宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院民事判决书（2020）宁0104民初5556号原告（反诉被告）：宁夏久万灯具制造有限公司，住所地宁夏回族自治区南门家友商业广场**。法定代表人：周桂燕，该公司经理。委托诉讼代理人：万婷婷，宁夏国峦律师事务所律师。被告（反诉原告）：冯涛，男，1971年5月13日出生，汉族，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。委托诉讼代理人：刘宁娟，宁夏宓林律师事务所律师。原告宁夏久万灯具制造有限公司（以下简称“久万灯具公司”）与被告冯涛买卖合同纠纷一案，本院于2020年6月28日立案后，冯涛于2020年7月29日提起反诉，本院依法适用简易程序，于2020年8月24日公开开庭进行了合并审理。原告久万灯具公司的委托诉讼代理人万婷婷，被告冯涛及其委托诉讼代理人刘宁娟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。久万灯具公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告支付货款98700元；2.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：原、被告于2019年4月24日签订一份《买卖合同》，约定被告向原告购买6.5米太阳能路灯667套，合同总价款为1013840元，合同签订后，原告依约向被告提供了667个预埋件和100套太阳能路灯，合计金额208700元。现被告向原告支付了11万元货款，剩余98700元货款至今未付，故原告诉至法院，请求判如所请。冯涛辩称久万灯具公司与冯涛签订的《买卖合同》生效后，久万灯具公司发生三次违约行为，其延迟供货给冯涛造成经济损失，且原告按照单个预埋件100元的价格收取货款明显高于市场价，故对于久万灯具公司的该项诉请，应予驳回。冯涛向本院提出反诉请求：1.请求判令解除反诉原被告之间签订的灯具《买卖合同》；2.依法判令反诉被告向反诉原告赔偿违约损失95126.36元（按照日利率1.5‰支付自2019年6月10日至8月10日期间的违约金92766.36，安装费360元、维修费700元、运费300元、看管费1000元）；3.本案诉讼费由反诉被告承担。事实与理由：2019年4月24日，冯涛与久万灯具公司签订《买卖合同》，约定冯涛向久万灯具公司购买太阳能路灯667套，单价1520元，并约定冯涛向久万灯具公司支付预付款10万元，久万灯具公司15日内向冯涛供货，安装费由久万灯具公司负担。后冯涛履行付款义务，但久万灯具公司经冯涛多次催要，以各种理由不予发货，直至2019年6月5日，冯涛与久万灯具公司负责人潘书超约定2019年6月10日必须全部到货，久万灯具公司表示接受，但截至6月19日久万灯具公司才供应100套路灯及567套预埋件，已构成根本违约，且其违约行为导致冯涛负责的工程延期竣工两个月，给冯涛造成重大经济损失，故冯涛提起反诉如上。久万灯具公司针对反诉辩称，久万灯具公司同意解除合同。在本案的合同履行过程中冯涛未按期缴纳定金违约在先，根据合同约定交货期需重新约定，冯涛自认双方重新确认的交货时间为2019年6月10日，实际到货时间为2019年6月19日，应以冯涛自认为主。冯涛主张的违约金超过其损失，且其主张的安装费、维修费、运费及看管费包含在损失中，不应重复主张，请求法院调整违约金并酌情裁决。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行质证。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年4月24日，久万灯具公司与冯涛签订《买卖合同》，约定久万灯具公司向冯涛供应6.5米太阳能路灯667套，单价1520元，合计1013840元，含运费、预埋件、安装、13%的普通发票。合同签订后预付定金10万元，剩余货款根据拨款付款。预付款到账之日起15天之内供方发货，（签订合同后逾期7天未办理预付款的合同，交货期需重新确定）。产品整套质保3年。供方交货每推迟一天，需承担总合同金额3‰作为违约金。2019年4月25日，冯涛指令案外人王庆萍向久万灯具公司法定代表人周桂燕转账支付定金7万元，2019年5月5日再次转账支付定金3万元。2019年6月5日，冯涛通过电话向久万灯具公司工作人员潘书超催促供货，并称“10号不到货我也没办法，那就终止合同吧”。2019年6月16日，冯涛向久万灯具公司支付货款1万元，久万灯具公司向冯涛出具《收款收据》，载明“收到冯涛6.5米太阳能路灯货款11万元整。”冯涛自认久万灯具公司于2019年6月19日供货100套路灯及567个预埋件。久万灯具公司提交的《收条》中载明“潘总安装94套”。2019年8月17日，中宁县太阳梁乡人民政府出具《工程竣工延期证明》，载明“冯涛系2019年美丽村庄巷道亮化工程三标段实际施工人，总施工量为667套路灯，由于三标段路灯供应商无法按时发货，导致实际施工人冯涛实际竣工完成时间延期至2019年8月10日”。冯涛申请证人谢某出庭作证，谢某称其为亮化工程二标段实际施工人，因为发包方项目变更，其也有一定程度延期，但发包方并未因延期竣工罚款。审理过程中，本院对久万灯具公司与冯涛均认可的型号为“直径16、对角线260”的路灯预埋件进行市场询价，确认该型号路灯预埋件市场平均单价为30元。久万灯具公司及冯涛对该询价无异议。本院认为，久万灯具公司与冯涛之间的买卖合同成立，久万灯具公司向冯涛供应路灯及预埋件，冯涛应当支付货款。现冯涛主张解除合同，久万灯具公司表示同意，该合同予以解除。双方确认已供应路灯100套、预埋件567套。因合同约定路灯单价1520元，该100套路灯价款为152000元，又合同中未约定预埋件价款，本院经市场询价确认预埋件单价30元，该567套预埋件价款为17010元，总价合计169010元，扣减冯涛已支付货款11万元，剩余货款59010元。冯涛主张久万灯具公司未能按期供货，应当承担违约责任，因《买卖合同》中约定“签订合同后7天未办理预付款，交货期需重新确定”。冯涛未能在7日内足额交付预付款，则交货期应当重新确定，而冯涛提供的录音证据显示其在2019年6月5日告知久万灯具公司最迟供货日期为6月10日，应当视为双方重新确定的供货日期为6月10日，冯涛自认久万灯具公司于6月19日供货，故久万灯具公司延期9日，应当承担违约责任。双方在《买卖合同》中约定交货每推迟一天，需承担合同总金额的3‰作为违约金，现冯涛按照日1.5‰主张违约金，不违反法律规定，久万灯具公司应当向冯涛支付违约金13686.84元（1013840×1.5‰×9）。冯涛主张因久万灯具公司未能及时供货及安装，导致其支付装卸费、安装费、维修费、看管费共计2360元。因冯涛提交的证据系其工地施工人员出具，真实性无法采信，但因《买卖合同》中约定路灯价款含安装费，而原告提交的《收条》载明6套路灯未安装，故应在久万灯具公司的违约责任中予以考量。结合冯涛实际损失，本院酌情支持久万灯具公司支付冯涛违约金为14046.84元（13686.84+360）。依据《中华人民共和国合同法》第九十四条、第一百零七条、第一百一十四、《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条规定，判决如下：一、宁夏久万灯具制造有限公司与冯涛签订的《买卖合同》于本判决生效之日解除；二、冯涛于本判决生效之日起十日内向宁夏久万灯具制造有限公司支付货款59010元；三、宁夏久万灯具制造有限公司于本判决生效之日起十日内向冯涛支付违约金14046.84元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费2268元，已减半收取计1134元，由宁夏久万灯具制造有限公司负担454元，由被告冯涛负担680元；反诉案件受理费2178元，因与本诉合并审理，减半收取计1089元，由反诉原告冯涛负担926元，由反诉被告宁夏久万灯具制造有限公司负担163元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审判员 刘雨婷 二○二○年五月二十三日法官助理 薛茸茸书记员 袁 慧附：本案适用的相关法律条文《中华人民共和国合同法》第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事审判活动实行法律监督。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。履行告知书依法履行生效法律文书确定的义务，是每一位当事人应尽的法律责任。如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施。1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产；2.将被执行人纳入失信人员名单；3.对被执行人限制高消费、限制出入境；4.采取罚款、搜查、拘留等强制措施；5.情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。以上强制措施，可以同时采取，希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。