山东省巨野县人民法院民 事 判 决 书（2020）鲁1724民初3109号原告：雄安科融环境科技股份有限公司。住所地：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区****。统一社会信用代码：91320300750041506E。法定代表人:毛军亮，该公司董事长。委托诉讼代理人：刘杰，江苏清韵律师事务所律师。被告：山东大泽化工有限公司。住所地：巨野县煤化工业园区（董官屯）。统一社会信用代码：913717005978171353。法定代表人：王振孝，该公司董事长。委托诉讼代理人：宋述运，山东两仪律师事务所律师。原告雄安科融环境科技股份有限公司（以下简称雄安公司）与被告山东大泽化工有限公司（以下简称大泽公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年7月17日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告雄安公司委托诉讼代理人刘杰、被告大泽公司委托诉讼代理人宋述运到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判决被告给付货款110万元；2.判决被告支付逾期付款利息192425元(从2017年1月29日起至2019年8月19日止，按同期银行贷款利率5%计算；从2019年8月20日起至判决确认并实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，暂计算至2020年7月31日。庭审中原告要求利息自2017年12月21日起计算至实际给付之日止)；3.诉讼费、保全费、差旅费由被告承担。事实和理由：原告(变更前为徐州科融环境资源股份有限公司、设立时为徐州燃控科技股份有限公司)在2015年3月12日与被告签订了一份《火炬系统设备买卖合同》，合同总价377万元，约定合同签订7个工作日内支付合同总价的30%作为预付款，质量负责期限为设备运行一年内或交付之日起18个月(具体详见合同)。合同签订后，原告于2015年7月28日将前述合同项下的设备如数交付被告，被告组织人员进行检验，并于2015年11月2日进行了现场调试，确认设备正常运行。然而，被告自合同签订后却未能如约付款，至今止仅给付了267万元，尚欠货款110万元，为此诉至法院，请求依法判决。被告大泽公司辩称：根据合同约定，工期为合同签订之日起三个半月，但原告供货远远超过了合同约定的工期，根据合同第八条的约定，原告应承担合同总价款20%的违约赔偿金；根据合同第十一条的约定，原告也没有按照合同约定履行设备的保修服务义务，应承担合同总价款10%的违约金，上述款项合计112.1万元，因此被告完全有权拒付剩余货款，原告的诉讼请求依法不能成立，请求驳回。本院经审理认定事实如下：被告大泽公司作为甲方、原告雄安公司作为乙方，双方于2015年3月12日签订《山东大泽化工二期60万吨/年甲醇综合利用项目火炬系统合同》和《地面火炬系统技术协议》。合同约定原告向被告供应规格型号为XHJ-150-D的火炬系统设备一套，价款377万元，交货时间为合同签订3.5个月内供货完毕，工期为合同签订之日起三个半月（甲方确认图纸期限为一周，若超出一周工期相应顺延），质量标准：产品技术标准、型号、规格和供货范围等均按照合同双方签订的《技术协议》执行，并符合国家相关标准的技术要求。该合同第一条约定，乙方对质量负责的期限为设备运行1年内或交付之日起18个月（以先到为准）。第八条约定，双方在验收中，如发现设备的品种、型号、规格、数量、质量与本合同附件规定不符，甲方有权拒付全部货款，乙方同时承担由此给甲方造成的一切经济损失和法律责任；工期每超一天，乙方支付合同总价的6‰作为损失赔偿金，总计不超过合同总金额的20%。第十条约定，签订合同7个工作日内，支付合同总价的30%为预付款；最后一批货物运至项目现场经验收合格后10个工作日内，支付合同总价款30%；设备安装并调试验收合格后30个工作日内，支付合同总价款30%；同时乙方开全额17%增值税票；余10%为质保金，设备运行1年无质量问题或交货满18个月后（以先到为准），在10个工作日内无息结清。乙方接受合同总价100%的承兑汇票。第十一条约定：乙方不能按本合同要求提供设备的保修服务的，应向甲方偿付未能提供合同总价款的10%的违约金并赔偿甲方的损失；甲方负责现场三通，电费收取按1元/度结算（以电表数结算），甲方只提供水源。第十四条就其他事项进行了约定，其中第2项，双方签订的《技术协议》与本合同具有同等的法律效力。合同签订后，被告于2015年3月12日向原告预付货款110万元；后又分别于2015年9月11日、2016年6月1日、2018年9月19日、2018年12月4日支付货款60万元、50万元、27万元、20万元，以上合计267万元；电费0.4104万元抵扣货款由原告向被告出具了2016年6月1日收据。原告向被告发货情况如下：最早发货单显示日期为2015年6月14日，供货及装箱清单显示的日期分别为2015年7月3日、7月28日、8月13日、10月27日等。针对上述发货情况，被告辩称，2018年8月13日供货清单中载明的凝液泵是火炬系统设备中不可缺少的设备，被告是在2018年8月18日收到，由此可见，原告未按合同约定供货，延误工期长达50多天，应承担合同总价款20%的违约金直接从货款中扣除。原告则主张，根据合同约定备注栏“确认图纸期限为一周，若超出一周工期相应顺延”，被告直至2015年8月29日都未对涉案火炬设备图纸进行最终确认，而原告在2015年7月28日前将本案涉及的设备都发给了被告，不存在延期供货情况。原告为证明其主张的事实，提交了与设计院2015年7月6日的电子邮件信函、与被告2015年8月4日、8月26日、8月27日、8月29日的电子邮件信函。被告对上述邮件信函质证意见为：2015年7月6日的信函内容是原告告知第三方其负责范围，与确认图纸无关；其他邮件信函内容均是原告配合被告安评工作所提供的关于火炬安全性的技术资料或技术说明，与确认图纸无关。本院认为，原告提交的上述证据，证明不了原告主张的被告对图纸未最终确认这一事实。关于合同标的质保期满日，原、被告均认可为2017年12月5日。另查明，2015年10月24日中国人民银行发布的一年至三年贷款年利率为4.75%；2019年8月20日全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率1年期年利率为3.85%。本院认为，原告雄安公司与被告大泽公司签订的《山东大泽化工二期60万吨/年甲醇综合利用项目火炬系统合同》和《地面火炬系统技术协议》是双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律法规的强制性规定，属有效合同。原告将合同约定的标的物交付被告，被告支付原告货款267万元，电费抵扣货款0.4104万元，事实清楚，证据充分。原告主张被告直至2015年8月29日都未对涉案火炬设备图纸进行最终确认，但原告未提供有效证据予以证实，故对原告主张的上述事实，本院不予采信。本案合同签订日为2015年3月12日，根据双方约定，原告最迟供货日应为2015年6月27日，而原告在2015年8月13日还在向被告发货，根据合同第八条，对被告辩称原告应承担合同总价款的20%违约赔偿金的辩解意见，本院予以支持。被告辩称原告没有按照合同约定履行设备的保修服务义务，根据合同第十一条应承担合同总价款的10%的违约金，但被告没有提供有效证据证明其主张的原告未履行保修服务义务这一事实，故对被告的上述辩解意见，本院不予支持。原告要求被告支付货款110万元，扣除其延期交货违约赔偿金75.4万元（377万元乘以20%）和电费抵扣货款0.4104万元，被告实际欠付原告货款34.1896万元。合同约定质保金在设备运行一年无质量问题或交货满18个月后10个工作日内无息结清，被告认可质保期届满日为2017年12月5日，根据《中华人民共和国合同法》第一百五十九条规定：“买受人应当按照约定的数额支付价款。”、第一百六十一条规定：“买受人应当按照约定的时间支付价款。”被告理应支付原告货款34.1896万元。原告要求被告支付货款110万元，对原告超出货款34.1896万元部分的诉讼请求，本院不予支持。《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款规定：“买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。”根据上述法律规定，本院支持原告关于逾期付款利息的诉讼请求，利息损失自2017年12月21日起至2019年8月19日止，按中国人民银行发布的同期贷款年利率4.75%计算；自2019年8月20日起至实际给付之日止，按2019年8月20日全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率1年期年利率3.85%计算。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百五十九条、第一百六十一条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款规定，判决如下：一、由被告山东大泽化工有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告雄安科融环境科技股份有限公司货款34.1896万元及逾期付款利息（以34.1896万元为基数，自2017年12月21日起至2019年8月19日止，按年利率4.75%计算；自2019年8月20日起至实际给付之日止，按年利率3.85%计算）；二、驳回原告雄安科融环境科技股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费16432元，减半收取8216元,申请费5000元，合计13216元，由原告负担8216元、被告负担5000元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省菏泽市中级人民法院。审判员  庞秀霞二〇二〇年十月十六日书记员  张盛旭