河北省邢台市信都区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）冀0503民初883号 原告（反诉被告）:邢台市永腾建筑工程有限公司，住所地邢台市信都区冶金北路**，统一社会信用代码911305005661708693。 法定代表人：谢海水，系该公司经理。 委托代理人：张旭辉、王东力，河北万**律师事务所律师。 被告（反诉原告）：邢台市瑞达房地产开发有限公司，住，住所地：邢台市信都区中兴西大街**一社会信用代码91130521679937616Y。 法定代表人：霍海臣，系该公司执行董事。 委托代理人：丁玉华，系河北甲信律师事务所律师。 委托代理人：李荣增。 第三人：河北太行宏业建设集团有限公司邢台分公司（曾用名河北建太汇土木工程有限公司邢台分公司），住所地，住所地：邢台市信都区郭守敬北路**康居公寓**楼**301会信用代码91130500560484197F。 负责人：王世成。 原告（反诉被告）邢台市永腾建筑工程有限公司（以下简称永腾公司）与被告（反诉原告）邢台市瑞达房地产开发有限公司（以下简称瑞达公司）、第三人河北太行宏业建设集团有限公司邢台分公司（以下简称太行宏业）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后依法适用普通程序，于2020年9月7日公开开庭进行了审理。原告邢台市永腾建筑工程有限公司的委托代理人张旭辉、王东力，被告邢台市瑞达房地产开发有限公司的委托代理人丁玉华、李荣增到庭参加诉讼。第三人河北太行宏业建设集团有限公司邢台分公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告邢台市永腾建筑工程有限公司向本院提出诉讼请求，1、依法判令被告支付原告工程款1600万元（该工程款以委托鉴定机构所作鉴定结论为准；2、被告支付原告待工及违约损失等30万元（该损失以最终实际发生及委托鉴定机构所作鉴定结论为准）；3、被告立即提供银河亿德仕家三期施工许可证；4、诉讼费、保全费及保险费由被告承担。事实与理由，被告邢台市瑞达房地产开发有限公司开发建设位于邢台市的银河亿德仕家三期（1、3、6、7、12、13楼、幼儿园及地下车库）工程项目。2016年5月25日原告邢台永腾建筑工程有限公司中标该工程。2016年5月27日原、被告签订合同编号20160016《河北省建设工程施工合同》。合同签订后原告依约进行工程施工，但被告未按约定提供施工条件及支付工程款，自2018年1月10日起施工现场已无施工许可证致使原告至今仍待工，原告多次找被告索要工程款并交涉施工相关情况至今被告未答复，原告为此诉至法院请求支持诉讼请求。 被告邢台市瑞达房地产开发有限公司辩称，原告所诉无事实及法律依据，原告所施工的部分工程不但远没有原告所称的工程价值，原告施工中管理缺失未留存和提交相关的质量管控资料，以至于不能证明案涉工程质量合格，诉讼过程中经质量鉴定机构对案涉工程进行鉴定，结论为主体工程不合格，故在本案合同无效的情况下，根据《建设工程施工合同司法解释一》第二条的规定，原告主张工程款的前提经竣工验收合格的前提并不具备，本案也无司法解释第十三条我公司擅自使用的情形，故原告诉请无事实及法律依据，本案中因系质量不合格责任方为施工方，故其诉请发包方承担停工违约等损失无事实及法律依据，原、被告之间的合同均已确认无效或解除，原告也已从发包人现场清场撤离，故其主张我公司提供施工许可证已无现实基础，综上，在原告无相关请求权基础诉请我公司相关诉讼、鉴定等相关费均由施工方承担。 第三人河北太行宏业建设集团有限公司邢台分公司未向本院提交书面答辩状。 （反诉原告）被告邢台市瑞达房地产开发有限公司向本院提出反诉请求，请求判令反诉被告承担长期停工、工期延误给反诉原告带来的损失暂计99万元；2、请求判决反诉被告履行现有工程的质量义务交付相应的施工资料，并根据合格工程量结算；3、请求依法确认双方2017年5月11日签订的《桩基施工合同》无效；4、评估鉴定费、质量鉴定费、诉讼费等由反诉被告承担。事实与理由，反诉原告与反诉被告签订合同后不能履行合同基本义务，在合同约定工期私自长期停工、不听甲方指令严重延误工期，至今合同签订三年后仍留给甲方一个烂尾工程，也未交付任何施工验收资料。后瑞达公司起诉永腾公司解除合同并退场，经审理邢台市中级人民法院2018年6月22日作出终审判决，确认双方所签订的三期建设工程合同无效，并判令永腾公司十五日内从原告瑞达公司三期项目工地撤场，前述判决清场已在桥西法院执行完毕，后永腾公司另诉我公司工程款，我公司同意在公平造价的基础上结算。但永腾公司亦应当赔偿我公司长期停工的相应损失，也应将施工资料交付我公司。同时双方2017年5月11日签订的《桩基施工合同》也是前述招标工程中的一部分，故应在本次诉讼中一并确认无效。综上，反诉原告瑞达公司故提起本反诉，请求人民法院依法支持瑞达公司的反诉请求，为维护瑞达公司合法利益。 （反诉被告）原告邢台市永腾建筑工程有限公司辩称，针对第一项诉请，不存在系原告公司停工对被告造成损失的事实，本案所涉工程停工是被告原因导致，是被告对原告造成长期待工的事实；2、原告不认可在原告诉讼中质量鉴定结论，鉴定人员向法庭说明，其鉴定人说明只是质量瑕疵不影响工程使用及安全；3、被告要求有资质的加固原告不同意，双方再签订大小合同，对于工程施工中的质量问题，应按施工行为的惯例进行修复；4、不同意赔偿被告公司要求的车库不合格和拆除的损失，因施工中存在的质量瑕疵不存在侵权行为，是施工过程当中正常现象，且涉案工程未达成拆除的情形，原告公司同意按施工常态中修复；5、原告从未支付过被告公司工程款，不存在返还工程款的事实，综上，应驳回被告公司反诉请求。 第三人河北太行宏业建设集团有限公司邢台分公司未向本院提交书面反诉答辩意见。 本院经审理认定事实如下，被告邢台市瑞达房地产开发有限公司开发建设位于邢台市的银河亿德仕家一、二、三期（1、3、6、7、12、13楼、幼儿园及地下车库）工程项目。2016年5月25日原告邢台永腾建筑工程有限公司中标该工程，2016年5月27日原、被告签订合同编号20160016《河北省建设工程施工合同》，合同签订后进场进行施工，建成银河亿德仕家一、二期工程，该公司考虑到三期工程也是其施工建设，故对于三期工程的地下车库主体工程进行了施工建设。由于原、被告就一、二期工程发生矛盾，原告退出该工程项目的施工也不再进行三期施工建设，引起本次诉讼原告要求被告支付三期地下车库工程款及搭建临建设施的费用。在诉讼中，原告邢台市永腾建筑工程有限公司申请对银河亿德仕家三期已完成工程进行评估，本院依法委托河北正宏工程造价咨询有限公司进行评估，该机构作出冀正宏造咨询（2018）第364号银河亿德仕家（三期）已完成施工工程造价鉴定意见书。原告邢台市永腾建筑工程有限公司申请对银河亿德仕家三期临建房进行造价评估，本院依法委托河北泽丰房地产评估有限公司进行评估，该机构作出冀泽估［2019］字第111-04022号房产评估报告及补充评估报告。原告邢台市永腾建筑工程有限公司又申请对银河亿德仕家小区（1＃、3＃、6＃、7＃、12＃、13＃住宅楼）已完混凝土桩基工程进行造价评估，本院依法委托河北正宏工程造价咨询有限公司进行评估，该机构作出冀正宏鉴定（2019）第117号工程造价鉴定意见书，依照该报告原、被告及第三人就混凝土桩基工程达成调解，本院出具调解书三方已履行完毕。另查，在完成上述鉴定后，原告邢台市永腾建筑工程有限公司申请对对银河亿德仕家三期车库主体结构工程的质量是否合格进行鉴定，本院依法委托北京市建筑工程研究院建设工程质量司法鉴定中心进行鉴定，该机构出具北京建研院司鉴中心（2019）建鉴字235号司法鉴定意见书，认定：钢筋间距、数量符合设计要求；钢筋保护层厚度不符合设计要求；混凝土强度符合设计要求；柱、梁截面尺寸符合设计要求。经鉴定人员解释是因为钢筋保护层厚度不符合设计要求，故认定车库主体结构质量不合格。原、被告双方就三期车库工程的工程质量争议较大，各执一词。 本院认为，建设工程施工合同解除后已完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款。本案中，原告邢台市永腾建筑工程有限公司银河亿德仕家三期车库等工程系原告邢台市永腾建筑工程有限公司施工完成，因原告邢台市永腾建筑工程有限公司施工的车库系银河亿德仕家三期项目的一部分工程，银河亿德仕家三期项目尚未竣工，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第三条的规定，银河亿德仕家三期项目竣工后应由规划、设计、施工、监理、建设等相关部门进行综合竣工验收，以最终确定原告邢台市永腾建筑工程有限公司施工的银河亿德仕家三期已完成工程是否合格，据此才能确定被告应否支付相应的工程款。被告瑞达公司反诉提出的扣除已付工程款及工程延误损失、进行工程修复应在相关部门进行综合竣工验收时一并处理，如有纠纷可另行诉讼。综上，原告邢台市永腾建筑工程有限公司诉请支付银河亿德仕家三期已完成工程款，证据不足本院不予支持。依照《中华人民共和国民法通则》第一百零六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第三条、第十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四的规定，判决如下： 一、驳回原告邢台市永腾建筑工程有限公司的诉讼请求。 二、驳回反诉原告（被告）邢台市瑞达房地产开发有限公司的反诉诉讼请求。 案件受理费119,600元，由原告邢台市永腾建筑工程有限公司负担。反诉案件受理费30,720元，由反诉原告（被告）邢台市瑞达房地产开发有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省邢台市中级人民法院。 审 判 长  徐文涛 人民陪审员  秦 艳 人民陪审员  陈 悦 二〇二〇年十月二十一日 书 记 员  宋 艺