广东省深圳市宝安区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0306民初33883号原告谌理康，男，汉族，1979年8月11日出生，身份证住址广东省深圳市南山区，委托诉讼代理人陈菲菲，广东德城律师事务所律师。委托诉讼代理人池卫星，广东德城律师事务所律师。被告一深圳市瑞恒投资发展有限公司，住所地深圳市宝安区新安街道**怡园路东二巷建兴工业区****，统一社会信用代码91440300279314110E。法定代表人罗向民。被告二深圳市勤诚达集团有限公司，，住所地深圳市龙岗区布吉街道中兴路大世纪花园管理处统一社会信用代码914403002793088373。法定代表人廖新源。两被告共同委托代理人尹德军，广东淳锋律师事务所律师。两被告共同委托代理人张洁平，广东淳锋律师事务所实习律师。第三人湖南六建机电安装有限责任公司，，住所地长沙市天心区劳动西路****统一社会信用代码91430000732868171R。法定代表人刘录音。原告谌理康与被告深圳市瑞恒投资发展有限公司（以下简称瑞恒公司）、深圳市勤诚达集团有限公司房屋买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法追加湖南六建机电安装有限责任公司（以下简称湖南六建公司）为第三人，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，原告委托诉讼代理人陈菲菲、池卫星，被告的委托诉讼代理人尹德军、张洁平到庭参加诉讼。第三人经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判令两被告连带向原告支付延迟办理《房地产证》违约金人民币875370元（违约金按照自房地产交付之日2016-9-20日后第240日即2017-5-18日起至办理房产证之日2019-5-7日止，合计719天，每日按本购房总价款的万分之四计算）；2.判令两被告承担本案诉讼费用。具体事实与理由：2015年1月17日原告与被告一签定《深圳市房地产买卖合同（预售）》，而后，原告多次催促被告一办理《房地产证》，被告一以多种理由推拖，直至2019年5月7日才办理《房地产证》。被告二独资设立被告一公司，应连带承担赔偿责任。请法庭支持原告的诉讼请求。两被告共同辩称，一、原告实施违法加建行为导致勤诚达悦园被政府相关主管部门实施了权利限制，不得办理初始登记和转移登记等手续。勤诚达悦园项目违法加建行为是发生在该项目完成规划、竣工验收并毛坯交付购房业主之后，广大购房业主在2015年期间陆续委托湖南六建对其所购房屋进行毛坯收楼并进行加建改造施工。自2016年9月起至2017年4月期间，原告委托第三人对其所购的房屋在竣工验收后实施了包括搭建钢筋混凝土板、局部外立面、栏杆、门窗、室内外管线及其他局部施工等违法加建改造。从原告签订《房屋施工委托协议》等书面文件，可充分表明原告对违法加建行为在主观上是知情的，在客观上是积极参与的，加建部分最终也由其占有、使用、收益，原告既是实施方也是受益方，由此发生的法律风险和后果也应由其承担。尽管被告于2016年9月取得规划验收合格证和竣工验收备案回执后勤诚达悦园项目就已具备了办理初始登记的条件，但因原告实施的前述违法加建行为导致勤诚达悦园自2016年10月就被政府相关主管部门实施了权利限制，不得办理初始登记和转移登记等手续，客观上直接导致被告不能按期办理初始登记手续。二、答辩人为解除政府相关主管部门对勤诚达悦园项目实施的权利限制付出了巨大的努力和代价。被告于2016年9月取得勤诚达悦园项目的规划验收合格证和竣工验收备案回执后，项目己具备了办理初始登记的条件。自2016年10月起，因湖南六建对原告所购房屋实施违法加建行为导致勤诚达悦园项目被政府相关主管部门实施权利限制不得办理初始登记和转移登记等手续后，被告一直积极协调相关政府主管机关，寻求尽快解除该项目的权利限制。2018年9月起，考虑到广大购房业主能够尽快办理房地产证书的整体利益，被告先行缴纳了巨额行政处罚款项，方得以解除勤诚达悦园项目的权利限制并完成了该项目的初始登记和转移登记。三、原告诉请的违约金数额明显过高，请法院依法予以调整。原告未能按照买卖合同约定办理《房地产证》是基于其在所购房屋因实施违法加建被政府相关主管部门限制权利。而且，未能按照买卖合同约定办理《房地产证》并不影响原告对所购房屋的占有、使用和收益，也没有给原告造成实际经济损失。原告现诉请的违约金过高，请人民法院依法予以适当调低。四、被告依法、依约均不应承担延期办证违约责任。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条“由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任”之规定以及买卖合同中第二十二条延期办证的违约责任中第一款“如出卖人未履行相关义务造成买受人不能按约定期限取得《房地产证》的，应承担相应延期办证违约责任”均规定，被告承担延期办证违约责任的前提条件是由于出卖人的原因或出卖人未履行相关义务所致的。原告实施的违法加建行为构成严重违约，违反了买卖合同中第二十三条“本房地产仅作住宅使用，买受人不得改变该房地产的建筑主体结构、承重结构和用途。若违反此约定，买受人应当承担恢复原状的责任，造成出卖人或第三方损失的，应当承担赔偿责任”之约定，应承担相应责任。如前所述，原告实施的违法行为导致悦园项目被实施权利限制，客观上造成被告不能按期办理初始登记和转移登记手续，被告因此被要求承担延期办证违约责任则明显有失公平。第二十二条第四款也有“因买受人未履行相关义务导致出卖人不能按期办理《房地产证》的，出卖人不承担延期办证的违约责任”之约定。五、原告与被告一已就办证延迟事宜达成和解。双方签订《勤诚达悦园办证和解书》，原告再行主张延期办证违约责任缺乏事实和法律依据。综上，被告不应向原告承担延期办证违约责任，原告的诉讼请求缺乏充分的事实和法律依据，请法院予以驳回。第三人湖南六建机电安装有限责任公司未提交书面答辩意见，亦未提交任何证据。本案当事人围绕诉讼请依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2015年1月17日，原告作为买受人、被告一瑞恒公司作为出卖人，双方签订了《深圳市房地产买卖合同（预售）》，约定：1.原告购买被告瑞恒公司开发的深圳市宝安区新安街道勤诚达悦园第1栋10B单元18层1805号房产，用途为住宅，购房总价3043709元，按揭方式付款。2.合同第九条约定，出卖人应于2016年12月31日前将房地产交付给买受人，交付前应取得《深圳市建设工程竣工验收备案（回执）》。3.合同第十二条约定，除本合同另有约定的特殊情况外，出卖人如未在本合同第九条约定的交付期限内将本房地产交付买受人，按逾期时间，分别处理：（1）逾期在90日之内（含90日）的，自约定的交付期限届满日之次日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付购房总价款万分之三的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过90日的，买受人有权在约定的交付期限届满之日起半年内解除合同。……买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自约定的交付期限届满日之次日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付购房总价款万分之四的违约金。4.合同第二十一条约定，出卖人应当在取得工程竣工验收证明文件之日起180日内，完成本房地产项目的房地产初始登记。出卖人在本房地产交付给买受人之日起240日内为买受人办理并取得《房地产证》，出卖人应选择如下方式办理房地产证：待初始登记时向深圳市房地产权登记机关出具本房地产出卖人委托买受人自行登记办证的备案申请，买受人于本房地产项目初始登记后径自向深圳市房地产权登记机关申请房地产转移登记，办理《房地产证》。5.合同第二十二条约定，如出卖人未履行相关义务造成买受人不能按约定期限取得《房地产证》的，出卖人自本房地产交付之日后的第240日起，按日向买受人支付购房总价款万分之三的违约金。如延期办证的时间达到120日，则买受人有权在该120日届满之日起半年内解除合同，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本房地产交付之日后第240日起至买受人实际取得《房地产证》之日止，出卖人按日向买受人支付本购房总价款万分之四的违约金。因买受人未履行相关义务导致出卖人不能按期办理《房地产证》的，出卖人不承担延期办证的违约责任。6.合同第二十三条约定，本房地产仅作住宅使用，买受人不得改变该房地产的建筑主体结构、承重结构和用途。若违反此规定，买受人应承担恢复原状的责任，造成出卖人或第三方损失的，应承担赔偿责任。7.合同附件五第八条第6项对合同第十二条修改如下：如出卖人不能按合同第九条约定时间交付的，可提前15日通知买受人。除双方另行协商一致外，买受人同意给予出卖人90天宽限期。超过宽限期30日的，视为逾期交付，按逾期时间分别处理：（1）逾期在90日之内（含90日）的，自宽限期届满30日后之次日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付购房总价款万分之一的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过90日的，买受人有权在宽限期届满30日后起半年内解除合同。……买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自宽限期届满30日后之次日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付购房总价款万分之一的违约金。8.合同附件五第十二条对房地产证的办理约定如下：本合同项下的《房地产证》由买受人自行办理，买受人未与出卖人签署《房地产证办证委托协议书》的，买受人不得要求出卖人为其办理房地产权属转移登记，更不得要求出卖人承担延期办证的违约责任。9.合同附件五第十四条就“通知与送达”约定如下：本合同中的通知应采用书面形式，书面通知通过特快专递邮寄至双方在本合同载明的通讯地址或住所地……如地址发生变更，应及时书面通知对方。未通知或延迟通知的，由其自行承担后果。上述合同签订后，原告已付清了购房款。原告（甲方）与第三人湖南六建机电安装有限责任公司悦园项目部（乙方）曾签署《房屋施工委托协议》，该协议附件为《施工平面示意图》，其中所示户型与各案原告购房时取得的售房宣传册一致。双方约定如下：（1）甲方知悉并同意委托乙方全权代理上述商品房的毛坯入伙验收、钥匙签收，瑞恒公司无需寄发毛坯入伙通知书给甲方。乙方在毛坯交付验收后按本协议附件的施工平面示意图对上述商品房进行毛坯施工，甲方知悉乙方将按照本协议附件施工平面示意图对该商品房进行局部施工；房间内所有花池乙方不负责填充，由甲方根据实际需要自行填充。（2）乙方应严格按照本协议之房屋委托施工平面示意图组织施工，包括搭建钢筋混凝土板、局部外立面、栏杆、门窗、室内管线以及其他局部施工。（3）甲方知悉并同意商品房施工将会造成施工后的商品房使用面积、实际建筑面积与竣工测绘的建筑面积出现差异，乙方无需为此承担法律责任。（4）甲方知悉并同意毛坯施工过程中拆除的商品房原有部分（包括但不限于墙体、栏杆、门窗等）归乙方所有，乙方不需为此向甲方支付任何费用。（5）基于本商品房毛坯施工安全的需要，乙方在毛坯施工工程完工前进行全面封闭施工，不对外开放，甲方对此无异议。（6）甲方知悉并同意，本协议所述的施工可能造成外立面、其他房屋的内部结构与建筑物共有部分的局部变动，甲方对此无任何异议。甲方承诺，无论在任何时候都不会因此要求乙方恢复原状、改变已完成施工的商品房的状况或者赔偿损失。（7）甲方同意并承诺，除本受托人外，不委托其他任何人或单位进行本协议所述的施工。（8）毛坯施工工程款为人民币1000元，此款项需甲方在签署本协议时，现金支付给乙方。（9）乙方承诺在2016年12月31日前完成本协议所述的施工，并将完成施工的该商品房交付给甲方。上述协议签订后，原告支付了改造费1000元。原告同时向第三人悦园项目部出具《授权委托书》，授权其对商品房办理毛坯入伙验收及钥匙签收相关手续，委托人对受托人的验房结果予以认可，瑞恒公司无需向委托人寄发毛坯入伙通知书。委托人及受托人均承诺在上述代理事项未完成前不得任意解除、撤销、终止本授权委托书。2016年7月25日，被告一与第三人签署了一份《勤诚达宝安悦园项目（B区）主体结构改造工程施工合同》，约定瑞恒公司委托第三人承包如下工程内容：瑞恒公司提供的主体结构改造施工图以及完成主体结构改造工程所需的相关工作，包括悦园项目B区7#栋、8#栋、9#栋、10#栋结构改造施工图；改造后建筑图；以及给排水、雨水、空调冷凝水管道改造和室内强电部分改造；因结构改造引起的户型改造及为完成结构改造工程而有必要采取的隐含的所有施工及安全、现场文明施工及各种配套保证（如临时设施等）等各方面的措施，同时包括与本工程其他相关施工单位的配合等；不包括二次改造的铝合金栏杆、门窗的安装、拆除；煤气管道改拆、景观照明及弱电线路改造。约定的合同价为19868940.5元。被告于庭审中确认整个项目（7、8、9A、9B、10A、10B栋）都已委托第三人收房并对房屋进行改造，其已向第三人支付了改造费用。2016年8月31日，深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局颁发了勤诚达悦园项目的《深圳市建设工程规划验收合格证》。2016年9月20日，涉案房地产项目取得《深圳市宝安区房建工程项目竣工验收备案收文回执》。2016年10月19日，深圳市宝安区新安街道规划土地监察中队对涉案房地产项目巡查时发现该商住楼（共4栋）多处存在违法加、扩建阳台的建设行为，已依法查处，同时函请深圳市不动产登记中心宝安登记科协助对上述房地产实施权利限制，上述房地产不得办理初始登记或转移、抵押登记。2018年9月7日，深圳市宝安区土地规划监察局向被告瑞恒公司作出《行政处罚决定书》（NO.1801451），内容如下：经查，你单位未取得《建设工程规划许可证》在宝安区××区××诚××商住楼××、××、××、××栋阳台加建钢筋混凝土结构建筑物，上述行为违反了《广东省城乡规划条例》第四十条，我局已于2018年9月3日向你单位送达了《行政处罚告知书》，依据《广东省城乡规划条例》第八十条的规定，决定处罚如下：1、没收违法收入人民币122485280.34元，并处罚款人民币2576610.5元，合计人民币125061890.84元。被告瑞恒公司于2018年10月18日、2018年12月25日、2019年1月3日分三次缴纳了上述款项。2018年9月19日，深圳市宝安区新安街道土地规划监察队去函深圳市不动产登记中心宝安登记科，解除了勤诚达悦园（宗地号Ａ010-××0）房地产的权利限制。2018年10月11日，深圳市不动产登记中心发布《房地产首次登记公告》如下：该中心拟对涉案房地产项目予以首次登记，现予公告，如有异议，请自本公告之日起三十日内将异议书面材料送达该中心，逾期无人提出异议或者异议不成立者，该中心将予以登记。2018年11月16日，涉案房地产项目办理了房地产初始登记。2018年11月20日，第三人湖南六建公司出具《证明》如下：其公司悦园项目部于2015年初开始陆续与购买宝安区××区××诚××商住楼××、××、××、××栋商品住宅的业主签订了《房屋施工委托协议》，根据上述协议约定，其公司代理业主收房并在毛坯交付验收后进行加建加工。2016年7月，该公司又与发展商即被告瑞恒公司就加建施工签订了协议。2016年9月底，该公司开始履行上述协议，代理业主收房并开始加建施工。施工开始后，2016年10月因新安街道规划土地监察中队的查处导致施工进度受到影响，且悦园项目无法进行初始登记，2017年4月份其公司完成施工。根据业主对该公司的授权及其与业主之间《房屋施工委托协议》约定的交付方式，是由其向业主进行交付，最终通过瑞恒公司于2017年3月至4月期间向业主发出了入伙通知书，完成了交付。2018年12月上旬，被告在业主微信群内陆续发布部分可缴税办理房产证的业主名单，有业主于2018年12月8日在微信群内发送已办出的房产证照片。2018年12月中下旬，被告在小区公告栏及业主微信群发布公告，通知尚未签署和解协议的业主尽快于2018年12月25日前到悦园客服中心签署和解协议，未电话预约或说明暂无法签订协议原因的，视为不同意签署，被告将委托律师团队与其对接并进行后续处理，并将视情况决定采取何种法律手段向不同意签署和解协议的业主追讨瑞恒公司已代缴的罚款（每平方米4.2万元，具体金额按每户加建面积总和计算），或依法向相关行政、司法部门提出拆除加建部分的诉请。2019年2月，该项目部分业主向被告发出《律师函》，称原告已于2018年11月初收到被告发出的办证通知，并按被告要求提交了办证资料、签署了委托被告办证的委托书，但被告至今未积极办理房地产转移登记，也未向原告出具委托办证的资料，故催促被告及时向深圳市不动产登记中心代原告办理房地产转移登记手续。为查明案件情况，本院向深圳市不动产登记中心、深圳市宝安区新安街道土地规划监察队、深圳市宝安区土地规划监察局去函查询，深圳市不动产登记中心于2018年8月16日向本院复函（深不动产登函[2018]486号）如下：一、勤诚达悦园（宗地号Ａ010-××0）未办理初始登记，并于2016年10月19日被深圳市宝安区新安街道规划土地监察中队查封（查封附记：宗地号：Ａ010-××0;项目名称：勤诚达悦园；限制期限：文书未注明查封期限，权利限制时间自文书送达之日起至查封机关送达解除查封限制文书之日止。查封期间不得办理初始登记或者转移、抵押登记）。二、根据《不动产登记暂行条例》和《深圳经济特区房地产登记条例》的有关规定，上述项目由深圳市瑞恒投资发展有限公司办理完房地产初始登记后，购房业主方可备齐相关资料申请办理不动产权证书。深圳市宝安区新安街道土地规划监察队向本院复函如下：勤诚达悦园（宗地号Ａ010-××0）因规划验收后存在违法加扩建行为，依据《深圳经济特区规划土地监察条例》第三十九条规定，我队于2016年10月19日去函市不动产登记中心宝安登记科，依法限制了勤诚达悦园（宗地号Ａ010-××0）房地产的权利。2018年8月31日，区土地规划监察局撤销了原行政处罚决定。2018年9月19日，我队去函市不动产登记中心宝安登记科，解除了勤诚达悦园（宗地号Ａ010-××0）房地产的权利限制。深圳市宝安区土地规划监察局向本院复函（深宝土规监函[2019]45号）如下：一、截至2019年1月3日，瑞恒公司已经将全部罚款（没收违法收入人民币122485280.34元和并处罚款人民币2576610.5元）缴纳至指定账户；二、确定瑞恒公司应缴纳罚款依据和具体计算方式如下：l、没收违法收入依据以及计算方式如下：根据《市规划国土委宝安管理局关于协助核查提供“勤诚达悦园”项目材料的复函》（深规土宝函[2018]366号）确定成交均价为42226.79元／平方米。成交均价42226.79元／平方米乘以建筑总面积68861.96平方米，得出该建设工程的销售总价2907819523.9084元。由销售总价除以71890.17平方米（总建筑面积68861.96平方米与超建面积为3028.21平方米的和），得出该建设工程的销售平均单价为40448.08元/平方米。用销售平均单价（40448.08元/平方米）乘以测绘报告中确定的涉案项目违法建设面积（3028.21平方米）得出违法所得为122485280.34元人民币。2、罚款依据以及计算方式如下：罚款数额为建筑总面积的工程造价的10%，为2576610.5元人民币。三、上述罚款为当事人瑞恒公司在勤诚达悦园规划验收后进行违法加扩建行为而作出的行政处罚。2019年4月18日，原告出具《“勤诚达悦园”办证和解书》，载明：原告与被告就“办证延迟”事宜达成和解，现由被告一瑞恒公司支付涉案房屋五年物业管理费及五年停车费，时间自2019年1月1日至2023年12月31日止。原告不再就“办证延迟”向被告一瑞恒公司追究责任。手写备注“补偿应一视同仁，如有更高补偿需按高补偿标准，业主有追诉权。”庭审中，原告、两被告均确认，其中“办证延迟”指办理房地产权证书延迟，不再向被告一瑞恒公司追究责任中的“责任”指逾期办理房地产权证书的违约责任，该和解书即是原告与被告一在均明知涉案房产已实际出现“办证延迟”的情形，被告为解决“办证延迟”问题，避免业主依据房屋买卖合同追究出卖人延期办理产权证书的违约责任而签署的。原告、两被告均确认，和解书签署后，被告一瑞恒公司即按照和解内容代为向涉案房屋所在小区物业服务企业支付物业管理费及停车费。2019年10月27日，涉案房屋所在小区的物业服务企业案外人深圳市勤诚达物业管理有限公司出具证明，说明原告涉案房屋自2019年1月起至出具证明时的物业管理费、停车费已由被告一瑞恒公司代为支付，实际未向原告收取。目前尚未发现有更高的和解赔偿标准。但双方对和解书中“更高赔偿”是否包括通过诉讼途径主张权利获得的赔偿有争议。另查，1、关于房屋交付标准及时间。原、被告于庭审中确认双方约定的交楼标准为毛坯交付，且被告已向原告交付了毛坯状态的涉案房产。原、被告均确认，被告一已于2016年9月底第一次向第三人交付了涉案房产；第三人出具《证明》确认其于2016年9月底代理业主收房并开始加建施工。2、原告主张，涉案房产有加建，原告不知系违法行为，《委托施工协议及附图》为其与瑞恒公司签署房产买卖合同时签署的，被告销售人员曾经明确告知原告加建部分是赠送的面积。被告于庭审中确认曾向第三人支付过加建的费用，主张原告委托第三人事实加建，原告对加建是知情的。3、关于房产加建面积。2018年6月30日，深圳市越轶测量技术开发有限公司应深圳市宝安区土地规划监察局委托对勤诚达悦园出具《深圳市房屋建筑面积测绘报告》（补板测绘）（以下简称《测绘报告》），计算建筑面积的补板为3028.21平方米，本案房产的补板面积为4.63平方米，后附的《房屋建筑面积分户位置图》中标识的“卧室补板”、“阳台补板”或“偏厅补板”位置即为被告主张的加建位置，所示位置与售房宣传册、原告及第三人签署的《房屋施工委托协议及附图》中的附图均一致。4、关于通知业主办证事宜。被告瑞恒公司主张已通过短信通知业主办理房产证，但未提交证据证明，原告称通知办证的时间记不清无法核对，但对被告主张的于2016年9月底向第三方交付毛坯房的时间作为入伙时间予以确认。5、关于具体办证流程。原告主张，通过银行按揭贷款方式支付剩余购房款的业主，办理房地产证一般需被告配合出具法定代表人证明书、授权书等资料。被告主张只要其完成了初始登记，即已经履行完成开发商的义务，合同约定由业主自行办证，被告是配合提交公司的主体资料，在有抵押贷款的情况下，由银行委托瑞恒公司一起去办证。6、瑞恒公司就行政处罚事宜，以行政处罚适用法律错误、行政处罚结果明显不当、遗漏被处罚主体等违法情形为由提起行政诉讼，诉请法院判决撤销深圳市宝安区土地规划监察局于2018年9月7日作出的深宝土规监字[2018]第1801451号《行政处罚决定书》，案号为（2019）粤0308行初856号，该案已上诉，二审仍在审理中。7、原告于2019年5月7日取得不动产权证。本院认为，本案属于房地产买卖合同纠纷。《深圳市房地产买卖合同（预售）》为原、被告真实意思表示，且不违反法律法规禁止性规定，原、被告均应全面履行合同约定的义务。（一）关于涉案房产交付时间本案中，涉案的房地产项目于2016年9月20日取得《深圳市宝安区房建工程项目竣工验收备案收文回执》，原、被告均确认交付时间为2016年9月底，后经原告委托第三人改造房屋后，向原告再次交付房产；第三人出具的《证明》确认其已于2016年9月底代理业主收房。因此，本院认定涉案房产已于2016年9月底交付。（二）关于逾期办证违约金《深圳市房地产买卖合同（预售）》第二十一条、第二十二条、附件五第十二条约定，及本院认定涉案房产已于2016年9月底交付原告的事实，瑞恒公司应于房产交付之日起第240天日内即2017年5月底之前履行完办证义务，但瑞恒公司直至2018年11月16日才完成初始登记，已违反合同约定。原告、被告一均确认，双方已就延期办证违约事宜达成和解，原告于2019年4月18日出具《“勤诚达悦园”办证和解书》系双方真实的意思表示，且不违反法律法规禁止性规定，双方均应全面履行和解书约定的内容。原告在明知被告一瑞恒公司已经不能按房屋买卖合同约定期限履行办证义务的情况下，接受和解书载明的赔偿，在和解书中明确表示就办证延迟事宜不再向瑞恒公司追究违约责任，应视为原告对自身权利进行了处分，自愿放弃向被告一瑞恒公司主张逾期办证违约责任的权利。虽然原告在签署和解书时，并不知晓通过诉讼途径主张逾期办证违约责任的具体赔偿标准，但并不影响其处分行为的效力。结合双方进行协商的背景，以及签署和解书欲解决的问题来看，和解书中“更高赔偿”应理解为同样情况的签署了和解书的其他业主，而不包括通过诉讼途径主张逾期办证违约责任的业主获得的赔偿；否则，手写备注的内容将与和解书正文中原告自愿放弃向被告一瑞恒公司主张逾期办证违约责任的约定相矛盾。故，本院采纳两被告的答辩意见，原告与被告一瑞恒公司已就逾期办理产权证书事宜达成和解，现有证据未表明被告一瑞恒公司不履行和解书约定，原告诉请被告一瑞恒公司支付延期办证违约金，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，判决如下：驳回原告谌理康的全部诉讼请求。案件受理费6277元，由原告负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。审判员 娄   靓二〇一九年十一月二十二日书记员 陈炯（兼）书记员 李 玉 婷附本案相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。