浙江省金华市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）浙07民终1061号上诉人（原审被告）：义乌市御景园置业有限公司，住所地浙江省义乌市稠城街道工人西路**义乌市香港大酒店有限公司**，统一社会信用代码91330782563337280X（1/1）。法定代表人：吴文化，董事长。委托诉讼代理人：乙笑牛，浙江金道律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：吴彬彬，男，1986年8月5日出生，汉族，住浙江省义乌市。上诉人义乌市御景园置业有限公司（以下简称御景园公司）因与被上诉人吴彬彬商品房预售合同纠纷一案，不服浙江省义乌市人民法院（2019）浙0782民初19121号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭于2020年9月25日公开开庭审理了本案，御景园公司的委托诉讼代理人乙笑牛、吴彬彬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。上诉人御景园公司上诉请求，一、撤销一审判决第一项，改判驳回吴彬彬的全部诉讼请求；二、本案诉讼费用由吴彬彬承担。事实与理由：一审法院在确认御景园公司一审提交证据真实性的前提下，不采纳其中的关键证据错误，未对其他证据作出评判，认定事实及法律适用错误。一、一审法院未对御景园公司提交的义乌市人民政府北苑街道办事处（以下简称北苑街道办事处）向义乌市自然资源和规划局（以下简称义乌资源局）出具的《关于〈91867部队经济适用房宾王·御景园〉项目建设（以下简称海景花园工程项目）延期竣工的情况说明》情况说明（以下简称北苑街道《情况说明》）、义乌市金义东城际轨道交通建设指挥部（以下简称金义东轨道指挥部）出具的《情况说明》（以下简称轨道指挥部《情况说明》）作出正确的认定。（一）一审法院对上述证据的真实性均予确认，将其认定为证人证言没有法律依据，进而导致事实认定错误。（二）北苑街道《情况说明》系政府机关之间的书面往来函件，属于典型的书证。北苑街道《情况说明》系由北苑街道办事处出具给义乌资源局，从案涉项目地块属地政府派出机关的角度就案涉工程延期竣工的客观原因以及是否构成《土地出让合同》项下违约问题向土地主管部门进行的说明和建议，属书证。该证据可以证明海景花园工程项目因村民阻拦施工、宾王路国贸大道施工及金义东轨道交通影响市政配套接入等原因影响验收工期60个月，工程延期非企业自身原因造成，建议不追究御景园公司在《土地出让合同》项下迟延竣工责任。该建议免予责任追究的方案经义乌资源局上报义乌市委、市政府，后由《义乌市抓项目促发展工作领导小组会议纪要》（以下简称义乌市委《抓项目会议纪要》）确认。（三）轨道指挥部《情况说明》由金义东轨道指挥部（政府直属部门）出具，该部门对轻轨工程影响案涉建设工程的相应时段及具体情况了解，该部门与御景园公司无任何利害关系，其书面说明的内容与北苑街道《情况说明》相互印证，亦应予采信。一审法院认为两份《情况说明》关于轨道交通建设影响海景花园工程项目施工时间的陈述存在不一致的观点不能成立。轨道指挥部《情况说明》载明，轨道交通建设在调整线位后直到2018年8月才对海景花园工程项目的用地红线“无任何影响”，这与北苑街道《情况说明》提到的海景花园工程项目因轨道交通建设红线问题暂缓施工后恢复附属配套设施施工的时间点（2018年5月25日进场）并无冲突。上述客观情况恰恰进一步证明御景园公司为尽快推进项目建设，在轨道交通建设红线调整尚未完毕的情况下，就已克服客观障碍积极推进附属工程的施工建设。二、御景园公司在一审时还提交了其他证据以证明其不应承担迟延办证的违约责任，一审法院对该部分证据的真实性予以确认，但却未对该部分证据的证明事项予以评判，更未在违约责任的事实认定中予以考量，错误地认定御景园公司在办理权属证书方面构成违约。三、上述证据、御景园公司一审书面补充答辩意见、二审提交的证据等证明对本案的实体认定有直接影响的事实有国贸大道（03省道）与宾王路交叉口改造工程、金义东轨道交通工程，其先后影响海景花园工程项目建设，导致海景花园工程项目无法如期竣工验收，进而导致案涉房屋迟延交付。2015年6月至2016年11月底：国贸大道（03省道）与宾王路交叉口改造工程影响海景花园工程项目正常建设，有北苑街道《情况说明》为证，一审法院确认了此事实。期间，御景园公司于2016年9月20日完成商品房消防验收，于2016年9月30日交付案涉商品房。2017年1月至2018年8月：金义东轨道交通工程路线占用海景花园工程项目地块红线，影响海景花园工程项目建设，有北苑街道《情况说明》、轨道指挥部《情况说明》共同证明。2018年12月至2019年3月：金义东轨道交通工程电力管道改造工程影响海景花园工程项目建设，有北苑街道《情况说明》、轨道指挥部《情况说明》、御景园公司工作人员拍摄的现场照片共同证明。（二）海景花园工程项目因前述政府原因（市政工程）推迟到2019年4月3日方完成整体竣工验收，2019年4月15日完成竣工验收备案，至此才具备办理不动产权证的前提条件。海景花园工程项目于2011年7月22日取得《建筑工程施工许可证》，直到2019年3月底（轨道交通电力改造工程结束后）才具备整体竣工验收条件。根据《中华人民共和国不动产登记暂行条例实施细则》第三十五条的规定，竣工验收备案是建设工程办理不动产权初始登记的前置程序，本案项目只有在2019年4月15日整体竣工验收备案后，才具备办理不动产权证的前提条件。（三）御景园公司于海景花园工程项目竣工验收备案后第一时间向义乌市不动产登记中心（以下简称义乌不动产中心）申请办证，其于2019年4月17日出具了《不动产测量报告》，但海景花园工程项目直到2019年10月国庆节后中共义乌市委办公室下达义乌市委《抓项目会议纪要》后，才真正具备办证条件。（四）御景园公司于2019年国庆节后正式具备办证条件后，第一时间推进办证事宜并通知了小区业主，因吴彬彬属于从建设银行按揭贷款购房的业主（办证涉及房贷抵押材料），需统一通过建行指定的义乌市保利房地产经纪服务部办证（服务部负责人冯沾元），因吴彬彬提前归还按揭贷款，御景园公司已于2019年10月24日将各按揭贷款业主办理转移登记所需的不动产分割凭证直接交付给吴彬彬。至此，御景园公司已完成《商品房买卖合同》项下交付权属证书的义务。综上，海景花园工程项目因政府市政原因导致整体延迟竣工，又因项目需按施工许可整体竣工验收，根据法律法规强制性规定需在整体竣工验收备案确认后方可办理房地产初始登记，嗣后又因政府各级职能部门审批、报批工作流程原因，导致初始登记条件推迟至2019年国庆节后才真正成就，在此之后，御景园公司积极推进办证工作。以上事实符合一审法院已经确认的《商品房买卖合同》附件《补充协议》第九条第2项的合同约定，“若因政府原因，导致出卖人无法在本合同第十七条约定的期限内，取得该条规定的土地、房屋权属证书交付给买受人的，出卖人不承担违约责任”。并且依据最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条的规定，开发商因迟延办证而承担违约责任的前提是“因出卖人的原因”，可以明确，御景园公司虽未能按期办证，但该结果系因政府原因所致，应当免除御景园公司承担逾期办证的违约责任。被上诉人吴彬彬答辩称，御景园公司提交的北苑街道《情况说明》、轨道指挥部《情况说明》非本案商品房预售合同应否承担责任的说明，请求维持一审判决。一审原告吴彬彬向一审法院起诉请求，一、判令御景园公司向吴彬彬支付逾期办理不动产权证的违约金约为236034元（从2017年6月30日起每日按已交房价款的万分之一计算至2019年10月24日止）；二、本案诉讼费由御景园公司承担。一审法院认定的事实如下，2015年8月12日，吴彬彬与御景园公司签订《浙江省商品房买卖合同（合同编号：2015预9021322）》及《补充协议》各一份，约定吴彬彬向御景园公司购买位于义乌市××街道××花园××幢××单元××室商品房××，该商品房价款279万元，合同签订之日前支付首付款199万元，剩余80万元通过按揭方式支付。该《浙江省商品房买卖合同》第十七条约定，御景园公司承诺于2017年6月30日前，取得土地、房屋权属证书交付给吴彬彬，吴彬彬自行办理该商品房转移登记；若约定日期起180日内，御景园公司交付权属证书或登记证明的，按已付房价款的万分之三承担违约责任；约定日期起180日以后，御景园公司仍不能交付权属证书或登记证明且吴彬彬不退房的，御景园公司自约定日期至实际交付权属证书或登记证明之日止，按日向吴彬彬支付已交付房价款万分之一的违约金。《补充协议》第九条第二款规定，若因政府原因，导致出卖人无法在《浙江省商品房买卖合同》第十七条约定的期限前，取得该条规定的土地、房屋权属证书交付给买受人的，出卖人不承担违约责任。合同签订后，吴彬彬按约定的方式向御景园公司支付了购房款共计2790383.09元。2016年9月30日，御景园公司将案涉合同约定的商品房交付给吴彬彬。2019年4月3日，御景园公司向义乌不动产中心申请办理海景花园项目不动产权证，义乌不动产中心于2019年4月17日出具《不动产测量报告》。2019年8月7日，北苑街道办事处向义乌资源局出具《情况说明》，称案涉商品房项目因村民阻拦施工、宾王路国贸大道施工及金义东轨道交通影响市政配套接入等原因共影响验收工期60个月，项目实际建设周期为31.5个月，符合土地出让合同关于宗地建设项目建设周期为36个月的约定，建议不予追究御景园公司延期竣工的违约责任。御景园公司未按约向吴彬彬交付用于案涉房屋产权转移登记所需的土地使用权证书（或土地使用权证明）、房屋权属证书。2019年10月24日从御景园公司处取得材料申请办理不动产登记，同年10月28日，吴彬彬取得了义乌市北苑街道海景花园3幢2单元2501室的《不动产权证书》。一审法院认为，《中华人民共和国合同法》第八条规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。”第四十四条第一款规定：“依法成立的合同，自成立时生效。”《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条第一款规定：“由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任：（一）商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限；……”。本案中，吴彬彬与御景园公司之间签订的《浙江省商品房买卖合同》及《补充协议》系双方当事人真实意思表示，且不违反法律、行政法规强制性规定，也不违背公序良俗原则，应予确认合法有效。双方当事人均应按照约定全面履行各自义务。现吴彬彬已按约定支付了全部购房款，全面履行了自己的合同义务。御景园公司亦应当依照协议约定的期限向吴彬彬交付房屋以及办理房屋产权转移登记所需的土地、房屋权属证书等材料。然御景园公司直至2019年10月24日才向吴彬彬交付办理房屋产权转移登记所需的土地使用权证书（或土地使用权证明）及房屋所有权证等材料，距协议约定交付日期即2017年6月30日前业已逾期845天。御景园公司虽提供北苑街道《情况说明》和轨道指挥部《情况说明》等证据，以证明其逾期办证系因政府原因所致不属违约。然，北苑街道《情况说明》系义乌市人民政府北苑街道办事处为御景园公司就案涉项目逾期竣工一事是否应承担《土地出让合同》的违约责任而向义乌资源局提交的情况说明，并非对案涉的商品房预售合同是否应承担违约责任的情况说明；且该《情况说明》与轨道指挥部《情况说明》在轨道交通建设影响案涉项目施工的时间陈述上并不一致，御景园公司也未就该两份《情况说明》中所提及的有关影响御景园公司取得土地使用权证书（或土地使用权证明）及房屋权属证书的事实提交相关补强证据予以证实。故，御景园公司所提供的证据尚不足以证明其逾期办证系政府原因所致，系属于双方合同约定或法律规定的免责情形。因御景园公司未能举证证明其逾期办证系属于双方合同约定或法律规定的免责情形，依照法律规定，御景园公司应承担举证不能的法律后果，御景园公司应承担相应的违约责任。依照双方签订的《浙江省商品房买卖合同》第十七条中关于逾期办证超过180日，御景园公司应“自约定日期至实际交付权属证书或登记证明之日止，按日向买受人支付已交付房价款万分之一违约金”的约定，御景园公司应向吴彬彬支付自2017年7月1日起至实际交付权属证书材料之日即2019年10月24日止，按已交付房价款279万的每日万分之一计算的违约金共计235755元（279万元×0.1‰×逾期845日）。吴彬彬主张御景园公司自2017年6月30日起开始计算违约金与双方协议的约定不符，应不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第一百三十条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条第一款和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决：一、义乌市御景园置业有限公司于判决生效之日起五日内支付吴彬彬违约金235755元；二、驳回吴彬彬的其他诉讼请求。如未按照判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2420元（已减半），由被告义乌市御景园置业有限公司负担。二审中，吴彬彬未向本院提交新证据。二审中，御景园公司向本院提交了以下证据：证据一、《关于尽快完成宾王路建设报告》，证据二、义乌城管委《关于〈关于尽快完成宾王路建设〉的回复》，证据三、《市政竣工报告》、《管道压实度试验汇总表》、《道路压实度试验报告》，上述证据与一审提交的北苑街道《情况说明》共同证明，2015年6月至2016年11月底，03省道(国贸大道）与宾王路交叉口工程施工影响案涉项目正常建设，上述政府客观原因，连同之后的金义东轨道交通工程施工原因，共同导致项目延期竣工；证据四、轨道指挥部《情况说明》，证据五、电力管道改造工程施工现场照片三张，证据四、证据五与一审提交的北苑街道《情况说明》，共同证明2018年12月开始，御景园公司为支持义乌市重大市政工程金义东轨道交通工程建设，配合轨道交通施工方对海景花园工程项目原电力管道进行改线施工，改线施工项目至2019年3月完工；证据六、建筑工程施工许可证，证据七、《工作联系单》，证据八、义乌不动产中心报请上级部门的存档资料（包括北苑街道《情况说明》、轨道指挥部《情况说明》），证据六至八与御景园公司一审提交的证据《竣工验收备案确认书》、《竣工验收报告》等共同证明，海景花园工程项目于2011年7月22日取得建筑工程施工许可证，建设地址为“91867部队经济适用房·宾王御景园地块一、二、三”，地，地上建设工程包括**楼，**楼，**楼，**楼，**楼（即所有项目楼房）据施工许可证，建设项目地块需整体进行竣工验收，只有在竣工验收备案后方可进行不动产权初始登记；御景园公司于2019年4月取得整体竣工验收备案后遂向义乌不动产中心申请进行不动产初始登记，相关职能部门需调查海景花园工程项目未能按照《土地出让合同》期限竣工的问题，最终决定不予追究御景园公司的违约责任；证据九、《协议书》，证据十、冯沾元的身份证复印件，证据十一、材料交接明细表，证据九至十一共同证明，吴彬彬属于在建设银行办理按揭贷款的购房户，这一类购房户办理不动产权证的手续是由银行指定的保利房产经纪服务部的冯沾元经办，因银行持有的抵押材料统一由冯沾元经手，御景园公司在办证所需的各项材料齐备后，于2019年10月24日将按揭贷款购房的业主（包括吴彬彬）所对应的分房分户平面图、不动产分割凭证（即“大证”分割后的“小证”）等材料交付给吴彬彬，其在交接明细登记表上签名确认领取，此时，御景园公司已经完成其在购房合同项下的交付权属证书的义务；证据十二、义乌市保利房地产经纪服务部（普通合伙）情况说明、营业执照，证明该服务部执行事务合伙人冯沾元的身份情况，以及由其对涉案商品房办理权属证书的相关情况；证据十三、不动产权分割登记凭证、宗地图、房产分层分户平面图，证明涉案不动产分割登记于2019年10月11日完成；证据十四、税收缴款书（税务收现专用），证明按揭购房户大部分于2019年11月18日左右办理权属登记证书完毕。吴彬彬对上述证据质证如下，具体质证意见与（2020）浙07民终521号案件业主方的一致。经审核，并结合吴彬彬的质证意见，本院对上述证据认证如下，对证据一、二、三的形式真实性予以确认，对其证据目的在本院认为部分进行详细阐述；证据四系金义东轨道指挥部出具，对其形式真实性予以认定，对其证据目的在本院认为部分进行详细阐述；证据五系复印件，无法确认准确拍摄时间、拍摄对象等信息，对其证据效力不予认定；对证据六、证据七的证据效力予以认定；对证据八的形式真实性予以认定，对其证据目的在本院认为部分进行详细阐述；对证据九的证据效力予以认定；证据十系复印件，本院对其证据效力不予认定；对证据十一的真实性予以认定；对证据十二的真实性予以确认，可以证明义乌市保利房地产经纪服务部（普通合伙）执行事务合伙人冯沾元的身份情况；对证据十三、十四的真实性予以认定。二审经审理查明，海景花园工程项目于2011年7月22日开工建设。03省道与宾王路改造工程于2015年8月18日开工、2016年11月24日竣工。义乌市公安消防支队于2016年9月20日出具义乌消防（2016）83号消防验收意见书，对御景园公司海景花园工程项目1#、3#、4#、5#楼及地下室拟综合评定为消防验收合格。浙江致远工程管理有限公司（以下简称致远工程公司、海景花园工程项目的监理单位）于2019年3月15日向一审法院出具《证明》（以下简称致远公司《证明》），称案涉工程建设项目内部道路、消防管网等于2016年4月完工，具备消防验收条件，但03省道与宾王路改造工程影响周边道路通行，海景花园工程项目整体消防管道与市政管网无法接通。2019年4月3日，海景花园工程项目进行竣工验收并形成义乌建设工程竣工验收报告。2019年4月15日，义乌市住房和城乡建设局（以下简称义乌住建局）出具义乌市建设工程竣工验收备案确认书（编号：义验备字第32200020190415038号）明确海景花园工程项目的竣工验收备案文件已全部收讫。2019年8月12日，金义东轨道指挥部出具轨道指挥部《情况说明》，明确金义东市域轨道交通项目涉及03省道与宾王路改造工程，按照初步的设计方案，轨道交通项目建设需占用“海景花园”部分用地红线，海景花园建设工程项目暂停建设，2018年8月轨道交通线位调整至03省道与宾王路交叉口东南侧，调整后线位对“海景花园”用地红线无任何影响。2019年9月28日，中共义乌市委办公室印发义乌市委《抓项目会议纪要》，同意对海景花园工程项目延期竣工不追究御景园公司违约责任的认定方案。中国建设银行股份有限公司义乌分行（以下简称建行义乌分行）、御景园公司、义乌市保利房地产经纪服务部（以下简称保利地产经纪部）签订《协议书》，约定建行义乌分行、御景园公司委托保利地产经纪部办理在建行义乌分行办理按揭贷款的御景园小区楼盘的预登记转正式抵押工作。2019年10月24日御景园公司将海景花园小区按揭贷款购房的业主所对应的分房分户平面图、不动产分割凭证、宗地图、交接书等交付给保利地产经纪部法人代表冯沾元。本院对一审查明的其他事实予以确认。本院认为，一、关于北苑街道《情况说明》、轨道指挥部《情况说明》等证据的效力问题。国家机关或者其他依法具有社会管理职能的组织，在其职权范围内制作的文书所记载的事项推定为真实，但有相反证据足以推翻的除外。北苑街道《情况说明》系由北苑街道办事处作为基层政府于2019年8月7日向义乌资源局出具，目的在于对海景花园工程项目延期竣工是否应追究其《土地出让合同》项下的责任作出认定，该情况说明有北苑街道办事处盖章、有相关责任人的签字，且义乌市委《抓项目会议纪要》亦采纳了其不追究御景园公司违约责任的结论，应确认其证据效力。但北苑街道《情况说明》针对的主体不涉及本案的当事人吴彬彬，无法得出政府部门不追究御景园公司《土地出让合同》项下的违约责任即不应追究其案涉逾期交房、办证的违约责任。单位向人民法院提出的证明材料，应当由单位负责人及制作证明材料的人员签名或者盖章，并加盖单位印章。轨道指挥部《情况说明》系由金义东轨道指挥部就御景园公司涉本案诉讼的情况通过御景园公司向本院出具，该情况说明上有金义东轨道指挥部的签章但没有单位负责人及制作证明材料的人员签名或者盖章，其涉及内容的证明效力较弱，在其与案涉其他证据相互印证的前提下，具有一定的证明力。致远公司《证明》的证据效力与轨道指挥部《情况说明》的证据效力情况类同。二、关于御景园公司主张的金义东市域轨道交通项目对海景花园工程项目施工是否造成影响及御景园公司正常的施工、办证的期限问题。2015年8月18日至2016年11月24日，金义东市域轨道交通项目涉及的03省道与宾王路改造工程施工，在吴彬彬未提交相反证据的情形下，御景园公司提交的其向义乌住建局发出的《关于尽快完成了宾王路建设报告》、义乌城管委《回复》、《市政竣工报告（03省道与宾王路改造工程）》、致远公司《证明》、北苑街道《情况说明》、轨道指挥部《情况说明》、义乌市委《抓项目会议纪要》等证据相互印证，足以证明，2015年8月18日至2016年11月24日03省道与宾王路改造工程期间，该工程施工影响御景园公司海景花园工程项目周边的宾王路、03省道的通行，海景花园工程项目的整体消防管道与市政管网无法接通，无法正常施工、办理验收备案相关手续。2017年1月25日至2018年5月24日，在吴彬彬未提交相反证据的情形下，北苑街道《情况说明》、轨道指挥部《情况说明》、义乌市委《抓项目会议纪要》等证据相互印证，足以证明，2017年1月5日金义东城际轨道交通规划路线施工范围在御景园公司海景花园工程项目东侧红线范围内，其一侧施工范围在海景花园工程项目地下室边缘，影响海景花园工程项目地上附属配套设施的建设，2017年1月25日，海景花园工程项目东侧接入国贸大道室外附属管网及消防通道暂停施工，金义东城际轨道交通规划原路线因小三里塘铁路职工房拆迁未达成一致意见，将原规划路线改至国贸大道往杭州方向辅道施工，2018年5月25日御景园公司重新进行附属配套设施施工。2018年12月至2019年3月，北苑街道《情况说明》、义乌市委《抓项目会议纪要》等证据表明，海景花园工程项目已完工的电力管道横穿义乌市国贸大道路基下方轨道地下化全开挖施工区域，出于安全及海景花园小区正常用电考虑，需将原埋设的电力管道改线至海景花园小区地块红线东侧（靠国贸大道）边缘，该电力改造项目于2019年3月完成。2019年4月15日，海景花园工程项目竣工验收备案，至此达到案涉商品房买卖合同约定的交房条件，亦可按照规定向相关部门申请办理产权证书。2019年4月至2019年9月28日，御景园公司提交的《不动产测量报告》、义乌不动产中心2019年6月26日出具的工作联系单、北苑街道《情况说明》、义乌市委《抓项目会议纪要》等证据及当事人的陈述表明，御景园公司于2019年4月向义乌不动产中心提交办理产权证书的材料，因海景花园工程项目工期超出了《土地出让合同》约定的期限，存在违约的可能性，故义乌不动产中心对海景花园工程项目不予办理产权登记，最终于2019年9月28日由义乌市委《抓项目会议纪要》认定可不追究御景园公司逾期竣工的违约责任，才具备为海景花园工程项目办理产权证书的前提条件。从御景园公司向相关职能部门提交办理产权证书的材料到上述职能部门审核御景园公司是否违约的期间非御景园公司可控制，且相关政府部门最终认定御景园公司逾期竣工非自身原因，该期间不应计入御景园公司正常的办理产权证书的期间。御景园公司所述的本案因市政工程施工等原因导致其逾期交房、逾期办证总体上来看具有一定的事实依据，应予以认定。三、关于御景园公司在本案中逾期交房、办证是否应向吴彬彬承担违约责任的问题。案涉《浙江省商品房买卖合同》附件八：补充协议第九条（2）约定，若因政府原因，导致出卖人无法在本合同第十七条约定的期限前，取得该条规定的土地、房屋权属证书交付给买受人的，出卖人不承担违约责任。上述约定系双方当事人真实意思表示，不违反法律、法规的禁止性规定，应确认其证据效力。如前所述，御景园公司在对海景花园工程项目施工、办理产权证书的过程中，其受作为政府规划的市政工程的金义东市域轨道交通项目、03省道与宾王路改造施工影响及相关职能部门认定御景园公司是否存在案涉《土地出让合同》项下逾期违约（最终排除了御景园公司的责任）拉长了办证期间的事由符合上述合同约定的因政府原因导致御景园公司逾期办证可予免责的约定，御景园公司主张的该相应期间应在其对海景花园工程项目施工、办证总期间扣除的抗辩意见总体上成立，应予以认定。需要指出的是，上述期间扣除的方法假定金义东市域轨道交通项目、03省道与宾王路改造施工，御景园公司就需要停工等待，但从施工实践来看，二者不应等同，御景园公司可在案涉市政工程项目施工期间做好施工准备工作加快后期施工进度，亦应积极督促相关部门加快施工、办证进度。从合同相对性的角度，本案御景园公司逾期交房、逾期办证事实客观存在，各业主对此并无过错，其也为此事付出了一定的人力、财产成本。本案综合考量案涉逾期交房、逾期办证对吴彬彬造成居住和交易等方面损失的可能性、不排除御景园公司存在未积极履行合同情形、吴彬彬因本案支出的维权费用等因素，酌情认定由御景园公司支付吴彬彬一审认定的逾期交证违约金中的47151元作为赔偿。综上所述，上诉人御景园公司部分上诉请求成立，应予支持，一审判决结果不当部分，本院予以纠正。依照《中华人民共和国合同法》第六十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百一十四条、第一百一十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项之规定，本案经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、撤销浙江省义乌市人民法院（2019）浙0782民初19121号民事判决；二、由义乌市御景园置业有限公司于本判决生效后十日内赔偿吴彬彬47151元；三、驳回吴彬彬的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费2420元，由吴彬彬负担1937元，义乌市御景园置业有限公司负担483元；二审案件受理费4840元，由义乌市御景园置业有限公司负担966元，吴彬彬负担3874元。本判决为终审判决。审 判 长 朱红彦审 判 员 杜月婷审 判 员 周楚臣二〇二〇年十月二十二日代书记员 周璟学