河南省宜阳县人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0327民初1861号原告：李俊世，男，汉族，1953年3月28日出生。住河南省驻马店市驿城区。委托诉讼代理人：刘国亮，驻马店市驿城区天中法律服务所法律工作者。特别授权代理，即代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行调解、和解，代签、代收法律文书等。委托诉讼代理人：党倩，驻马店市驿城区天中法律服务所法律工作者。特别授权代理，即代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行调解、和解，代签、代收法律文书等。被告：洛阳富跃羊业有限公司。住所地，洛阳市宜阳县樊村镇李寨村。法定代表人：康亚辉，经理。被告：胡席文，男，汉族，1969年11月17日出生。住江西省南昌市新建区。被告：龚晓群，男，汉族，1963年10月6日出生。住江西省南昌市青山湖区。原告李俊世与被告洛阳富跃羊业有限公司、胡席文、龚晓群建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年8月5日立案受理，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告李俊世委托诉讼代理人党倩到庭参加了诉讼。被告洛阳富跃羊业有限公司、胡席文、龚晓群经本院依法送达开庭传票，无正当理由未到庭参加诉讼，本案缺席审理。本案现已审理终结。原告李俊世向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告向原告支付土方挖运平费用371052元及利息38960.46元(利息从2018年9月7日起至清偿之日止，按资金占用费年利率6%计算利息，暂计算2018年9月7日至2020年6月7日期间的利息);2.由被告承担本案的诉讼费用。事实与理由：原告从事土方挖、运、平工程工作，被告胡席文、龚晓群合伙承包了被告洛阳富跃羊业有限公司的施工工程，2018年7月份，原告应被告胡席文、龚晓群的要求，为其在洛阳富跃羊业有限公司发包的工地上做土方工程的挖、运、平施工，双方并签订了建设工程施工合同和新建工程施工合同书，原告按照合同的约定履行挖、运、平工作，在工作期间，由于被告的原因不能正常施工，导致在施工期间多次出现窝工、停工现象，被告龚晓群针对工地上施工的情况以及给原告造成的损失，先后10次给原告以停工补偿费、补偿款、停工补偿款、调车费、欠补偿款、工程款、停工补助款的名义立下了应当向原告支付的各种费用，合计数额为371052元。经原告催要，至今分文没有支付，而被告胡席文、龚晓群以被告洛阳富跃羊业有限公司欠其工程款没有结算为由，一拖再拖，原告只好根据法律规定，将三被告诉至法院，以实现原告的诉讼请求。被告洛阳富跃羊业有限公司、胡席文、龚晓群应诉后未向本院提交答辩意见。本院经审理认定事实如下：2018年7月11日，以被告胡席文为发包人（甲方）、原告李俊世为承包人（乙方），双方签订《施工合同》一份，约定：工程名称为洛阳富跃羊业有限公司新建工程，工程地点为河南洛阳，工程内容为富跃羊业土方工程。由于甲方原因造成的停工、误工，由双方协商，按市场机械误工价给予乙方补偿。（挖机机1000/天，车辆500/天，装载机车辆500/天，人工200/天）。工程量暂估为150万立方米，按自然方装、运、平，每立方米单价5元，最终以实际发生的工程量据实结算。结算方式，1、按每个月工程量结付90%,剩余10%滚动支付；2、乙方车辆到达现场，甲方支付调车费，挖机每台100**元，车辆每台20**元在月结中扣除；3、甲方按市场价提供油料给乙方，生活费、修理费在月结中扣除。该《施工合同》落款甲方处有被告胡席文签字，落款乙方处有原告李俊世签字，被告龚晓群也在落款最后处签字。2018年7月26日，以被告龚晓群为发包人（甲方）、原告李俊世为承包人（乙方），双方签订《洛阳实跃羊业新建工程施工合同书》一份，约定：甲方负责乙方施工期间的机械维修费，人员生活费（从工程结算中扣除）。乙方车辆到达现场，甲方支付调车费，铲车每台80**元、挖机每台50**元、车辆每台20**元在月结中扣除。甲方负责施工机械用油，保证及时供应并保质保量。供油价格以市场价为准。油款从工程结算款中扣除。从合同签订之日起由于甲方原因造成的停工、误工，按市场机械误工价给予乙方补偿，挖机1000元/每天、运输车500元/每天、铲车500元/每天、人工200元/每天。施工范围按自然方（500米内）挖、装、运、平，超出范围每百米加0.1元。每月结算一次，结算价格为陆元/每立方米（税后价）。结算后在五个工作日内付款90%,剩余10%滚动支付。工程完工经甲方验收合格后全部工程款在10个工作日内一次性结清，如果不能按时支付工程款造成工人闹事其后果均由甲方承担。合同工作量预估为150万立方（结算时以实际测量数为准）。该合同落款甲方代表处有龚晓群的签名，落款乙方代表处有李俊世的签名。2018年7月-8月，原告李俊世安排挖掘机、铲车、运输车、人员对上述施工合同约定的土方工程进行了部分施工。2018年8月1日，被告龚晓群在一张《停工补偿款》凭条上签字，该凭条载明：从7月15日至7月31日，洛阳富跃羊业有限公司开工典礼，共十七天，工作3天，由于甲方原因又复工3天，按合同规定补助机械费、人工费每天5000元，停工十一天，共计伍万伍仟元整（小写55000元）。2018年8月11日，被告龚晓群在一张《停工补助款》凭条上签字，该凭条载明：从8月1日至8月10日，洛阳富跃羊业有限公司由于甲方原因停工，勾（钩）机每天1000元×10天=10000元，铲车2台每天500元×10天×2台=10000元，翻斗车每天500元×10天×2台=10000元，14个人工每天200元×10天=28000元，共计五万捌仟元正，小写58000元。2018年8月14日，被告龚晓群在一张《工程款》凭条上签字，该凭条载明：富跃羊业公司A区土方量8977方，总计工程款53852元整。同日，被告龚晓群在一张《欠补偿款》凭条上签字，该凭条载明：因甲方施工有误，余土太多，经公司决定，另测标高，再加一层，造成二次施工，挖运平补偿机械费叁万元正，小写30000元。2018年8月20日，被告龚晓群在一张《调车费》凭条上签字，该凭条载明：调机械进场费，勾（钩）机1台100**元，铲车2台，5000元/台×2=10000元，翻斗车2台×20**元/台=4000元，共计贰万肆仟元正，小写24000元。同日，被告龚晓群在一张《停工补助款》凭条上签字，该凭条载明：从8月11日至8月20日，（洛阳富跃羊业有限公司）由于甲方原因停工，经三方同意，勾(钩)机每天1500元×10天=15000元，铲车2台每天600元×2台×**天=12000元，翻斗车每天600元×2台×**天=12000元，人工14人每天200元×14天=28000元，共计陆万柒仟元正，小写67000元。2018年8月22日，被告龚晓群在一张《补偿款》凭条上签字，该凭条载明：挖机、铲车、翻斗车、人工8月21日至8月22日，2天，共计壹万壹仟元整，小写11000元。2018年8月24日，被告龚晓群在一张《停工补偿款》凭条上签字，该凭条载明：挖机、铲车、翻斗车、人工8月23日至8月24日两天，壹万壹仟元整，小写11000元。2018年8月27日，被告龚晓群在一张《停工补偿款》凭条上签字，该凭条载明：挖机、铲车、翻斗车、人工8月24日至8月27日，机械费20700元，人工3天×30人=6000元，共计20700元正，（贰万另柒佰元正）。2018年9月7日，被告龚晓群在一张《停工补偿款》凭条上签字，载明：从8月29日至9月7日，总计10天，人工费、机械费，挖机一台10**元/天×10天=10000元,铲车500元/天×2台×**天=10000元，翻斗车每台5**元/天×2台×**天=10000元，人工费1050元/天×10天=10500元，共计肆万另伍佰元正，小写40500元。本院认为：被告胡席文、龚晓群将洛阳富跃羊业有限公司的土方工程发包给原告李俊世施工，原告李俊世组织机械、人员进行了部分施工，施工期间，因停工给原告李俊世造成了损失，由原告李俊世与被告胡希文、龚晓群签订的施工合同，被告龚晓群签字确认的补偿款、工程款、调车费等款项的书面凭条，以及原告的庭审陈述予以证明，证据充分，本院予以认定。被告胡席文、龚晓群应诉后未予答辩，应视为对原告主张事实的认可。原告诉称被告胡席文、龚晓群系合伙关，原告提交的2018年7月11日的《施工合同》落款处有胡席文、龚晓群的签名，本院予以认定。原告提交的有被告龚晓群签字确认的补偿款、工程款、调车费等款项的书面凭条共计10份，载明各款项共计371052元，原告要求被告胡席文、龚晓群向其支付371052元，理由正当，本院予以支持。原告要求被告承担自2018年9月7日起至清偿之日止，按年利率6%计算的利息。因原告仅是部分施工，原告主张的款项中多为损失补偿款，对于损失补偿款原告李俊世和被告胡席文、龚晓群对付款时间没有约定，故利息从原告起诉之日（2020年8月5日）起计算。原告主张利息按年利率6%计算没有依据，应按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。关于被告洛阳富跃羊业有限公司是否应承担责任。被告洛阳富跃羊业有限公司未向原告发包工程，原告也未提交证据证明被告洛阳富跃羊业有限公司与被告龚晓群、胡席文之间的关系，原告主张的款项大部分为补偿款，故原告要求被告洛阳富跃羊业有限公司承担付款责任，理由不足，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告胡席文、龚晓群于本判决生效之日起二十日内向原告李俊世支付工程款、补偿款、调车费等共计371052元，并支付自2020年8月5日起至实际履行之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息。二、驳回原告李俊世的其他诉讼请。如不按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费减半收取3725元，由被告胡席文、龚晓群共同负担3371元，原告李俊世负担354元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省洛阳市中级人民法院。审判员  梁高峰二〇二〇年十月十日书记员  马田田本案引用法律条文《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。