请求法院判如所请。 金能公司针对蜀通公司的反诉辩称，1.蜀通公司在民事反诉状中援引案涉合同，说明蜀通公司认为案涉合同是合法有效的，与其刚才所进行的案涉工程合同中不享有任何权利仅收取1%的管理费相互矛盾，也与其关于双方之间是挂靠关系的主张相互矛盾；2.案涉工程早于2016年竣工验收并办理工程移交，在工程移交单上面明确载明金能公司已按照合同约定的施工内容及甲方要求的工期（含签证部分）按时完成所有工作内容，该工程移交单上也载明双方对施工内容及完工节点均无异议，后双方以及建设单位还办理了工程结算，现蜀通公司主张我方工期违约与事实不符，不符合诉讼诚信原则，请求法庭全部予以驳回。 蜀鑫公司述称，与第三人无关。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人提交的证据，本院经审查认定如下：1.金能公司提交的金能公司营业执照、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、蜀通公司企业信息打印件、《中标通知书》、《冶金矿业总部基地项目高低压配电及户表工程合同》、《工程移交确认单》、《竣工结算审查结算表》、发票及发票签收单，蜀通公司对上述证据材料的真实性均无异议，蜀鑫公司对金能公司营业执照、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、蜀通公司企业信息打印件、《中标通知书》真实性均无异议，认为《冶金矿业总部基地项目高低压配电及户表工程合同》、《工程移交确认单》、《竣工结算审查结算表》、《证据发票》、发票签收单与其无关，本院对上述证据的真实性均予以确认；2.蜀通公司提交的《冶金矿业总部基地项目（一期）施工合同》、《冶金矿业总部基地项目（二期）施工合同》、《冶金矿业总部基地项目一期、二期施工合同补充协议书》、《冶金矿业总部基地项目高低压配件及户表工程合同》、《竣工结算审查结果表》，金能公司对上述证据真实性均无异议，蜀鑫公司对《冶金矿业总部基地项目（一期）施工合同》、《冶金矿业总部基地项目（二期）施工合同》、《冶金矿业总部基地项目一期、二期施工合同补充协议书》真实性无异议，认为《冶金矿业总部基地项目高低压配件及户表工程合同》、《竣工结算审查结果表》与其无关，本院对上述证据的真实性均予以确认，蜀通公司提交《关于蜀鑫房产鑫海国际、西棠项目工程款支付问题的函》、《关于蜀鑫西棠、鑫海国际项目竣工结算及工程款支付相关事宜的回函》，金能公司认为与本案无关，蜀鑫公司认为与其无关，本院认为上述证据不能达到原告的证明目的，本院对上述证据均不予采信，蜀通公司提交的《冶金矿业总部基地项目（一期）、（二期）关于施工索赔的报告》，金能公司认为该报告无法达到其证明目的，蜀鑫公司认为该报告系复印件，对其真实性不予认可，本院认为该证据真实性存疑，不予采信；3.蜀鑫公司提交的金能公司资质查询单、蜀通公司资质查询单，金能公司、蜀通公司对上述证据的真实性、合法性、关联性均无异议，本院对上述证据的真实性、合法性、关联性均予以确认。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2013年10月30日蜀鑫公司与蜀通公司签订《冶金矿业总部基地项目（一期）施工合同》，约定由蜀通公司承建的冶金矿业总部基地项目1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、13#楼、14#楼、商业17#楼及其相应地下室工程。建筑面积约为153814.10㎡。其中地上建筑面积102542.9㎡，地下建筑面积51271.2㎡。2013年11月21日蜀鑫公司与蜀通公司签订《冶金矿业总部基地项目（二期）施工合同》，约定由蜀通公司承建冶金矿业总部基地项目的7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、12#楼、15#楼、16#楼、18#楼、19#楼、20#楼及其相应地下室工程。建筑面积约为189554㎡。其中地上建筑面积138683㎡，地下建筑面积50871㎡。2013年11月28日蜀鑫公司与蜀通公司签订《冶金矿业总部基地项目一期、二期施工合同补充协议书》，其中约定：1.包括本案案涉高低压配电及户表工程在内的19项分项工程由蜀鑫公司确定方案及材料品质后，由蜀通公司进行专业分包，并以专业分包单位的投标报价作为蜀鑫公司与蜀通公司之间最终结算依据；2.蜀鑫公司负责完善方案细化和确定产品技术要求，并最终审核招标文件中的招标控制价和分包合同中的专项条款；3.在进行分包招标时，由蜀鑫公司牵头组织编制招标文件，经蜀鑫公司与蜀通公司评审后进行共同招标，由蜀通公司负责签订分包合同和分包管理，并以专业分包合同作为工程进度款支付和结算的依据。 2015年8月7日，金能公司通过招投标方式中标案涉工程项目。2015年9月7日金能公司与蜀通公司签订了《冶金矿业总部基地项目高低压配电及户表工程合同》，其中约定：1.蜀通公司将冶金矿业总部基地项目高低压配电及户表工程分包给金能公司施工；2.工程的开工日期自金能公司收到中标通知书的次日起算，总工期为150日历天；3.合同采用固定总价形式，中标价即为合同包干价，中标金额为40202082.39元，其中红线外配电工程总价为9627689.73元，红线内送变电及户表工程总价为30574392.66元，安全文明施工费517559.64元；4.若工程未按合同约定工期通过竣工验收，每延误一天金能公司还需向蜀通公司支付延期违约金5000.00元，并承担由此引起的甲方所有损失；5.金能公司同意向蜀通公司支付工程结算价1%的配合管理费，蜀通公司在支付金能公司工程进度款时按比例扣除，工程结算后按结算价款一次性扣完；6.在竣工结算前工程进度款最高支付值不超过合同总价的85%，余款待竣工结算审计后再予以支付；7.工程竣工验收合格、结算核对完毕并经过审计后累计支付至经审定的结算结算价款的95%，留5%的余款作为质量保修金，金能公司同意约定的支付时间与比例，并且以上付款时间均需蜀鑫公司审核并支付蜀通公司工程款后再支付金能公司；8.工程结算审核后，蜀鑫公司需报上级审计机关进行审计结算时，上级审计机关依法做出的审计结果为合同价款的最终结算依据；9.本工程的质量保修期以工程通过竣工验收、完成全部整改合格后，正式移交之次日起计算，保修期2年。2年保修期满后物业管理单位、蜀通公司、蜀鑫公司对工程质量无异议（需书面确认）20天内支付金能公司应付工程质量保证金总价的剩余款项（无息）。合同签订后，金能公司对案涉工程进行施工建设。2016年7月13日，案涉工程通过竣工验收，在经金能公司、蜀通公司签字盖章确认的《工程移交单》上载明“施工方与建设方于2016年7月13日对本合同内的施工内容完成竣工验收工作。双方对此施工内容及完工节点均无异议。”。2016年1月22日金能公司向蜀通公司开具17121322.62元的发票，2016年4月19日金能公司向蜀通公司开具23080759.77元的发票，两次开票金额合计开票金额为40202082.39元。2017年7月25日，金能公司与蜀通公司形成《竣工结算审查结果表》，审查认定案涉工程的工程款为40319077.38元。2017年7月25日，金能公司、蜀通公司及案外人四川成化工程项目管理有限公司形成《竣工结算审查结果表》，审查认定案涉工程的工程款为40319077.38元。截至金能公司起诉之日，蜀通公司尚欠金能公司工程款 1820664.66元未支付。 另查明，金能公司具有输变电工程专业承包二级资质，蜀通公司不具有相应的电力施工资质。 本院认为，案涉《冶金矿业总部基地项目高低压配电及户表工程合同》，是双方真实意思表示，且不违反法律及行政法规的强制性规定，应当合法有效，对双方当事人具有法律约束力，蜀通公司与金能公司成立合法有效的建设工程分包合同关系，蜀通公司抗辩该工程系金能公司合法挂靠在蜀通公司名下的意见本院不予采纳。1.关于剩余工程款的金额。案涉工程已于2016年7月13日竣工验收，经蜀通公司盖章确认的两份《竣工结算审查结果表》中均审查认定案涉工程的工程款为40319077.38元。本院认为当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。本案中，蜀通公司未能提交合法、有效的证据证明其已经足额支付案涉工程款，其应承担举证不能的不利后果，结合金能公司陈述，本院认定案涉工程的剩余工程款的金额为1820664.66元。2.关于剩余工程款是否应当支付。蜀通公司抗辩审计尚未发生，付款条件不成就，剩余工程款应该就是质保金。本院认为，虽然案涉《冶金矿业总部基地项目高低压配电及户表工程合同》中约定了“工程竣工验收合格、结算核对完毕并经过审计后累计支付至经审定的结算结算价款的95%，留5%的余款作为质量保修金”，但根据双方确认的《竣工结算审查结果表》能够计算工程价款，且案涉工程已经交付使用，如果以案涉工程至今未审计为由，主张付款条件不成就工程款显然违反了公平原则。双方约定的质保期为两年，案涉工程已于2016年7月13日竣工验收并移交，早已超过了约定的两年质保期，蜀通公司理应向原告退还质量保证金。本案中，蜀通公司主张蜀鑫公司对蜀通公司的付款比例约90%，所以金能公司向蜀通公司主张付款的条件不能成立，但蜀通公司并未提交合法、有效的证据予以证明，其应承担举证不能的不利后果。即使蜀鑫公司存在未付工程款的情况，蜀通公司也并提交相应证据证明其已经向蜀鑫公司主张其工程款，这就可能造成对金能公司的支付条件无限期拖延成就，根据《中华人民共和国合同法》第四十五条第二款“当事人为自己利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就”规定，本院认为应视为蜀通公司采取了消极方式阻止付款条件成就。综上，对金能公司请求蜀通公司支付工程尾款1820664.66元的诉讼请求本院予以支持。3.关于金能公司要求以蜀通公司1820664.66元为基数，按照2%/月的标准承担违约金的诉讼请求，因案涉合同中并无约定，故本院不予支持。4.关于蜀通公司要求金能公司承担逾期竣工违约金800000元的反诉请求，因案涉《工程移交单》上载明“施工方与建设方于2016年7月13日对本合同内的施工内容完成竣工验收工作。双方对此施工内容及完工节点均无异议。”，本院认定2016年7月13日工程移交时，蜀通公司对完工节点并未提出异议，据此，对蜀通公司的反诉请求本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十五条第二款、第一百零七条、第一百零九条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第九十二条第一款、第一百零八条第一款规定，判决如下： 一、被告（反诉原告）四川蜀通建设集团有限责任公司于本判决生效之日起十五日内支付原告（反诉被告）四川金能电力工程有限公司工程尾款1820664.66元； 二、驳回原告（反诉被告）四川金能电力工程有限公司的其他诉讼请求； 三、驳回被告（反诉原告）四川蜀通建设集团有限责任公司的诉讼请求。 如逾期不履行本判决确定的金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费27871.00元，减半收取13935.50元，反诉案件受理费5900.00元，减半收取2950.00元，合计16885.50元由被告（反诉原告）四川蜀通建设集团有限责任公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于凉山彝族自治州中级人民法院。 审判员  田野 二〇二〇年十月二十日 书记员  黎梦 附1：本案证据目录 一、原告四川金能电力工程有限公司提交证据和证明目的如下： 第一组原告营业执照、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件，证明原告的主体信息情况。 第二组被告企业信息打印件，证明被告的主体信息情况。 第三组中标通知书、冶金矿业总部基地项目高低压配电及户表工程合同，证明2015年8月27日，我方通过招投标方式中标案涉工程项目；2015年9月7日我方与被告签订案涉《冶金矿业总部基地项目高低压配电及户表工程合同》，约定了工程地点、工程承包范围等内容，1、6条约定了合同价款，第24条约定了进度款及质保金的支付时间节点，第19条约定了我方较重的违约责任，在被告违约情形下，我方可以基于对等、公平原则向被告主张；附件一《工程质量保修协议》第3.3条约定了质保金的支付时间，2年质保期满被告对工程质量未提出异议，应视为付款条件已经成就。 第四组工程移交确认单（两张），证明案涉工程已经于2016年7月13日竣工验收、移交被告，在工程移交单上面明确载明金能公司已按照合同约定的施工内容及甲方要求的工期（含签证部分）按时完成所有工作内容，该工程移交单上也载明双方对施工内容及完工节点均无异议。 第五组竣工结算审查结算表（两张），证明2017年8月18日被告及项目管理公司对案涉工程金额进行审定，审查认定金额为40319077.38元。 第六组发票（两张）及发票签收单（两张），证明我方于2016年1月22日向被告开具17121322.62元的发票，于2016年4月19日向被告开具23080759.77元的发票，合计开票金额为40202082.39元（已经超开并额外产生税金），被告进行了签收。 二、被告四川蜀通建设集团有限责任公司提交证据和证明目的如下： 第一组1.本案工程建设单位西昌蜀鑫置业有限公司与四川省蜀通建设集团有限责任公司（下称蜀通）签订的《冶金矿业总部基地项目（一期）施工合同》、《冶金矿业总部基地项目（二期）施工合同》、2.2013年11月28日，建设单位与蜀通签订的《冶金矿业总部基地项目一期、二期施工合同补充协议书》，证明本案工程——高低压配电及户表工程，本属蜀通的承包范围，后由业主收回并以招标的方式确定了分包单位，虽然分包合同由蜀通与分包单位签订，但分包单位与蜀通的法律关系仅是合法挂靠关系，真实的发、承包关系在建设单位与分包单位之间。 第二组1.2015年9月7日，蜀通和四川金能电力工程有限公司（下称金能）签订的《冶金矿业总部基地项目高低压配件及户表工程合同》、2.本案工程的《竣工结算审查结果表》，证明：1.合同第14.3.4约定，本案工程蜀通仅向金能收取工程结算价款1%的管理费，进一步证明分包单位与蜀通的法律关系仅是合法挂靠关系。2.合同14.3.6约定，“工程竣工验收合格、结算核对完毕经审计后累计支付至审定结算价款的95%，留5%的余款作为质量保修金”。合同14.5.2.3约定，“本工程结算审核后，建设单位需报送上级审计机关进行审计结算时，上级审计机关依法做出的审计结果为合同的最终结算依据。”《竣工结算审查结果表》虽有建设单位委托的第三方机构的签章，但并无建设单位的签章。故本案工程是否需经审计属未知（由建设单位确定），结算价款未最终确定，95%的付款条件未成就。3.合同14.3.7约定，金能同意所有的“付款时间均需建设单位审核并支付甲方（蜀通）工程款后支付给乙方（金能）”。这种约定是挂靠的使然，进一步证明金能与蜀通仅是合法挂靠关系。结合证据5、证据6，金能所主张的工程款没有达到约定的支付条件：本案工程已付款比例为95.48%，但建设单位对蜀通的付款比例仅为90%。4.合同附件一《工程质量保修协议》第3.3款约定：“2年保修期满，物业管理单位及甲方、建设单位对工程质量无异议后（需书面确认）20天内支付乙方应付工程质量保证金总价的剩余款项（无息）”。金能所主张的工程款属于质保金，应满足质保金支付的条件。5.合同第1.3款约定，本案工程总工期150日历天，自收到中标通知书的次日起算。合同第10.4.2项、第19.1.3项均约定，逾期竣工每日金能应承担5000元/天的违约金。 第三组1.2019年9月10日蜀通《关于蜀鑫房产鑫海国际、西棠项目工程款支付问题的函》、2.2019年9月26日蜀鑫母公司《关于蜀鑫西棠、鑫海国际项目竣工结算及工程款支付相关事宜的回函》，证明建设单位与蜀通就总承包范围内工程初审竣工结算金额总计889,617,824.7元，建设单位已工程款800777774元，付款比例90%。 第四组冶金矿业总部基地项目（一期）、（二期）关于施工索赔的报告一份，证明蜀通曾向蜀鑫主张过权利。 三、反诉原告四川蜀通建设集团有限责任公司提交证据和证明目的如下： 《冶金矿业总部基地项目高低压配件及户表工程合同》，证明目的：证明该合同10.4.1约定了合同总工期为150日历天，合同10.4.2和19.1.3约定逾期竣工违约金每日是5000.00元，合同10.3约定只有合同约定的特殊的情况下金能公司才能要求工期延长，并且合同10.3.3特别约定实际延误的工期由金能提供并经甲方、监理建设单位审查过后的施工网络图和延误事项最后确认，按该约定被反诉人所提交的工程移交确认单上所载内容主张其已按时完工不能成立，因为该载明内容不符合合同约定的程序要求并且该工程移交确认单上无监理和建设单位的签字盖章，故其对工期逾期的抗辩不能成立。 四、反诉被告四川金能电力工程有限公司提交证据和证明目的如下： 工程移交确认单（两张），证明案涉工程已经于2016年7月13日竣工验收、移交被告，在工程移交单上面明确载明金能公司已按照合同约定的施工内容及甲方要求的工期（含签证部分）按时完成所有工作内容，该工程移交单上也载明双方对施工内容及完工节点均无异议。 竣工结算审查结算表（两张），证明2017年8月18日被告及项目管理公司对案涉工程金额进行审定，审查认定金额为40319077.38元，如果存在工期违约，双方在办理结算之时就会考虑相关情形并扣减相应款项，双方现工程款金额已经确定，反证不存在工期违约问题。 五、第三人（反诉第三人）西昌蜀鑫置业有限公司本反诉提交证据和证明目的如下： 四川金能电力工程有限公司资质查询单、四川省蜀通建设集团有限公司资质查询单，证明金能公司具有电力工程相应的电力施工资质，蜀通公司不具有相应的电力施工资质，所以被告所主张的金能挂靠蜀通是不成立的，一个有资质的企业怎么会去挂靠一个没有资质的企业呢。本案原被告之间的法律关系就是合法有效的专业分包合同关系。 附2：本案适用的法律条文 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 第四十五条第二款当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就；不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 第九十二条第一款一方当事人在法庭审理中，或者在起诉状、答辩状、代理词等书面材料中，对于己不利的事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证证明。 第一百零八条第一款对负有举证证明责任的当事人提供的证据，人民法院经审查并结合相关事实，确信待证事实的存在具有高度可能性的，应当认定该事实存在。