福建省仙游县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽0322民初5538号 原告：傅仲姗，女，1990年8月6日出生，汉族，住福建省仙游县。 被告：王圩，男，1999年11月14日出生，汉族，住福建省仙游县。 原告傅仲姗与被告王圩合同纠纷一案，本院于2020年8月10日立案后，依法适用简易程序，于2020年9月23日公开开庭进行了审理。原告傅仲姗、被告王圩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 傅仲姗向本院提出诉讼请求：判令1.王圩立即支付违约金90000元（45日＊2000日／天）；2.以上违约金金额计算从2020年6月19日截至2020年8月10日，逾期支付则以90000元为基数，按每日0.024%支付逾期利息；3.诉讼费由王圩承担。事实和理由：双方签订水电承包协议，王圩于2020年2月28日开始施工，按协议约定，王圩承包了傅仲姗位于仙游县的水电施工，且应当在油漆面完成7天内完成，油漆面于2020年6月9日施工完成，双方当日予以确认了油漆完工时间，按照协议，王圩应当在2020年6月26日前完成水电施工，傅仲姗多次催促其继续履行合同，王圩拒接电话，无正当理由拒绝履行协议。按照协议，工程包干价22700元，预埋布线完成傅仲姗支付30%的工程款，全部完工时再支付50%，傅仲姗通过微信转账分别于2020年3月7日支付工程款2000元、3月10日支付1000元、3月20日支付3000元、4月14日支付2000元、5月4日支付2000元、6月7日支付3000元，合计已付工程款13000元，在王圩未全部完工的情况下，已经支付工程款60%，超过合同约定。综上，傅仲姗已经按照约定支付款项，王圩无正当理由拒不履行协议，已经构成违约，造成傅仲姗无法正常经营，经济损失巨大，应当按照协议约定承担违约责任。 王圩辩称，合同是双方于2020年2月17日签订的，并约定2020年2月28日开始施工，本人承包了整个水电工程，2020年6月19日确实油漆部分已完工，按照合同约定本人应该2020年6月26日之前完成水电，但是其他非本人承包的项目部分未完工，才导致本人的水电部分未完工；包干价是22700元没错，但是合同约定的施工面积1197平方米是错的，现场实际面积是1300多平方米，本人报价之前是傅仲姗给的图纸，但在实际施工过程中增加了施工的数量，比如放线超过了施工范围、安装灯具也增加了等，本人多次与其协商增加工程款，傅仲姗不同意；该工地傅仲姗已支付工程款12000元，另外还有1000元是本人承包傅仲姗另外一个工程的工程款；傅仲姗要求将其另外一个旧店的灯拆掉全部搬到这个新店，并同意补500元给本人，本人拆完安装完之后，这500元至今未补；本人已经按照傅仲姗给的图纸都施工完了，剩余一些是因为其他非本人承包项目未施工完成，导致本人后续工程无法继续；本人不存在违约，也不同意支付违约金。 本院经审理认定事实如下：傅仲姗作为发包方与王圩作为承包方于2020年2月17日签订一份《水电承包协议》（协议上签订时间为空白），约定傅仲姗将位于凯乐迪3号楼1层大堂展厅、3层的水电安装等工程发包给王圩施工，合同约定：一、工程概况：...工程承包范围：预埋给排水管，预埋开关插座盒、补洞、取孔。强弱电箱安装，...二、承包概况：包工不包料、自己使用的工具自带，发包方不给予提供。...四、工期要求：水电预施工不得耽误其他班组施工，若耽误一天赔偿发包方2000元/天，（违约金）油漆施工完7天内水电需全部完工，若未能规定期限内完工，则承担一切经济损失，并赔偿给发包方2000元/天（违约金）。五、承包价：施工面积1197平方米，包干价22700元（贰万贰仟柒佰元整）。六、付款方式：水电预埋布线完工支付30%工程款，工程全部完工后支付50%工程款，待验收合格后支付10%工程款，剩余10%工程款装为装修保证金，保修一年，一年后归还给承包方。七、施工现场材料管理：作业组进入现场所用材料必须听从工地管理人员及发包方安排、必须按图纸或工地管理人员指挥，如果承包方擅自更改施工方案造成损失全部由承包方负责。...合同签订后,王圩于2020年2月28日开始施工,2020年6月19日他人负责的油漆部分已完工，傅仲姗已付工程款13000元。王圩部分完工后因双方就施工进度等事宜发生争议,为此,王圩未再继续为施工，引发诉讼。 上述事实，有双方当事人的陈述、傅仲姗提供的《水电承包协议》一份、照片一组、王圩提供的施工图纸两份等予以证实。经庭审举证、质证，上述证据具备真实性、合法性、关联性的法律特征，本院对证据所反映的事实予以认定。 本院认为，本案双方签订的《水电承包协议》是双方当事人的真实意思表示,根据法律规定,依法成立的合同,对当事人具有法律约束力,当事人应当按照约定履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。王圩辩称傅仲姗已付的13000元工程款中的1000元是其为傅仲姗施工的其他工地的款项，但未提供相应证据，以及王圩提出的傅仲姗尚欠其拆装灯具工资500元未付，因为王圩提供的微信聊天记录系王圩与他人的，且没有证据证明是本案的工程有关联，上述辩解本院均不予采信。至于王圩提出的因其他非其承包项目未施工完成，导致其后续工程无法继续，但王圩未提供证据证实其与傅仲姗或者其他班组沟通协调的过程、结果，故对其抗辩，本院亦不予采信。因为双方对涉案工程完成量存在争议，而涉案的水电工程，傅仲姗已交由他人施工完毕，双方签订的《水电承包协议》确已无法继续履行，根据傅仲姗提供的现场照片可以证实王圩仅完成部分水电工程后，就未再继续施工，故王圩应承担工期延误的责任。对于违约金的计算,因涉案工地欲作商业经营，水电完工时间的延迟导致的损失客观存在,但具体的损失额无法精确计算，根据双方协议约定的违约金为“油漆施工完7天内水电需全部完工，若未能规定期限内完工，则承担一切经济损失，并赔偿给发包方2000元/天（违约金）”,经计算该约定违约金明显过分高于合同的包干价,庭审中傅仲姗未提供证据证明因王圩延误工期给其造成的实际损失数额,现根据合同的履行情况、以及预期利益等因素,从公平原则和诚实信用原则考虑，对双方约定的违约金予以调整为按合同总价的30%计算（22700元×30%=6810元）,且本院已支持傅仲姗主张的违约金,故对其主张的其他逾期利息损失不予支持。综上,依照《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第八条、第一百零十七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释(二)》第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第八十五条规定，判决如下： 一、王圩应在本判决生效之日起十日内赔偿给傅仲姗延期完工的违约金6810元； 二、驳回傅仲姗的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2050元，减半收取计1025元，由傅仲姗负担975元，王圩负担50元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于福建省莆田市中级人民法院。 负有履行义务的当事人应当按期履行生效法律文书所确定的全部义务，逾期不履行或不完全履行的，不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为；本案申请执行后，负有履行义务的当事人还应当向人民法院如实报告财产状况。违反上述规定的，人民法院可依法采取列入失信名单、限制高消费、罚款、拘留等措施；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审判员  林梅金 二〇二〇年十月二十八日 书记员  李学进 附：一、相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第五当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。 第六当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《最高人民法院关于适用若干问题的解释(二)》 第二十九条当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。 当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》 第八十五条人民法院应当以证据能够证明的案件事实为根据依法作出裁判。 审判人员应当依照法定程序，全面、客观地审核证据，依据法律的规定，遵循法官职业道德，运用逻辑推理和日常生活经验，对证据有无证明力和证明力大小独立进行判断，并公开判断的理由和结果。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 二、执行申请提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 三、负有履行义务的当事人在权利人申请法院强制执行前自动履行义务的，应当及时与案件承办法官联系，向法院交付相应的款项和财物。法院帐户信息如下：户名：仙游县人民法院；开户行：中国工商银行仙游县支行；账号：14×××11。