河南省息县人民法院民 事 判 决 书（2020）豫1528民初3841号原告:信阳艾米安防科技有限公司，住所地河南省信阳市浉河区礼节路万家灯火**楼**，统一社会信用代码91411502MA465H249X。法定代表人:冯笑影，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：肖阳，该公司工作人员。委托诉讼代理人：蒋世龙，河南以德律师事务所律师。被告:信阳市四相安防设备有限公司，住所地，住所地河南省信阳市浉河区车站街道浉河北路豫武邸府**楼**705会信用代码91411502MA46FTGE70。法定代表人：宋志衡，该公司总经理。委托诉讼代理人：苏猛，河南天宾律师事务所律师。原告信阳艾米安防科技有限公司（下称艾米公司）与被告信阳市四相安防设备有限公司（下称四相公司）合同纠纷一案，本院于2020年8月14日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告信阳艾米安防科技有限公司的委托诉讼代理人肖阳、蒋世龙及被告四相公司的委托诉讼代理人苏猛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告艾米公司向本院提出诉讼请求：1.依法判决确认被告发送的《解除合同通知书》无效；2.依法判决被告支付所欠原告工程劳务款115000元(15000元减已付35000元)及代购材料款10743元；3.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2019年7月19日艾米公司与四相公司签订了《息县大河文锦小区弱电施工承包合同》(以下简称“承包合同”)，合同约定有工期为90天(但因不可抗力原因延期的除外)，开工日期双方共同商定为2019(合同首页笔误为2017年)年7月22日，并由监理公司共同签证，竣工日期以乙方所承担的所有项目完工并经甲方(即四相公司)、监理公司共同验收合格日为准(事实该工程并未有监理公司监管)。工程款采取乙方(即艾米公司)预垫资方式，每30天甲方结算一次生活费给乙方，每次费用为5000元整，工程余款部分待全部工程完工经甲方验收合格后一次性向乙方支付等内容。承包合同签订后，艾米公司按照合同约定时间到达息县大河文锦小区准备施工，但由于当时大河文锦小区仍处于地基施工阶段，三通一平也未达到施工标准，因此，艾米公司于2019年9月1日在大河文锦小区达到部分施工标准后，才正式进场进行施工。不仅如此，因大河文锦小区整体施工进度缓慢，施工条件未能达标等原因，耽误了艾米公司工程的整体进程，导致艾米公司在2019年10月至2020年1月期间时常处于千干停停的状态。随后又因“新冠肺炎疫情”爆发，整个工程再一次陷于长时间停滞状态。2020年4月初，艾米公司在接到四相公司通知后便及时组织人员进场继续施工，但在此期间因四相公司一直长期拖欠应支付合同约定的生活费和艾米公司为其代购的材料款(该合同第六条第四项明确约定:甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项)，以及四相公司提供的部分材料因未达标(附件说明当庭提交)无法进行安装等因素和部分场地不符合施工条件等因素，最终导致艾米公司在2020年7月8日才基本完工。就在艾米公司等待混凝土凝固后安装人行门及准备进行最终设备调试时，四相公司却于2020年7月10日以艾米公司擅自停工，严重超出合同约定的工期为由，向艾米公司发送了《解除合同通知书》，并强调将自行组织人员进场施工。艾米公司收到该通知后，及时与四相公司联系准备就如何解除合同相关事宣进行商讨，但四相公司却不予理会，执意安排组织其他人员进场施工，导致原告无法继续进行收尾工作。因此，艾米公司为维护自身合法权益和农民工的切身利益，现依法向法院提起诉讼，望判如所诉。被告四相公司公司辩称，1.艾米公司严重违约导致四相公司不能实现合同目的，四相公司根据法律规定解除合同于法有据，应当予以支持，根据双方签订的合同约定，艾米公司应当于2019年12月1日前完成全部施工并经四相公司验收，但是艾米公司一直拖延到2020年7月份尚未完工，即便扣除掉疫情影响时(2020年1月23日至2020年3月18日)，艾米公司也已经严重超期；2.艾米公司未完全完成施工且已经完成的工程量未经双方结算及验收，艾米公司无权要求四相公司支付工程款，本案中，双方未办理验收结算手续，被答人也没有证据证明其向四相公司提交过竣工验收报告，故艾米公司直接起诉要求四相公司支付工程款，不应当予以支持；其次，艾米公司施工工程系四相公司与信阳天丰置业有限责任公司签订《弱电智能化系统安装承包合同》中的一部分，由于艾米公司未按时施工导致信阳天丰置业有限公司未支付工程款给四相公司，此情况系艾米公司过错导致。因此，艾米公司无权要求四相公司支付工程款；3.四相公司没有委托艾米公司代购材料款，对其该项主张不予认可。本案经审理认定的事实如下：2019年7月19日，四相公司（甲方）与艾米公司（乙方）签订《息县大河文锦小区弱电施工承包合同》，四相公司代表何富洋、艾米公司代表肖阳分别在合同上签名予以确认。该合同约定主要内容为：一、工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工(具体详见施工图及详单)：1.地下停车场、小区内部、电梯轿厢、高空平台摄像头安装；2.综合布线(含光纤、供电线路、数据线、无线传输)；3.机房地板及吊顶，机柜线路汇聚、归整(含一期机房迁入)；4.拼接屏安装、调试(含一期监视器迁入)；5.平移门、平推门、道闸安装、调试(含旧系统升级人脸识别及闸机挪装)；6.立杆埋设。二、合同工期为90天，开工日期为2019年7月22日。三、合同总价为150000元。五、本协议工程款由乙方预先垫资，每30天甲方给乙方结算一次生活费，每次费用为五千元（￥5000元），工程款剩余部分待全部工程完工经甲方验收合格后一次性向乙方支付。六、1.甲方负责为该工程提供临水、临电及计量工作，为本工程甲方用水、用电所产生的电缆、水管及配套设备的费用由甲方承担。2.乙方应严格按照本协议约定的工期完成工程施工，如不能按期完成施工，每拖延一天乙方须向甲方支付壹仟元整(￥1000元)违约金，但如因不可抗力原因延期的除外。3.乙方向甲方承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。4.甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。合同签订后，因大河文锦小区不具备弱电施工条件，四相公司与艾米公司达成一致意见，自2019年9月1日开始进场施工。2019年9月27日，四相公司通过微信群向艾米公司发出通知：“大和文锦目前是停工阶段，九月二十六到十月三号。期间可能会随时施工。”截至2019年11月22日，大河文锦小区门岗亭未完成基础工程，弱电工程设备无法安装。2020年5月26日，大河文锦小区部分电梯进水、没有电，弱电工程设备无法安装。截至2020年7月，讼争工程综合布线已全部完成，摄像头完成315个，道闸安装10套，平开门、预埋件全部完成，四相公司已将已安装的设备等投入使用。2020年7月10日，四相公司向艾米公司发出《解除合同通知书》，该通知书于2020年7月12日到达艾米公司。另查明，弱电监控施工人员孟令虎与四相公司代理人何富洋的微信聊天记录显示，2019年10月24日，讼争工程的施工图纸未交付至施工人员手中，2020年5月21日，双方因施工安装材料购买问题进行协商，何富洋委托孟令虎购买膨胀塞。上述事实，有书证、证人证言及庭审笔录等证据在卷证明，应予认定。本院认为，合同当事人依法享有债权，同时应当遵循公平原则、诚实信用原则确定各方的权利和义务，全面履行合同义务。本案中，艾米公司按照与四相公司公司的约定完成了大部分弱电工程的施工，讼争工程虽未进行竣工验收，但是四相公司已投入使用，应视为已竣工，故对艾米公司请求四相公司支付劳务费的请求予以支持。因艾米公司对代购材料款的请求提供的产品报价单系其单方面制作，无四相公司确认凭证，相关微信聊天记录不足以证明该报价单的真实性、客观性，故本院对艾米公司的该项诉求不予支持。关于四相公司辩称艾米公司施工期限超出合同约定期限而严重违约的理由，本院认为艾米公司的施工期限虽然超出了其与四相公司约定的施工期限，但是艾米公司超期施工的主要原因是进场施工条件未成就以及进场施工后大河文锦小区的弱电工程部分工程施工条件不具备等不能归责于艾米公司的客观原因，并无证据证明艾米公司系主观故意为之，本院对四相公司的该项辩称意见不予采信，对艾米公司请求确认四相公司向其发出的《解除合同书》无效的诉求予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第一百一十八条、《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定，判决如下：一、被告信阳市四相安防设备有限公司于2020年7月10日向原告信阳艾米安防科技有限公司发出的《解除合同通知书》无效；二、被告信阳市四相安防设备有限公司于本判决生效之日起十日内向原告信阳艾米安防科技有限公司支付工程劳务费115000元；三、驳回原告信阳艾米安防科技有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2814元，减半收取为1407元，由被告信阳市四相安防设备有限公司负担1300元，由原告信阳艾米安防科技有限公司负担107元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，预交上诉费，并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于河南省信阳市中级人民法院。审判员  徐无己二〇二〇年十月十五日法官助理王淑娟书记员宋刚强