浙江省杭州市余杭区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙0110民初10256号 原告：顾旭峰（曾用名赵旭锋），男，1994年5月19日出生，汉族，住杭州市西湖区。 委托代理人：顾惠明（曾用名顾伟明），男，1962年12月31日出生，汉族，系原告顾旭峰父亲，住杭州市西湖区。 被告：杭州章龙装饰工程有限公司，住所地杭州市拱墅区沈半路**（杭州建华装饰材料市场******）。 法定代表人：章龙。 原告顾旭峰为与被告杭州章龙装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，于2020年7月13日向本院起诉，本院于同日立案受理后，依法由审判员刘娟独任审判，并于2020年10月10日公开开庭，原告的委托代理人顾惠明到庭参加诉讼，被告经本院合法传唤未到庭，本院依法进行了缺席审理，本案现已审理终结。 原告起诉称，原告通过杭州电视台生活频道家装第一线栏目于2019年5月30日与被告签订雅居乐国际花园5幢2604室室内装饰装修合同，工期120天。6月15日水电放样正式开工。直到12月14日油漆验收时（因灯、开关面板等未安装油漆还剩最后一遍及电视背景墙未做），主卧、次客卧地板未安装；房门、门套未安装；次客卧衣柜移门及厨房移门未安装；厨房、主卫、次卫集成吊顶未安装；主卫、次卫浴室柜、沐浴房、马桶、五金挂件等未安装；燃气灶、油烟机、双格水池未安装；全屋家电、家具未安装；门套附近踢脚线未安装，全屋灯具开关面板入户指纹锁等未安装。2019年12月25日开始电话无人接听，微信无人回复，单方断绝联系不再理会。2020年1月初向杭州电视台生活频道家装第一线栏目求助，当天被告来电询问装修情况后，集成吊顶、沐浴房（缺花洒）、马桶、卧室门，地板、，地板（次卫缺镜子）陆续到场安装。之后又无法联系上。2020年3月底又向杭州电视台生活频道家装第一线栏目求助，4月1日被告杭州客服加了微信，开始说在准备材料就这两天，一直拖到4月17日又说还要一个星期。因此于2020年5月9日委托浙江泽然律师事务所包从敏律师向被告发了律师函。至今未收到被告的电话、微信、信件等。到目前为止合同内所剩未完成装饰项目如下：次、客卧衣柜移门及厨房移门；主次卫沐浴房花洒、五金挂件、次卫浴室柜镜子；燃气灶、油烟机、双格不锈钢水池；55寸电视机、对开门冰箱、1.5P空调2台、1P空调1台、滚筒洗衣机、已安装风管空调出风口及操作面板；主卧、次卧、客卧床及床头柜、床垫、客餐厅电视柜、3+1+1躺沙发、餐桌椅、门套附近踢脚线，全屋窗帘、灯具开关面板、入户指纹锁以及还剩最后一遍油漆及电视背景墙、家政服务等。综上所述，被告怠于履行合同义务的行为已明显构成违约，且该违约行为已经严重损害原告合法权益。被告的行为有违诚信、有损商誉，已经严重影响原告的正常生活及使用，特起诉，请求判令：1、解除合同，赔偿剩余工程及套餐礼包按市场价78400元；2、按合同赔偿工程逾期款9400元，到2020年5月25日止逾期188天（按合同约定每逾期一天50元）；3、本案全部诉讼费用及其他费用由被告承担。 被告未答辩。 本院根据双方当事人的陈述以及本院确认的有效证据，认定下列事实： 2019年5月11日，原告向被告支付装修定金5000元，被告向其出具了收据一份，并备注（抵工程款500元整）。 2019年5月30日，原告（甲方、委托方）与被告（乙方、施工方）签订《装饰工程施工合同》一份，约定由被告负责装修杭州市余杭区天目山西258号雅居乐5幢1单元2604室房屋，建筑面积122平方米，承包方式为乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料，工期120天，开工时间以实际水电放样当天起算（如遇审批项目，以产权人或委托人到相关职能部门办妥备案手续之日起计算）。合同总价款200566.99元，合同签订当日支付工程合同总价款的60%，油漆进场前，水电基础完成验收、泥木验收合格后2日内，甲方支付工程总价款的35%，木工、泥工、油漆基础工程完工并验收合格后2日内，主材进场木地板安装前甲方支付工程合同总价款的5%，同时结清增减项工程费用。合同还约定由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方50元。合同还对双方的其他权利义务做出了约定。合同乙方委托代理人一栏由案外人刘君签字，并加盖被告合同专用章。 同时，双方还对拎包装套餐的具体内容做出约定，其中赠送部分如下：1、家具24套，含客厅沙发一套、茶几一个、电视柜一个、餐桌一个、餐椅六把、床三张、床垫三张、床头柜六个，赠送家具如客户不需要可折现14000元；2、家电，冰箱一台（如客户不需要可折现2190元，品牌创维、海尔）、洗衣机一台（如客户不需要可折现1500元，品牌创维、海尔）、电视机一台（如客户不需要可折现2190元，品牌创维）、热水器一台（如客户不需要可折现1000元，品牌海尔）、油烟机燃气灶一套（如客户不需要可折现2400元，品牌海尔）、空调四台（客厅3P风管机一台，1.5P挂机2台、1P挂机1台，如客户不需要可折现12000元，品牌海尔）。3、软装包，窗帘和全屋主灯。4、另外优惠项目如下，赠送指纹锁、阳台吊柜、书房书柜、参加活动超出面积按680元/平方增加、赠送乳胶漆调色（一种颜色）、厨房吊柜超过的米数、主卧飘窗石赠送。合同乙方委托代理人一栏由案外人刘君签字，并加盖被告合同专用章，案外人张娟在末页优惠项目处签字。 同日，原告向被告支付装修款20000元，被告向其出具了相应的收据。此外，2019年6月15日，原告向案外人张娟转账94800元。2019年11月19日，原告向案外人张娟转账70175元，并备注雅居乐二次装修款。庭审中，原告称张娟系被告副总，被告指定原告将上述款项支付至张娟的个人账户。 被告实际对案涉房屋进行装修，于2019年6月15日正式开工，后被告未按约完成全部施工。原告诉至本院，望判如所请。 本院认为，原、被告签订的《装饰工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律法规的强制性规定，应当认定为合法有效，对双方均具有约束力。原告现已实际支付工程款189975元，另因收据中备注抵扣工程款500元，合计190475元。被告未按约定完成施工是造成本次纠纷产生的原因，应当承担相应的民事责任。被告未按约定完工导致双方签订的合同目的无法实现，现原告要求解除合同，理由成立，本院予以支持。关于被告实际已完成的施工内容。庭审中，原告自述泥工、木工、油漆均已通过验收，木地板也已经安装，但仍有两个房间橱柜移门及厨房移门、卫生间的五金挂件未安装以及赠送的家具家电未提供，且认为装修已经基本完成，故不申请鉴定。本院综合原告的陈述、其提供的拎包装套餐明细及现场照片，酌情确定被告未完成部分的装修价值为40000元。因此，被告应返还原告装修款29908.01元。关于原告主张的逾期损失。本院综合本案的实际情况、当事人的过错程度、原告的实际损失等因素，酌情支持7000元。被告经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，不影响本案的审理。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条，第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下： 一、原告顾旭峰与被告杭州章龙装饰工程有限公司于2019年5月30日签订的《装饰工程施工合同》自本判决生效之日起解除； 二、被告杭州章龙装饰工程有限公司返还原告顾旭峰装修款29908.01元，于本判决生效后十日内付清； 三、被告杭州章龙装饰工程有限公司支付原告逾期损失7000元，于本判决生效后十日内付清； 四、驳回原告顾旭峰的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费1996元，减半收取998元，由原告顾旭峰负担578元；由被告杭州章龙装饰工程有限公司负担420元，于本判决生效后七日内缴纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状并按对方当事人人数提供副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院。 审判员  刘娟 二〇二〇年十月十五日 书记员  徐昕