杭州市下城区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0103民初776号 原告：浙江国创空调有限公司，住所地浙江省杭州市拱墅区新青年广场****。 法定代表人：张国平。 委托诉讼代理人：李敬、郑华军，该公司员工。 被告：浙江中土建设集团有限公司，住所，住所地浙江省杭州市下城区石桥街道华丰路**附楼******div> 法定代表人：戴淑华。 委托诉讼代理人：刘晓庆，浙江迈远律师事务所律师。 原告浙江国创空调有限公司（以下简称国创空调公司）与被告浙江中土建设集团有限公司（以下简称中土建设公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年2月26日立案受理后，被告中土建设公司在答辩期内提出管辖权异议，本院于2020年3月23日裁定驳回了中土建设公司对本案提出的管辖权异议。被告中土建设公司不服该裁定提起上诉。杭州市中级人民法院于2020年5月6日裁定驳回上诉，维持原裁定。本院依法适用普通程序独任审判，于2020年7月9日公开开庭进行了审理。原告国创空调公司的委托诉讼代理人李敬、郑华军，被告中土建设公司的委托诉讼代理人刘晓庆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告国创空调公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付货款816000元整；2、判令被告支付延期付款违约金（合同总款的20%计163200元）；3、被告承担本案全部诉讼费。事实和理由：原被告于2017年8月24日签订了一份供货安装合同，总价为：1360000元整。其中海尔空调总价为：1032000元，柏朗新风总价为：328000元整。按照双方合同约定的结算方式，合同签订后被告支付合同总价的20%，计人民币272000元。空调内机和材料进场安装，被告支付合同价款的30%计人民币408000元。但是被告并没有按照合同的约定进行支付货款，乙方已经将空调内机安装完成，而被告应该支付合同总价的30%，但是被告只支付了20%的货款，少付了10%，后乙方的业务员要求按照合同的约定支付货款，并且乙方已经将货物准备完毕进行安装，但是甲方回答的是，对方业主工程暂时停下来，说准备和对方业主打官司，造成乙方工程也无法完成。甲方也不按照合同支付乙方的进度款货款。经过乙方业务员多次沟通催要，甲方拒不支付，按照双方的合同约定，甲方已构成违约，应承当违约责任。特诉请法院依法判令被告支付货款816000元整，支付违约金163200元，承担本案的诉讼费。 为证明其事实主张，原告国创空调公司向本院提交证据如下： 1．双方签订的供货合同1份，证明双方的买卖合同关系。 2．付款凭证1组，证明被告2017年8月24日支付了272000元，2018年2月13日支付了272000元。第二部分货款被告仅支付544000元，少付了10%。 3．催款函1份，证明原告曾催交货款，被告未回复。 4．快递回执1份，证明对方已签收催款函。 5．工商查询资料1份，证明起诉主体适格。 被告中土建设公司答辩称：1、原告承包的安装工程未完成。案涉精装修工程是总承包后分包给被告，被告再把空调分包给原告。案涉总承包方未完成工程，工程现是停滞状态，原告责任尚未完成。2、若主张完成工程，原告需承担举证责任，提供证据证明，否则应当承担举证不能的法律后果。 被告中土建设公司未向本院提交证据。 上述证据，经原告当庭举证，本院认证如下： 原告国创空调公司提交的证据1-5，客观真实，本院对其真实性均予以确认。 综上有效证据及当事人陈述，本院认定如下案件事实： 2017年8月24日，原告国创空调公司（乙方）与被告中土建设公司（甲方）签订《供货安装合同》一份，约定：项目名称为文渊狮城西南民宿群标段精装修工程（8幢16套）；空调/除湿品牌名称：海尔/柏朗；工程总价为人民币1360000元，其中海尔空调总价为1032000元，柏朗新风总价为328000元；交货时间为2017年9月16日前；甲方指定运抵地点：千岛湖姜家文渊狮城；交货方式为乙方代运：乙方代办运输，运费、运输保险费及有关运输的其他费用由乙方承担；交货时甲方应对货物的数量、规格、外观及相关单证进行检验。如有异议，甲方应在接到货物后3个工作日内以书面方式通知乙方。乙方应在收到通知后3个工作日内答复甲方并采取相应措施。甲方没有在约定日期内对货物的数量、规格、外观及相关单证提出书面异议的，视为验收合格。在甲方没有对货物的数量、规格、外观及相关单证进行检验前，乙方不得进行安装施工；合同签订后，甲方支付合同价的20%计人民币272000元；空调内机和材料进场安装，甲方支付合同价的30%计人民币408000元；空调外机进场，甲方支付合同价的30%人民币408000元；安装验收完毕，经验收合格，甲方支付合同价的20%计人民币272000元；乙方负责本合同范围内的货物和安装保修，保修期为货物调试合格（包括视为调试合格）之日起整机保修24个月；双方若发生未按合同约定付款或未履行合同约定义务时，货物按已付或未付的实际价值归属各方；本合同生效后，双方必须严格遵守，如违反本合同，违约一方必须赔偿因其违约责任给另一方造成的经济损失，违约方按合同金额的双倍向守约方支付违约金；如乙方未能按合同约定日期交货，则每迟延一天应支付迟延交货部分价款0.3%的违约金，最高不超过迟延交货部分总价款的10%；如乙方迟延交货超过合同约定期限3个月时，甲方有权终止本合同，并要求乙方支付合同总金额20%的违约金；如甲方未能按合同约定的日期支付货款，则每迟延一天应支付迟延付款金额0.3%的违约金，最高不超过迟延付款金额的10%；如甲方迟延付款超过合同约定期限3个月时，乙方有权终止本合同，并要求甲方支付合同总金额20%的违约金；发生不可抗力致使任何一方不能履行、延迟履行或不能完全履行本合同项下规定的义务时，遭遇不可抗力的一方可不承担相应的违约责任，但应立即以书面形式通知对方并及时提供有效证明文件。如未通知或迟延通知给对方造成额外损失的，应负赔偿责任；如不可抗力情况消除后，能够继续履行合同的，不得以任何理由拒绝或迟延本合同的继续履行，否则应承担违约责任；凡因本合同引起或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商；协商不成的，应向（原告所在地）人民法院提起诉讼；等等。同日，被告按约支付了第一期款272000元。空调内机和材料进场安装后，被告于2018年2月13日仅支付272000元，未按约定付清第二期款408000元。后因案涉工程停止施工，致使原告未能按进度进行供货安装，被告亦未继续付款。现原告诉讼来院要求判如所请。 另查明，案涉合同所涉空调外机16台，价值463280元，尚未安装。 本院认为，原告国创空调公司与被告中土建设公司签订的供货安装合同系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、法规的禁止性规定，合法有效，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，原告国创空调公司按约向被告中土建设公司销售空调等并进行安装，但被告违约未按照约定付清第二期款，后又因案涉工程停工导致原告未能继续进行供货安装，故被告应承担相应的民事责任。鉴于案涉工程停工，被告的合同目的不能达到，空调外机现未安装，故空调外机款463280元应予以扣除，被告尚应支付原告空调货款352720元。关于违约金。原、被告在案涉合同中有约定，但原告以未付合同款816000元计算20%的违约金不当。考虑原告需另行处理案涉外机，本院调整为（816000-463280）*20%=70544元。故原告要求被告支付货款并支付违约金的诉请，理由充分，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 一、被告浙江中土建设集团有限公司于本判决生效后十日内支付原告浙江国创空调有限公司空调货款352720元； 二、被告浙江中土建设集团有限公司于本判决生效后十日内支付原告浙江国创空调有限公司违约金70544元； 三、驳回原告浙江国创空调有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费13592元，由原告浙江国创空调有限公司负担7717元，被告浙江中土建设集团有限公司负担5875元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院。 审 判 员 戴晓阳 二〇二〇年十月二十八日 代书记员 金一诺