江苏省江阴市人民法院民 事 判 决 书(2020)苏0281民初86号原告（反诉被告）：江阴市龙和重型机械有限公司，统一社会信用代码91320281784367424B，住所地江阴市利港街道华兴路**。法定代表人：朱华金，该公司董事长。委托诉讼代理人：顾小帮，江阴市西石桥法律服务所法律工作者。委托诉讼代理人：郑国平，男，该公司职员。被告（反诉原告）：常州萨维利铸造技术有限公司，统一社会信用代码91320411063258017X，住所地常州市新**春江镇赣江路**。法定代表人：陆翀，该公司董事长。委托诉讼代理人：殷鸿，江苏欣正律师事务所律师。原告（反诉被告）江阴市龙和重型机械有限公司（以下简称龙和公司）诉被告（反诉原告）常州萨维利铸造技术有限公司（以下简称萨维利公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年1月3日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。龙和公司的委托诉讼代理人顾小帮、郑国平，萨维利公司的委托诉讼代理人殷鸿到庭参加诉讼。本案现已审理终结。龙和公司向本院提出诉讼请求：1、判令萨维利公司支付货款268553元，并承担自2018年8月10日起至实际给付之日止按年利率6%计算的逾期付款利息。2、本案诉讼费用由萨维利公司承担。事实与理由：他公司与萨维利公司于2017年3月3日、3月12日分别就型板框及造型线签订合同书，合同总价款2685764元。他公司按约履行合同义务，并开具金额为2450378元的增值税发票。萨维利公司仅支付货款2426011元，尚结欠质保金268553元未予支付。根据合同约定，萨维利公司应于2018年8月10日支付款项。付款期限届满后，虽经他公司催要，但萨维利公司至今未支付剩余货款。为维护自身合法权益，故诉至法院。萨维利公司辩称，对于龙和公司主张的欠款金额无异议，但龙和公司违约在先，至今未有验收报告，对于龙和公司主张的利息他公司不同意支付。萨维利公司提出反诉请求：1、判令龙和公司支付逾期交货违约金270941.82元（造型线违约金期限自2017年6月26日至2017年8月11日共47天，2265764元*0.002/天*47天=212981.82元；型板框违约金期限自2017年6月4日至2017年8月11日共69天，420000元*0.002/天*69天=57960元）。2、判令龙和公司支付装配费18000元。3、本案诉讼费用由龙和公司承担。事实与理由：他公司与龙和公司分别于2017年3月3日、3月12日就型板框、造型线签订合同书，约定型板框交货期为合同生效后3个月，造型线为6月15日前完成所有设备制造，龙和公司迟延交货，每迟延一天，向他公司承担合同总额千分之二违约金。2017年4月17日，双方就造型线签订《补充协议》1份，约定龙和公司于2017年6月25日前完成所有设备制造。协议签订后，龙和公司未按约完成交货义务，直至2017年8月11日才交付货物，且部分设备未能完成装配及油漆。此后，龙和公司拒不履行装配义务，他公司只能安排自己员工进行装配，承担了18000元的加工费。在设备验收过程中，设备查出多项问题，未通过验收，龙和公司对此拒不整改。他公司自行对设备进行整改后交付客户，他公司向客户承担违约金102.06万元。龙和公司的违约行为给他公司造成了重大损失。龙和公司辩称，1、他公司在完成型板框制造后萨维利公司派员进行验收，由于需要在大型铁板平面安放，萨维利公司不具备该条件，且占用一定空间，故萨维利公司一直未通知他公司发货。2、萨维利公司应向他公司提供外购相关配件，并由他公司按图装配，但萨维利公司存在分批次交付配件的情况，最后一批配件于2017年8月2日才交付。他公司收到萨维利公司配件后需进行拼装、组装、抛光、打磨、喷涂等一系列工艺流程才可实际交付。他公司于2017年8月11日交付完毕，不存在逾期交货情况。3、他公司按照萨维利公司提供的图纸进行制作加工，在具备设备能够验收出厂情况下，由萨维利公司派员验收，经验收合格后交付萨维利公司，不存在装配费问题。综上，请求法院驳回萨维利公司的反诉请求。经审理查明事实如下：查明一：2017年3月3日，萨维利公司作为买方，龙和公司作为卖方，双方签订《型板框制造供货合同书》，合同约定：1、设备名称为型板框，合同总价420000元，上述合同总价为交钥匙价，包含合同原材料费、规定的标准间及外购件费、加工制造及装配费、出厂前调试费、运输包装费、增值税、备品备件易损件费用等，如本合同无重大变更，则在上述合同总价外，萨维利公司不承担其他任何费用或支付任何价款。2、付款及付款条件为：在合同生效后10天内，龙和公司向萨维利公司电汇支付合同总价30%金额计100000元作为预付款，龙和公司在焊接结束后第一次回火前验收结束10天内付中期30%计100000元，在制造结束总验收合格出厂前付到合同总额的90%计178000元。龙和公司开具100%的增值税发票。余下10%计42000元作为合同质保金，在质保期内，由于龙和公司设备质量及制作原因，导致不能满足技术协议要求，龙和公司无条件整改，产生的维修和整改等费用由龙和公司承担，如果龙和公司故意推诿整改责任，萨维利公司有权自质保金中扣除。查明二：2017年3月12日，萨维利公司作为买方，龙和公司作为卖方，双方签订《造型线机械制造供货合同书》一份，合同约定：1、龙和公司为萨维利公司制造造型机、合箱机、分箱机、分线机、顶箱机、捅箱机、转运车、冷却套小车等等，主要以钣金、焊接、回火、防锈油漆、加工、常规标准件、初装、部装、总装、并分拆后运输至萨维利公司（其中不包括油缸、气缸、推送部件齿轮齿条、主机轴承、所有电器设备），龙和公司制造设备单价为每吨18000元，预估重量90吨、总价预估为1620000元。冷却套小车制作单价为每吨13000元，预估重量40吨，总价预估为520000元，总计预估为2140000元。上述合同总价为按萨维利公司提供的图纸，包含合同设备所用原材料费、常规的标准件及外购件费、加工制造及装配费、出厂前部分分拆费、满足运输包装费、增值税等。2、付款及付款条件为：在合同生效后10天内，萨维利公司向龙和公司支付合同总价30%金额作为预付款642000元。萨维利公司在所制造设备结束验收合格出厂后一个月以内向龙和公司付到合同总额的90%。龙和公司开具100%的增值税发票。余下10%作为合同质保金，在十二个月质保期内，由于龙和公司设备质量及制作原因，导致设备不能满足技术协议要求，龙和公司需无条件整改，产生的维修和整改等费用由龙和公司承担，如果龙和公司故意推诿整改责任，萨维利公司有权自质保金中扣除。因非龙和公司原因，萨维利公司不能依照上述条件付款时，合同交货期自然顺延。龙和公司未按约定开具发票的，萨维利公司有权拒付其余款项，且交货期不顺延。龙和公司同意，为满足工期和建设方要求，龙和公司在执行合同过程中，有资金垫付的义务，保证工程按期完成。龙和公司接受萨维利公司以承兑汇票方式进行付款。3、交货及交货期：合同生效后分四批交货，4月30日前交04A分箱机、05A主机、06A分线机、08A合箱机；5月15日前交02A顶箱机、19A捅箱机，5月31日前交16A/16B冷却套小车，6月15日前完成所有合同设备的制造。在双方履行发货前各项合同义务后，龙和公司确保设备能够验收出厂，具备发货条件，由萨维利公司通知龙和公司发货。本合同项下的全部设备及其配套零部件，龙和公司应运送至萨维利公司工厂并卸车完毕，双方视为龙和公司向萨维利公司交付设备。相关技术资料、图纸、软件等萨维利公司应另行单独交付给龙和公司。4、质量保证及违约责任：龙和公司承诺验收之日起，设备的质保期为在签署验收报告之日起十个月免费保修。由于龙和公司延迟交货，每迟延一天，向萨维利公司承担合同总价千分之二的违约金。延迟超过30天，萨维利公司有权单方面解除本合同并保留向龙和公司追索相关损失的权利。由于萨维利公司迟延付款，每迟延一天，向龙和公司承担合同总价千分之二的违约金。2017年4月，龙和公司与萨维利公司签订《造型线机械制造供货补充协议》一份，约定事项如下：1、原合同约定在合同生效后10天内，龙和公司向萨维利公司支付合同总价30%金额的款作为预付款642000元，现变更为萨维利公司不支付预付款给龙和公司原合同生效。2、原合同约定的交货现变更为合同生效后分四批交货，5月15日前交04A分箱机、05A主机、06A分线机、08A合箱机；5月25日前交02A顶箱机、19A捅箱机，6月15日前交16A/16B冷却套小车，6月25日前完成所有合同设备的制造。在双方履行发货前各项合同义务后，龙和公司确保设备能够验收出厂，具备发货条件，由萨维利公司通知龙和公司发货。查明三：2017年6月10日，萨维利公司向龙和公司供应油缸数量型号为04A的5个，总重量为200.56公斤；型号为06A的3个，总重量为174.51公斤；型号为08A的3个，总重量为135.70公斤；减速机4个，总重量为320公斤。上述总重量为830.77公斤。2017年6月12日，萨维利公司向龙和公司供应气缸22个，总重量为45.34公斤；法兰安装件15个，总重量为10.05公斤；双耳环安装件2个，总重量为1.22公斤。上述总重量为56.61公斤。2017年6月29日，萨维利公司向龙和公司供应零部件共计164.37公斤。2017年7月14日，萨维利公司向龙和公司供应含油轴承、轴承、涨紧套、铜套，总重量为15.37公斤。2017年8月2日，萨维利公司向龙和公司供应齿轮、导轨、防松螺母，总重量为1056公斤。查明四：2017年6月20日，龙和公司向萨维利公司供应分箱机1套、合箱机1套，总重量为10834公斤。2017年6月20日，龙和公司向萨维利公司供应台车转运车2套，总重量为3916公斤。2017年6月23日，龙和公司向萨维利公司供应分线机1套、分线机支腿及调整垫板、转运车2套、拖链4件，总重量为10800公斤。2017年6月29日，龙和公司向萨维利公司供应压箱机构2套、气缸定位器5套、上箱转运车砂箱定位器1套、砂箱定位机构2套，总重量为297公斤。2017年7月3日，龙和公司向萨维利公司供应齿轮箱8套，总重量为4180公斤。2017年7月5日，龙和公司向萨维利公司供应导轨16件，总重量为1488公斤。2017年7月21日，龙和公司向萨维利公司供应推送装置1套、顶升模板1套、铣浇口杯装置1套，总重量为3656公斤。2017年7月24日，龙和公司向萨维利公司供应支撑梁1件、分砂过渡斗1件、料斗2件、PE板连接板等、滚轮装配1箱，总重量为12786公斤。2017年7月24日，龙和公司向萨维利公司供应铣浇口杯装置采购件、支撑梁4件、支座2件、立柱1件、结构组件1件、压头部分2件、导轨2件、调整垫板，总重量为19107公斤。2017年7月27日，龙和公司向萨维利公司供应灰铁件52件、导柱4件、罩壳1件，总重量为1027公斤。2017年8月2日，龙和公司向萨维利公司供应支架1件、部件、导轨1付、横向转运车B1套、横向转运车A架子1件、台车2套，总重量为11448公斤。2017年8月4日，龙和公司向萨维利公司供应冷却套转运车B1套、拖链支架及铣刀2件，总重量为979公斤，萨维利公司签收日期为2017年8月11日。2017年8月9日，龙和公司向萨维利公司供应冷却套转运车A1套、防侧翻支架6件、推送装置1套、主机配件、型板框4套、台车99套，总重量为48971公斤，萨维利公司签收日期为2017年8月11日。查明五：2017年10月13日，龙和公司向萨维利公司开具货物名称为型板框金额为420000元的增值税专用发票。2017年8月30日，龙和公司向萨维利公司开具货物名称为冷却套小车、合箱机、分箱机、冷却套转运车AB、齿轮箱、推送装置、顶升模板、铣浇口杯装置，金额共计1167134元的增值税专用发票。2017年10月13日，龙和公司向萨维利公司开具货物名称为横向转运车AB、支撑梁、立柱、结构组件、分砂过渡斗、分线机、转运车，金额共计863244元的增值税专用发票。审理中，龙和公司提供日期为2019年12月6日自行制作的结算清单说明1份，载明西子造型线总重99.09吨、单价每吨18000元、总价1783620元、实际开票1548234元、剩余发票235386元，台车总重37.088吨、单价每吨13000元、总价482144元、实际开票482144元，型板框总价42000元、实际开票42000元，备注已收2426011元（其中8800元代加工费不开票），实际货款2417211元，至2019年12月6日萨维利公司结欠款项268553元。2020年9月18日，龙和公司向萨维利公司开具1张货物名称为造型线机械制造金额235386元的增值税专用发票。2020年9月21日，萨维利公司签收龙和公司开具的发票。查明六：2017年7月22日，萨维利公司向龙和公司通过电子邮件寄送法务函1份，载明：“根据2017年3月3日订立的型板框制造供货加工合同书，我公司已于2017年3月6日付预付款，按照合同要求龙和三个月完成设备的制造，现在龙和尚未完成设备制造，我公司要求龙和在2017年7月30日前完成设备制造。否则我公司将按照合同约定依法采取有关措施，追究龙和公司的法律责任。要求龙和公司承担因延期交货引起的我公司的所有损失。”2017年7月22日，萨维利公司向龙和公司通过电子邮件寄送法务函1份，载明：“根据2017年3月21日订立的造型线机械制造供货加工合同书和2017年4月10日订立的造型线机械制造供货补充协议，约定龙和于2017年6月25日前完成所有合同设备的制造，我们根据合同和协议要求“买方在所制造设备结束验收合格出厂后一个月内向卖方付到合同总额的90%”，现我公司已付龙和货款97.6万元，至今仍只收到04A分箱机、06A分线机、08A合箱机等35.17吨货物，尚有16A/16B冷却套小车，11A/11B推送小车，05A主机尚未完成，导致我公司项目交货严重延期，而招致客户延期罚款的可能，现龙和公司还在制作的05A已经完成预装，正在拆解，我公司要求龙和严格按合同办事，并于2017年7月22日把05A主机全部发至我公司，并于2017年8月5日前完成所有合同约定义务。否则我公司将按照合同约定依法采取有关措施，追究龙和公司的法律责任，要求龙和公司承担因延期交货引起的我公司的所有损失。”审理中，萨维利公司提供其与杭州西子富沃德精密机械有限公司（以下简称西子公司）于2019年6月1日签订的债务冲抵协议书1份，载明双方于2016年12月6日签订了《设备采购合同书》（合同编号FWD201610013),就购销潮模砂有箱造型线的相关事宜进行了约定；根据《设备采购合同书》，截止本协议签订时，萨维利公司应向西子公司支付违约金共计102.06万元，西子公司对于新增费用102.13万元应支付给萨维利公司。两项债务互抵后，差额0.07万元，萨维利公司同意免除。对于102.06万元的违约金计算方式为萨维利公司影响天数134天，西子公司影响天数80天，相差54天，54天的违约金按合同总价0.1%每天计算为102.06万元。审理中，萨维利公司提供龙和验收情况汇总表1份，载明问题如下：1、外购件产品样本、产品说明书、产品合格证未提供；2、油漆时只涂了防锈漆，未按统一色对设备进行喷漆；3、未做到零件加工前编制加工工艺和装配工艺；4、加工过程中无工艺过程执行情况记录表；5、未提供产品合格证（实测记录、实验报告、鉴定报告）和出厂测试记录。审理中，萨维利公司提供整修装配工时清单1份，载明：“我公司委托贵司制作的西子造型线，其中32A铣冒口机、8套推送缓冲传动部分（因导轨问题多次装拆），因来不及交货由我司装配。其中32A装配工时32小时，推送装配工时2小时/台，按单台拆返一次计6小时/台，8台合计48小时；7101320500123辊道梁因折弯整修工时16小时，三项共计96小时。装配工时单价每小时187.5元，共计18000元整。”审理中，萨维利公司提供龙和设备质量问题汇总：1、型板框框压条间隙超标，最大间隙达2.5mm；2、型板框复位弹簧压缩后不均匀，不符合要求；3、型板框无加垫电阻器以及外联接器没有；4、型板框无油漆；5、无自检测报告，无法判断上平面是否符合要求；6、多触头块有2件报废；7、全部加油塞螺堵没有安装；8、推送机构导向板不合格，返工，所有导轨表面要求不合格；9、32A铣浇冒口机没有装配；10、04、06、08三大部分没有细部调整；11、05A主机没有总体组装，导柱有一根超差，无修正，有的地方无硬度；12、05A主机上的辊道不平整，需整修；13、冷却套小车油漆没有按要求，我们重新漆。”审理中，双方当事人均明确合同中未约定萨维利公司应当交付物品的时间，龙和公司认为型板框设备交付时间与合同约定时间不一致原因在于萨维利公司无场地堆放，所以要求他公司铺设钢板堆放型板框，萨维利公司对龙和公司所作解释不认可，明确他公司未告知龙和公司上述情况。对于萨维利公司主张装配费18000元，萨维利公司明确通过发邮件、打电话方式告知龙和公司设备存在的问题，但现在这些证据都找不到了。诉讼过程中，龙和公司明确萨维利公司应当支付逾期付款利息的数额及起算时间为33167元自2018年8月12日起，235386元自2020年9月21日起，均至实际给付之日止，按年利率6%计算。对于萨维利公司提出的型板框违约金他公司不应当支付，但对萨维利公司计算方式及数额无异议。上述事实，有《型板框制造供货合同书》、《造型线机械制造供货合同书》、结算清单、发票、发货清单、送货清单、设备配件送货单、图纸、补充协议、设备采购合同书、债务冲抵协议书、法务函、验收情况汇总表、工时清单、质量问题汇总及当事人陈述在卷予以佐证。本院认为，龙和公司与萨维利公司签订的《型板框制造供货合同书》、《造型线机械制造供货合同书》及补充协议，是当事人真实意思表示，无法定无效情形，应属合法有效。龙和公司主张萨维利公司结欠款项268553元，萨维利公司对于结欠款项数额无异议，本院对此依法予以确认。根据合同约定，萨维利公司对于剩余10%即分别为42000元、226576.40元合计268576.40元，因萨维利公司尚结欠268553元，本院认定对于其中的23.40元萨维利公司已经支付，其余款项应在质保期十二个月满后，即2018年8月11日到期后次日即2018年8月12日支付。因合同约定龙和公司未按约定开具发票的，萨维利公司有权拒付其余款项，因龙和公司在质保期届满前已经开具420000元全额发票，故对于42000元萨维利公司应于2018年8月12日支付。因萨维利公司已经共计支付龙和公司2417211元，该款项包含了42000元到期质保金中的8833元，故萨维利公司应当支付龙和公司质保金33167元。对于未开具发票的235386元（含质保金226576.40元、货款8809.60元）应自萨维利公司接到发票日即2020年9月21日支付款项。萨维利公司未按约支付款项，构成违约，萨维利公司应当支付龙和公司款项268553元及逾期付款利息。对于萨维利公司逾期付款，根据合同约定每迟延一天，向龙和公司承担合同总价千分之二的违约金，现龙和公司主张按年利率6%计算逾期付款利息，未超过合同约定，其主张于法有据，本院对此依法予以支持。萨维利公司主张龙和公司应当赔偿型板框违约金57960元（420000元×0.002×69天），根据合同约定龙和公司应于合同签订日2017年3月3日合同生效后3个月，龙和公司完成设备制造，在双方履行发货前各项合同义务后，龙和公司确保设备能够验收出厂，具备发运条件，但龙和公司直至2017年8月11日才将货物送至萨维利公司，龙和公司辩称是因萨维利公司要求其迟延发货，但未提供证据，本院对其辩称不予采信。根据合同约定，龙和公司每迟延一天，向萨维利公司承担合同总价千分之二的违约，现萨维利公司要求计算龙和公司自2017年6月4日至2017年8月11日共计69天的违约金57960元，于法有据，本院对此依法予以支持。萨维利公司主张龙和公司应当赔偿造型线违约金212981.82元，根据双方签订的合同及补充协议，龙和公司应于5月15日前交04A分箱机、05A主机、06A分线机、08A合箱机；5月25日前交02A顶箱机、19A捅箱机，6月15日前交16A/16B冷却套小车，6月25日前完成所有合同设备的制造。根据龙和公司提供的送货单显示，其交付合同项下的货物时间为2017年6月20日交付04A分箱机、8A合箱机、4A台车转运车、08A台车转运车，2017年6月23日06A分线机、分线机支腿、调整垫板、转运车、08A转运车及拖链，2017年6月29日4A压箱机构、08A气缸定位器、08A砂箱定位机构、06A气缸定位器、上箱转运车砂箱定位器，2017年7月3日齿轮箱，2017年7月5日导轨，2017年7月21日推送装置、顶升模板、铣浇口杯装置，2017年7月24日支撑梁、分砂过渡斗、料斗、PE板、连接板、滚轮装配，2017年7月24日铣浇口杯装置采购件、支撑梁、支座、立柱、结构组件、压头部分、导轨、调整垫板，2017年7月27日灰铁件、导轨、罩壳，2017年8月2日支架、部件、导轨、横向转运车、横向转运车架子、台车，2017年8月4日冷却套转运车、拖链支架、铣刀，2017年8月9日冷却套转运车、防侧翻支架、推送装置、主机配件、台车。萨维利公司供应配件的日期分别为2017年6月10日04A油缸、06A油缸、08A油缸、减速机，2017年6月12日气缸、法兰安装件、双耳环安装件，2017年6月29日部分零件，2017年7月14日轴承、涨紧套、铜套，2017年8月2日齿轮、齿条、导轨、防松螺母。对于龙和公司延迟交货原因，龙和公司陈述是由他公司加工设备中由萨维利公司提供配件，由他公司进行组装、抛光、打磨，萨维利公司提供配件最后日期为2017年8月2日，致使他公司交付时间顺延至2017年8月11日。本院认为，对于造型线机械制造，根据合同约定由萨维利公司供应油缸、气缸、推送部分齿轮齿条、主机轴承、所有电器设备，因萨维利公司直至2017年8月2日才将供应材料全部交付完毕给龙和公司，现其主张龙和公司应对此完成合同项下货物供应承担延迟交付责任，本院认为龙和公司在接收萨维利公司供应内容后完成加工，虽与合同约定交付时间不一致，但延期交付的责任根据现有证据不能归责于龙和公司，本院对龙和公司该项诉讼请求不予支持。萨维利公司主张龙和公司支付装配费18000元，对此其提供了验收情况汇总表、整修装配工时单、质量问题汇总，但未提供证据证明其公司将龙和公司设备存在问题在质保期内提出质量异议，且龙和公司未按要求予以修理，故其主张龙和公司支付装配费18000元，本院根据萨维利公司提供的现有证据不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十三条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十二条之规定，判决如下：一、常州萨维利铸造技术有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内支付江阴市龙和重型机械有限公司款项268553元及逾期付款利息（其中33167元自2018年8月12日起，235386元自2020年9月21日起，均至实际给付之日止，按年利率6%计算）。二、江阴市龙和重型机械有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内支付常州萨维利铸造技术有限公司违约金57960元。三、驳回常州萨维利铸造技术有限公司的其他反诉请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，则应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费5330元、保全费1920元，合计7250元（江阴市龙和重型机械有限公司已预交），由常州萨维利铸造技术有限公司负担，于本判决发生法律效力之日起十日内给付江阴市龙和重型机械有限公司；反诉案件受理费减半收取计2820元（常州萨维利铸造技术有限公司已预交），由江阴市龙和重型机械有限公司负担565元，由常州萨维利铸造技术有限公司负担2255元，于本判决发生法律效力之日起十日内给付常州萨维利铸造技术有限公司。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，同时，根据上诉请求，按照《诉讼费用交纳办法》规定的标准预交第二审案件受理费，上诉于江苏省无锡市中级人民法院(详见《江阴市人民法院上诉须知》)。审 判 长  尹德元人民陪审员  张燕萍人民陪审员  徐 群二〇二〇年十月九日书 记 员  张 燕附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。2、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十二条买受人在检验期间、质量保证期间、合理期间内提出质量异议，出卖人未按要求予以修理或者因情况紧急，买受人自行或者通过第三人修理标的物后，主张出卖人负担因此发生的合理费用的，人民法院应予支持。