河南省郑州市二七区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0103民初6607号原告：樊丽娟，女，1983年4月28日出生，汉族，住安阳市北关区。委托诉讼代理人：师树源、张超（实习），河南三融律师事务所律师。被告：河南省多元投资开发有限公司，住所地：郑州市**长江东路**院商业**楼。法定代表人：王紫煜，系公司总经理。委托诉讼代理人：宋鹏帅、原甫（实习），河南思敬律师事务所律师。被告：兴业银行股份有限公司郑州分行，，住所地：郑州市金水路与未来大道交汇处曼哈顿广场负责人：刘健，行长。委托诉讼代理人：王静，银行员工。原告樊丽娟与被告河南省多元投资开发有限公司（以下简称多元公司）、兴业银行股份有限公司郑州分行（以下简称兴业银行）房屋买卖合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告樊丽娟委托诉讼代理人师树源，被告多元公司委托诉讼代理人宋鹏帅、原甫，被告兴业银行委托诉讼代理人王静到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判令解除原告与被告多元公司于2017年9月27日签订的《商品房买卖合同》（合同编号17003609956），被告多元公司于《商品房买卖合同》解除后5日内向原告返还全部购房款共计2170915元及暂计利息损失259893元（以首付款669015元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2017年9月27日起计算至全部清偿之日止的利息，暂计至2020年5月11日，为81566元；以按揭款151万元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2017年10月27日起计算至全部清偿之日止的利息，暂计至2020年5月11日，为178327元；利息共计259893元）；2.判令解除原告与被告兴业银行签订的《个人购房抵押（保证）借款合同》;3.判令被告多元公司向原告支付逾期交房违约金43418.3元；4.判令被告多元公司赔偿原告维修基金损失9176元、电商费损失2万元、公证费损失220元、产权工本费损失80元、按揭代理费损失931元及赔偿暂计利息损失3707元（以30407元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2017年9月27日起计算至全部清偿之日止的利息，暂计至2020年5月11日，为3707元。）5.判令解除原告与被告多元公司于2018年4月20日签订的《地下车位使用权转让协议》（编号：B1-259），被告多元公司于《地下车位使用权转让协议》解除后5日内，返还原告车位使用权转让款150500元及计暂计利息损失14418元（以转让款150500元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2018年4月20日起计算至全部清偿之日止的利息，暂计至2020年5月11日，为14418元；）6.判令被告多元公司赔偿原告已支付给被告兴业银行的按揭贷款利息损失206208.41元（暂计算至2020年4月24日，具体金额以原告实际还款明细为准）；7.本案所有诉讼费用由被告多元公司承担。事实与理由：2017年9月27日原告与被告多元公司签订《商品房买卖合同》（合同编号17003609956），原告购买由被告多元公司开发的位于二七区长江路南、京广路东6号楼1单元8层809号房，并支付首付款669015元。而后原告与被告兴业银行签订《个人购房抵押（保证）借款合同》，向被告兴业银行贷款151万元。至此，原告已如约向被告多元公司支付全部购房款2170915元。原告与被告多元公司于2018年4月20日签订《地下车位使用权转让协议》（编号：B1-259），原告已支付全部转让款150500元。《商品房买卖合同》约定，交房期限为2019年4月30日前，但被告多元公司已逾期交房已达377日，根据《最高院商品房买卖合同司法解释》第十五条的之规定及合同约定，原告有权解除合同，且被告应当退还全部已付款，并支付已付房款2%的违约金。依照《中华人民共和国合同法》第九十三条第二款、第九十七条，最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十五条、二十四条、第二十五条之规定，为维护原告合法权益，特诉至贵院，望判如所请。被告多元公司辩称：一、根据合同约定及法律规定，如有相关政策、法律法规发生不可抗力情形的，交房日期等应当予以顺延。案涉房屋在建设施工过程中遭遇环保等政策影响，被迫停工，停工期间属于不可抗力因素，对交房时间应当予以顺延，故答辩人不应当承担任何逾期交房违约金。原告与答辩人签订房屋买卖合同后，答辩人积极履行合同义务，但受政府政策、政府通知停工等客观因素影响，严重影响了工程进度。根据统计，截止到2019年4月份逾期天数共计534天，而且该事项属于不能预见不能避免且不能克服的客观情形，应当适用不可抗力相关规定。同时根据房屋买卖合同第八条约定，民法总则第180条以及合同法第117条规定，在合同履行过程中发生不可抗力的，答辩人不承担民事责任，交房期限应当予以顺延，即合同约定交房期限之日2019年4月30日起顺延534天。根据顺延后的期限，答辩人不存在逾期交房行为，不应当承担逾期交房违约责任。二、涉案房屋在办理竣工备案过程中也存在大量不可抗力，如今不可抗力的时间依然在持续，应当根据顺延交房时间。根据《郑州市房屋建筑工程联合验收实施细则（暂行）》等相关文件可知，在2019年年底当时竣工验收的正常业务流程被中止，而且当时处于机构改革、内部领导变更的时期，新的联合验收办法未颁布，直到2020年4月9日才正式颁发新的联合验收实施细则，由于该不可抗力因素导致竣工备案无法正常办理，进一步影响交房，由此造成的逾期应当予以顺延。同时根据目前最新落实的情况，该房屋马上完成竣工验收备案的工作，很快可以取得竣工备案表，答辩人不断的积极履行交房义务，因此直接解除合同不符合实际情况也没有合同依据。三、根据签订的《商品房买卖合同》的约定，原告不具有解除合同的权利。由于不可抗力导致交房期限顺延，根据顺延后的交房期限，即使认为答辩人存在逾期交房的情况，逾期期限也远远未超过180日，根据原告与答辩人签订的《商品房买卖合同》第九条约定，逾期未超过180日的，合同继续履行。并没有约定原告享有解除合同的权利。另根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十五条第一款规定：”根据《合同法》第九十四条的规定，出卖人迟延交付房屋或者××迟延支付购房款，经催告后在三个月的合理期限内仍未履行，当事人一方请求解除合同的，应予支持，但当事人另有约定的除外”，因此即使认为原告有解除合同的权力，其并未事先向答辩人主张解除合同也未通知答辩人，并不具备解除合同的条件。因此原告要求解除合同没有事实和法律依据，其解除合同的诉讼请求不应得到支持。四、原告已经存在违约还贷情形，按照合同约定交房期限应当顺延。根据双方《商品房买卖合同》第八条约定××在交房前未付清全款的，除按照合同第七条承担违约责任外，交房时间相应顺延。五、原告所主张的违约责任过重，应当予以减免。根据《合同法》第一百一十四条、《合同法解释(二)》二十九条规定，原告准主张违约金过高，不符合损失填平的原则，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及外界客观因素等，综合认定相关责任。鉴于未按期交房主要原因在于不可抗力，而且答辩人也采用各种方式加快工期，原告并未因此受到损失，故应当在抵扣不可抗力天数后，按照合理的赔偿标准进行赔偿。六、结合案件实际情况及双方合同履行情况，答辩人不存在违约情形，不应当承担违约责任，本案的诉讼费应由原告承担。被告兴业银行辩称：原告无权解除合同。2018年9月10日，原告与我行及多元公司签订合同后，我行依据合同约定向原告发放贷款151万元，履行了借款义务，原告应当按照合同约定按时足额偿还贷款本、息。《个人购房抵押（保证）借款合同》明确约定，借款合同是独立于房屋买卖合同的效力，房屋买卖合同的任何变更不影响借款合同的效力。二、即使本案房屋买卖合同最终被确认解除，从而导致借款合同解除。原告仍应当承担还款责任，偿还借款合同项下全部贷款本、息，多元公司共同承担还款责任。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。本院经审理认定事实如下：一、樊丽娟（××）与被告多元公司（出卖人）于2017年9月27日签订《商品房买卖合同》（合同编号：17003609956），协议主要约定：第二条，××购买的商品房为预售商品房。第三条，××购买的商品房，为本合同第一条规定的项目中的：二七区长江路南、京广南路东6幢1单元8层809号房，建筑面积141.17平方米。第四条，该商品房总价款2170915元。第六条，首付款为660915元、商业贷款为1510000元。第八条，出卖人应当在2019年4月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将验收合格并符合本合同约定的商品房交付××使用。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1.遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起60日内告知××的；2.××在交房之前未付清全款的，除按合同第七条承担违约责任，交房时间相应顺延。3.由于相关政策、法律、法规、规章的强制性规定等原因影响交房的，以及施工期间遭遇自然灾害、恶劣的天气、区域性公共安全事件、重大城市规划、市政工程、、地下文物障碍政府要求停工等非出卖人所能控制的因素影响工期的，交房日期相应顺延或根据实际情况另行确定。第九条，出卖人逾期交房的违约责任。除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付××使用，按下列方式处理：（1）逾期不超过180日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向××支付已交付房价款万分之0.5的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过180日后，××有权解除合同。××解除合同的，出卖人应当自××解除合同通知到达之日起180天内退还全部已付款，并按××累计已付款的1%向××支付违约金。第十条，规划、设计变更的约定。××退房的，出卖人须在××提出退房要求之日起60天内将××已付款退还给××，并按中国人民银行同期活期存款基准利率付给利息。合同附件四：合同补充协议，二、关于预售资金监管的约定，该项目已实行预售资金监管。预售款监管银行为中国建设银行股份有限公司郑州直属支行；预售款存款专用账户为河南省多元投资开发有限公司；预售款存款专用账号为41×××22。二、上述商品房买卖合同签订后，原告樊丽娟于2017年9月27日向被告多元公司交纳维修基金9176元、产权工本费80元、公证费220元、按揭代理费931元、代收电商费20000元，被告多元公司向原告出具了《收据》；2017年9月28日原告樊丽娟向向被告多元公司交齐购房首付款660915元，被告多元公司向原告开具了发票。三、2017年10月24日，樊丽娟（借款人）与被告兴业银行（贷款人）、被告多元公司（保证人）签订《个人购房抵押（保证）借款合同》（合同编号：461701847601000），主要约定：贷款金额1510000元。四、2019年4月30日，本案买卖合同约定的交付期限届满后，被告多元公司未能向原告如期交付房屋，故原告诉至本院。五、2017年至2020年期间，因大气污染防治、环保治理以及新冠疫情等因素，河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室、郑州市人民政府办公厅、郑州市环境污染防治攻坚战领导小组办公室、郑州市建设安全监督站、郑州市城乡建设委员会、中华人民共和国海关总署国家卫生健康委员会、河南省住房和城乡建设厅、河南省发展和改革委员会、河南省财政厅、河南省自然资源厅、河南省地方金融监督管理局、国家税务总局河南省税务局、郑州市城乡建设局、郑州市自然资源规划局、郑州市城市管理局、郑州市人民防空办公司等相关部门相继发文，要求停止建筑拆迁（拆除）施工，停止开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等土石方作业。本院认为：本案《商品房买卖合同》系当事人真实的意思表示，内容不违反法律规定，该合同依法成立后生效，当事人应按该合同的约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。该合同虽然约定了交房日期，但同时还约定有关遭遇严重恶劣天气、出卖人不能预防和控制的因素等出卖人可据实延期交房的情形，被告多元公司提交的有关证据可以表明其延期交房的主要原因系因政府对大气污染管控、环保治理以及新冠疫情等其不能实际控制的因素导致，依照该合同的约定应据实扣除不定因素的停工日期，并据此顺延其交房日期；据实扣除顺延的期间后，截止本案法庭辩论之日，被告多元公司交房的时间均未超出有关合同约定逾期交房180日、买房人有权解除合同的期限，当前解除合同条件尚未成就，且无其他法定解除情形，因此，原告有关解除合同的请求和以解除合同为前提的其他诉讼请求，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：驳回原告樊丽娟的诉讼请求。案件受理费29836元，减半收取14918元，由原告樊丽娟负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本一式十二份，上诉于河南省郑州市中级人民法院。审判员  井柏年二〇二〇年十月九日书记员  郭关伟