湖北省宜都市人民法院民 事 判 决 书(2019)鄂0581民初2062号原告：湖北匠星古建工艺制品有限责任公司，住所地湖北省宜都市枝城镇丹阳大道**，统一社会信用代码91420581MA497N8Q7Y。法定代表人：刘念，女，生于1987年6月15日，汉族，湖北省宜都市人，住湖北省宜都市，该公司总经理。委托诉讼代理人：李俊峰，男，生于1987年8月3日，汉族，湖北省枝江市人，住湖北省枝江市。委托诉讼代理人：胡伟，湖北峡光律师事务所律师。被告：淄博焱一窑炉有限公司，住，住所地山东省淄博市张店区杏园西路**民泰大厦**一社会信用代码91370303MA3MM8NU63。法定代表人：付震，男，生于1996年8月3日，汉族，山东省淄博市人，住山东省淄博市淄川区，该公司负责人。被告：付长春，男，生于1972年8月27日，汉族，山东省淄博市人，住山东省淄博市淄川区。原告湖北匠星古建工艺制品有限责任公司与被告淄博焱一窑炉有限公司、付长春承揽合同纠纷一案，本院于2019年8月20日立案受理后，依法适用简易程序，于2019年9月12日公开开庭进行了审理。原告湖北匠星古建工艺制品有限责任公司的委托诉讼代理人胡伟到庭参加诉讼，被告淄博焱一窑炉有限公司、付长春经本院传票传唤无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告湖北匠星古建工艺制品有限责任公司向本院提出诉讼请求：两被告连带返还原告已支付款项677750元，赔偿损失2064420元，并承担本案诉讼费用。原告在审理过程中变更诉讼请求第一项为两被告连带返还原告已支付款项684824元。事实与理由：2018年底，原告工作人员经人介绍结识被告付长春，被告付长春自称专业建造还原推板炉窑，其儿子付震还成立有专业的炉窑公司。2019年4月3日和2019年4月23日，原告与被告淄博焱一窑炉有限公司签订了《干燥窑及设备购销合同书》、《窑炉及设备购销合同书》，约定工期50天。2019年5月，被告淄博焱一窑炉有限公司收到原告支付的合同款677750元后，本应于2019年6月5日完工，但被告淄博焱一窑炉有限公司施工缓慢，只完成干燥窑炉工程量的30%、窑炉工程量的60%。原告多次催促，并于2019年6月27日向被告淄博焱一窑炉有限公司下达书面《工程施工进度督促函》，但被告未采取措施履行合同义务，2019年7月2日，被告的法定代表人付震、被告付长春及施工人员不告而别，并拒绝沟通。原告于2019年7月16日向两被告发出《解除合同通知》，两被告至今未提出异议。被告淄博焱一窑炉有限公司未按合同约定交付工作成果，导致合同目的无法实现，应当返还合同款项并赔偿损失。被告淄博焱一窑炉有限公司、付长春未到庭参加诉讼，也未在法律规定的期限内向本院提交答辩状、证据、质证意见，视为放弃答辩权利和举证、质证权利。本案原告围绕诉讼请求依法提交了证据，对原告提供的收据一组，因该证据属于孤证，没有正式发票等证据予以佐证，本院依法不予采信；对原告提供日损失明细表，属于原告主张的诉讼请求计算方式，不符合证据的形式要件，也没有相应的证据佐证，本院依法不予采信；原告提供的其他证据可以证明原告与被告淄博焱一窑炉有限公司签订承揽合同、被告淄博焱一窑炉有限公司违反合同约定的相关事实，本院予以采信。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年4月3日，原告湖北匠星古建工艺制品有限责任公司与被告淄博焱一窑炉有限公司签订了《窑炉及设备购销合同书》，合同约定被告淄博焱一窑炉有限公司（乙方）承接原告湖北匠星古建工艺制品有限责任公司（甲方）40米推板窑工程，乙方包工包料，工期为50天；工程地点为湖北省宜都市枝城镇湖北匠星古建工艺制品有限责任公司厂房内；工程款共计60万元，于合同签字生效后支付20%，于人员、材料进厂后支付40%，于窑体砌体完工后支付20%，于窑炉交付后产量和质量达到合同规定要求后支付17%，余下3%作为质量保证金，一年后无质量问题结清；双方约定乙方收款账户为付长春在中国农业银行62×××78账户；双方还对工程技术参数、设备型号、售后服务进行了约定。2019年4月23日，原告湖北匠星古建工艺制品有限责任公司与被告淄博焱一窑炉有限公司签订了《干燥窑及设备购销合同书》，合同约定被告淄博焱一窑炉有限公司（乙方）承接原告湖北匠星古建工艺制品有限责任公司（甲方）干燥窑工程，乙方包工包料，工期须与烧成窑同步完成；工程地点为湖北省宜都市枝城镇湖北匠星古建工艺制品有限责任公司厂房内；工程价款为3700元/米，以实际长度结算，工程总价预计277500元，于合同签字生效后支付70%，于窑炉交付后产量和质量达到合同规定要求后支付25%，余下5%作为质量保证金，一年后无质量问题结清；双方还对工程技术参数、设备型号、售后服务进行了约定。2019年5月15日，被告淄博焱一窑炉有限公司向原告湖北匠星古建工艺制品有限责任公司书立《收据》，确认先后收到原告按约定进度支付的工程款共计674250元。2019年6月29日，原告湖北匠星古建工艺制品有限责任公司（甲方）与被告淄博焱一窑炉有限公司（乙方）签订了《〈窑炉及设备购销合同书〉、〈干燥窑及设备购销合同书〉的补充协议》，约定工程存在严重质量问题或者因乙方其他原因导致合同终止履行的，乙方应按照合同工程价款30%一次性赔付给甲方；如工程有严重缺陷，甲方自行改造产生的全部费用由乙方承担。《窑炉及设备购销合同书》签订后，被告淄博焱一窑炉有限公司的工作人员进场施工，因工程未按期完工，原告于2019年6月3日向被告淄博焱一窑炉有限公司送达了《工程施工逾期告知书》，后于2019年6月27日向被告淄博焱一窑炉有限公司送达了《工程施工进度督促函》。因被告淄博焱一窑炉有限公司未按要求修复设计缺陷，在原告自行进行改造，并于2019年6月29日向被告淄博焱一窑炉有限公司送达了《缺陷处理告知书》，被告淄博焱一窑炉有限公司签章确认改造费用7074元应由其承担。2019年7月2日，被告淄博焱一窑炉有限公司在工程未完工情况下停工离场，原告于2019年7月18日通过邮寄方式向被告淄博焱一窑炉有限公司送达了《解除合同通知》，被告在接到上述通知后未提出异议，也未向人民法院提起诉讼。在本案审理过程中，原告湖北匠星古建工艺制品有限责任公司向本院提出诉讼保全申请，本院于2019年9月12日作出（2019）鄂0581民初2062号民事裁定，冻结了被告淄博焱一窑炉有限公司、付长春的银行存款270万元。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。在本案中，原告湖北匠星古建工艺制品有限责任公司与被告淄博焱一窑炉有限公司签订的两份合同及补充协议均系双方真实意思的表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，依法有效，本院予以确认，合同双方均应当依照约定履行，一方违约的，应按照合同约定承担相应的违约责任。被告淄博焱一窑炉有限公司在收到合同价款后，未按照合同约定完成工作并交付工作成果，在原告要求继续履行后仍未履行，原告据此要求解除合同符合法律规定，被告于2019年7月18日收到原告送达的《解除合同通知》后未提出异议，也未提起诉讼，视为双方就合同解除达成一致意见，本院依法确认双方于2019年7月18日协议解除了《窑炉及设备购销合同书》、《干燥窑及设备购销合同书》和《〈窑炉及设备购销合同书〉、〈干燥窑及设备购销合同书〉的补充协议》。因被告淄博焱一窑炉有限公司违反约定未交付工作成果，应当返还原告湖北匠星古建工艺制品有限责任公司已支付的合同价款674250元，并根据合同约定支付违约金，本院根据《〈窑炉及设备购销合同书〉、〈干燥窑及设备购销合同书〉的补充协议》的约定认定违约金为（600000元+277500元）×30%=263250元。因被告淄博焱一窑炉有限公司认可原告自行修复费用7074元，故本院在本案中一并予以处理，被告淄博焱一窑炉有限公司应当将该款项支付给原告。原告关于要求被告淄博焱一窑炉有限公司赔偿损失的部分主张，因相关损失属于间接损失且未提供充分证据证明，本院在本案中依法不予支持。被告付长春虽然作为经办人在合同中签字，但其不是合同的当事人，根据合同相对性原则，对原告要求被告付长春承担连带责任的主张，本院依法不予支持。被告淄博焱一窑炉有限公司、付长春经本院传票传唤无正当理由拒不到庭，是其自愿放弃行使诉讼权利的表现，依法不影响本案的审理和判决。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条、第九十六条第一款、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第二百五十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第九十一条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：一、被告淄博焱一窑炉有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告湖北匠星古建工艺制品有限责任公司合同价款674250元；二、被告淄博焱一窑炉有限公司于本判决生效之日起十日内向原告湖北匠星古建工艺制品有限责任公司支付违约金263250元；三、被告淄博焱一窑炉有限公司于本判决生效之日起十日内向原告湖北匠星古建工艺制品有限责任公司支付修复费用7074元；四、驳回原告湖北匠星古建工艺制品有限责任公司的其他诉讼请求。若被告未按本判决指定的期间履行，应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费28738元，因适用简易程序减半收取14397元，保全费5000元，上述诉讼费用合计19397元，由被告淄博焱一窑炉有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提交上诉状副本，上诉于湖北省宜昌市中级人民法院。审判员  艾贻学二〇一九年十一月十八日书记员  吴 娟