江西省全南县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）赣0729民初151号 原告：李丹华，男，1982年7月15日生，汉族，住全南县。 原告：袁海珍，女，1982年11月28日生，汉族，住全南县。 以上二原告共同委托诉讼代理人：袁利明、林祥，江西南芳律师事务所律师，代理权限为特别授权。 被告：全南虔城地产开发有限公司，住所地：全南县第三小学员山安置房****。 法定代表人：林家年，系该公司执行董事。 委托诉讼代理人：曾小斌、罗启演，江西明理律师事务所律师，代理权限为特别授权。 原告李丹华、袁海珍与被告全南虔城地产开发有限公司房屋买卖合同纠纷一案，本院于2020年2月18日立案后，依法适用简易程序，于2020年3月27日公开开庭进行了审理。原告李丹华、袁海珍的共同委托诉讼代理人袁利明、林祥和被告全南虔城地产开发有限公司的委托诉讼代理人曾小斌到庭参加诉讼。诉讼过程中，原告李丹华、袁海珍向本院申请了财产保全，本院作出了查封被告开发的“虔城·江山府”项目名下单独所有的不动产的民事裁定书。2020年5月13日，因案件审理需要，本院作出本案中止诉讼的民事裁定书，后通知了双方当事人本案继续审理。本案现已审理终结。 原告李丹华、袁海珍向本院提出诉讼请求：一、请求依法判令被告支付逾期交房违约金33286.7元给原告（以购房款744669元为基数按日万分之三比例从2019年8月20日起计算至被告实际交付合格房屋之日为止，暂计算至2020年1月15日)；二、请求依法判令被告支付原告因房屋质量不符合约定的违约金22340.07元（按照购房款744669元的3%计算）；三、本案诉讼费由被告承担；四、开庭前原告增加一项新的诉讼请求：由被告支付小区和房屋基础设施、公共设施未按约定时间达到使用条件的违约金7446.69元（按照购房款744669元的1%计算）。事实与理由：被告系全南县“虔城江山府”小区的开发商。2017年12月21日，原告与被告签订《赣州市商品房买卖合同》，由原告向被告购买位于全南县绕城公路员山连接线西侧“虔城江山府”A栋3-502号房屋，房屋面积127.95平方米，总价744669元。根据合同约定被告应当于2019年8月20日前向原告交付房屋；同时合同还对房屋尺寸、交付条件、违约责任等作出了明确约定。合同签订后，原告如约支付了购房款，已经履行了合同约定的全部义务。截止本案诉讼之日，因案涉项目已完工房屋存在多处质量问题，导致房屋未能完成验收手续，现被告已经逾期。此外，被告现已完工房屋与被告之前广告宣传、合同约定交付房屋存在重大差距，房屋多处出现严重质量问题，甚至出现与规划设计图纸不相符的情况。被告在销售房屋的过程中存在虚假宣传行为，误导原告消费。为维护原告合法权益，依据《民事诉讼法》有关规定，特向法院提起诉讼，请求法院查明有关事实，依法支持原告的诉讼请求。 被告全南虔城地产开发有限公司辩称，一、涉案房屋已经竣工验收合格，具备交付使用的实质条件，《工程竣工验收备案表》也将于近期取得。答辩人开发建设的涉案江山府商品房项目目前各单项验收已全部通过，并且在县建设局组织下，2020年3月6日答辩人已与涉案商品房项目勘察、设计、施工、监理等参建单位对涉案商品房进行了综合验收，并取得了相关单位出具验收合格意见的《工程竣工验收报告》。根据《建设工程质量管理条例》第16条及《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》第4条的规定，建设工程在建设、施工、设计、勘察、监理五大参建主体联合验收合格后，可以交付使用，因此截止2020年3月6日，涉案商品房已经具备交付使用的实质条件，且答辩人亦及时向县住建局提交了验收备案申请表，若非新冠××疫情等不可抗力原因，答辩人在2020年3月前即可完成涉案商品房的交付。二、答辩人因出现合同约定的原因而顺延交房，故原告诉求的逾期交房违约金不符合合同约定。涉案商品房买卖合同补充协议第3条约定“除本合同第十二条规定的不可抗力外，买受人同意在出现以下情形时，出卖人可以延期交房给买受人：（1）施工期间遭遇的地震、台风、水灾、火灾或其他自然灾害；（2）施工期间新发现影响施工的异常地质状况（如发现文物遗迹等）；（3）气象部门记录日降雨量达到中雨以上的；（4）配合国家或地方法律法规或政策的变化引起的延误；（5）政府的重大行为及庆典要求停工的；（6）政府部门或公用事业单位对有关工程验收的延误或对有关文件批准的延误；（7）买受人未按合同约定支付房款；（8）其他出卖人不能预见并对其发生和后果无法防止或避免的事件。”根据上述约定，以及答辩人在施工期间所遭遇的实际情况，答辩人在下述期间内可相应顺延交房期限：第一，施工期间的中雨天数87天。根据全南县气象局出具的“气象证明”，2017年12月至2019年8月全南县城中雨以上天数共计87天，此期间属于上述合同约定的第（3）种出卖人免责的情形。第二，政府临时发文要求答辩人停止施工的10天。根据全南县城乡规划建设局全规建字［2018］26号文件及全南县住房和城乡建设局［2019］13号文件要求，2018年度及2019年度高考、中考停工共计10天属于上述合同约定的第（6）种出卖人免责的情形。第三，县自来水公司停水无法施工的11天。2019年全年因自来水公司停水而无法施工的天数共计11天，此期间属于上述合同约定的第（8）种出卖人免责的情形。第四，对供电施工单位等第三方逾期交付工程的90天。答辩人承建项目用电工程由国家电网下属公司承包施工，根据答辩人与施工单位签订的《电力建设工程施工合同》约定，电力工程应当于答辩人付款后60天内完成施工，然而施工单位并未如期交付工程，直至2019年12月26日才开始供电，延期超过90天，因此导致涉案建设项目无法如期办理竣工验收，对此第三方公用事业单位造成的延期交付期间，答辩人应当免责。第五，因被答辩人等购房业主提出的设计变更要求，对增加的82天工期。在2019年8月份，在涉案房屋总体完工后，包括被答辩人在内的涉案商品房买受人现场查看涉案房屋后，指出部分公共配套品质过低或其他存在不合理等原因，在住建部门协调下要求答辩人增加投入或重新施工，但因答辩人系严格按照买卖合同成立之前涉案项目报规审批通过的设计图纸施工，因此答辩人应买受人要求就“增加电梯口不锈钢门套、楼梯间瓷砖铺贴、消防箱改成墙体内嵌入式、小区路沿石”等额外工程施工而增加的工期，属于答辩人应当免除逾期交房责任的期间。第六，对于全南县城市管理局要求增加亮化工程的20天施工期。在本案项目具备验收条件时，全南县城市管理局要求答辩人就涉案项目规划设计之外增加亮化工程，否则不予对市政设施等部分进行综合验收，因此对此部分增加的施工期进而延迟取得有关单位验收批复文件，属于合同上述约定第（6）种出卖人可以免责的情形。第七，新冠××疫情发生，致使原告无法开工及时取得《竣工验收备案表》的90天。2020年1月24日，江西省因新冠××的防控，启动了重大突发公共安全事件一级响应；2020年3月3日，赣州市政府办公室赣市府办字［2020］10号文“关于有效应对疫情促进我市房地产业健康发展的通知”第九条规定，“合理顺延工期和商品房交付时间。疫情造成建设项目工期延长和商品房延期交付的，使用合同不可抗力等相关条款规定，延长时间为三个月，顺延时间不计违约责任”。因此，就2020年初至今发生的新冠××突发情况，应当属于不可抗力，并符合涉案合同上述约定的第（8）种情形，根据政府相关规定，答辩人可免除违约责任的期限为三个月（90天）。此外，答辩人已在涉案房屋联合验收合格后即及时向住建局提交了竣工验收备案申请，然因本次疫情原因，政府部门未能及时出具备案意见，导致答辩人延期取得《竣工验收备案表》，此部分延长期限，亦应当属于上述合同约定中的第（6）种出卖人可以免责的情形。基于上述，答辩人可延长交房的期限后，答辩人并不存在逾期交房的违约情形，无须向被答辩人支付违约金。可顺延交房情形：施工期间的中雨天数87天，政府部门发文2018年、2019年中考，高考10天，停水导致停止施工期间11天，供电公司电力工程逾期竣工期限90天，业主要求增加投入进行设计变更施工期间82天，城管局要求增加亮化工程施工期间20天，新冠××疫情影响90天，综上，答辩人可顺延交房天数共计390天，可顺延至2020年8月20日后交房。三、被答辩人主张的逾期交房违约金不符合合同约定，答辩人承担逾期交房的违约金总额不超过总房款的1%。涉案商品房买卖合同补充协议第3条的约定，“该商品房的基础设施、公共配套建筑未按合同约定的日期达到使用条件的，买受人同意不退房，自本合同约定的最后期限的第二天起，出卖人按日向买受人支付已交房价款万分之一的违约金，违约金每季度支付一次，不够一季度则按月支付（如有），买受人同意违约金总额不超过总房款的1%”。因此，即使认定答辩人逾期交房，出卖人延期交房的违约金责任上限为总房价款的1%。四、涉案房屋不存在质量问题，符合合同约定及相关国家规范，被答辩人主张质量不合格的违约赔偿不具备事实基础及法律依据。勘察、设计、施工、监理等单位亦出具了验收合格的意见，因此，涉案房屋质量符合合同约定，并且不存在被答辩人在诉状中所称的存在“严重质量问题、广告宣传与合同约定存在重大差距或与规划设计图纸不相符”的情况。此外，即使涉案房屋存在质量问题，根据涉案商品房买卖合同第十六条的约定，除地基基础和主体工程外的其他质量问题，出卖人承担的责任为更换、修理，而并不需要承担支付违约金的责任，因此，被答辩人在没有证据证明涉案房屋存在质量问题的情况下，主张违约金的诉请没有合同和法律依据。综上，涉案房屋质量合格，符合合同约定及国家相关规范，可以交付使用，且根据合同约定及相关客观情况，答辩人可顺延至2020年8月20日交房，恳请法院依法审理后驳回被答辩人的所有诉讼请求。庭审时被告口头补充答辩：原告诉请的逾期交房违约金过高，根据合同法第114条规定，可以进行相应的调减，原告既没有提交书面证据证明逾期交房造成的实际损失，且商品房买卖合同补充协议第3条第一款，已经对逾期交房产生的违约金进行了补充约定，即违约金不得超过总房价款的1%，而原告既要求逾期交房的违约金又要求逾期交付公共设施的违约金，显然是重复计算了，根据合同约定房屋主体和公共设施是同时交付，如果重复计算必然导致原告的违约金诉求过高，也不符合合同约定。 当事人围绕其主张依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对原告提交的原告身份证复印件、被告工商企业信息、赣州市商品房买卖合同、购房款票据，被告均无异议，对原告申请法庭去现场勘察而拍摄的照片，原、被告对真实性、合法性、关联性均无异议，本院对上述证据均予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：原、被告对现场图片、公证书、被告公众号截图、延期交房通报函、销售价格表、工程竣工验收报告、竣工验收审核表、竣工验收备案表、气象证明、建设局[2018]26号和[2019]13号文件、自来水公司停水证明、电力工程施工合同及付款凭证和抄表单、网页截图及赣市府办字[2020]10号文件、报规施工图纸及做法、商品房买卖合同（样本）、2020年4月15日全南县住房和城乡建设局出具的证明和2020年3月25日钟学章法官主审江山府系列案时的庭审笔录等证据的真实性均予以认可，对上述证据的合法性、关联性，本院结合现场勘查情况及庭审笔录予以综合认定。原、被告对增设楼梯图片、将二楼共有阳台设计变更照片、设计变更通知单、工程签证单、亮化工程承诺函、保证金支付凭证、施工合同、住建局2019年48号文件回复意见书、微信聊天记录截屏证据的真实性有异议，但本院结合现场勘查情况及庭审笔录对该组证据的真实性予以确认。对被告提交的交付通知书和发送交付通知的快递单据、短信通知材料，原告有异议，本院认为该组证据已形成证据链，故本院对该组证据予以确认。 根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年6月30日，被告以出让的方式取得坐落于全南县二中背后））地块的建设用地使用权并于2017年8月20日开工建设虔城?江山府商住楼楼盘项目，施工单位为江西泰盛建设工程有限公司。2017年12月21日，原告李丹华、袁海珍作为买受人与被告全南虔城地产开发有限公司作为出卖人签订了一份《赣州市商品房买卖合同》（合同编号2017121104581），该合同约定：商品房项目名称为虔城?江山府；第三条商品房基本情况买受人购买的商品为Ａ栋3-502号，建筑面积127.95平方米（预测）；第六条计价方式与价款计价方式为建筑面积，单价为5820元／平方米，总价为744669元；第九条商品房交付条件该商品房交付时应当同时符合下列第1、2、3项所列条件：1.该商品房已取得《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》；2.该商品房相关设施设备已符合第十条约定的条件；3.该商品房已取得房屋测绘报告；第十条商品房相关设施设备交付条件（一）基础设施设备供水、排水、供电、燃气、电话通信、有线电视、宽带网络、电梯，（二）公共服务及其他配套设施（以建设工程规划许可为准）公共绿地、小区内非市政道路、物业服务用房、规划的车位车库2019年8月20日达到使用条件，以上设施未达到上述条件的，双方同意友好协商处理，关于本项目内相关设施设备的具体约定见附件三；第十一条交付时间和手续（一）出卖人应当在2019年8月20日前向买受人交付该商品房，（二）该商品房达到第九、十条约定的交付条件后，出卖人应当在交付日期届满前15日（不少于10日）书面通知买受人办理交付手续的时间、、地点以及应当携带的证件买受人未收到交付通知书的，以本合同约定的交付日期届满之日为办理交付手续的时间，以该商品房所在地为办理交付手续的地点，买受人应携带交房通知书、身份证、本合同、房屋收款凭证及政府规定缴纳费用凭证，在出卖人通知交房日办理交付手续，交付该商品房时，出卖人应当出示满足第九条约定的证明文件。出卖人不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全，不能满足第九条约定条件的，买受人有权拒绝接收，由此产生的逾期交付责任由出卖人承担，并按照第十二条处理；第十二条逾期交付责任除不可抗力外，出卖人未按照第十一条约定的时间将该商品房交付买受人的，双方同意按照下列第1种方式处理，1.按照逾期时间，分别处理［（1）和（2）不作累加］（1）逾期在60日之内，自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之三的违约金，（2）逾期超过60日后，买受人有权解除合同，买受人解除合同的，应当书面通知出卖人并配合办理合同解除相关手续，出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款（含已付贷款部分），并自买受人付款之日起，按照4.35%（不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率）计算给付利息，同时，出卖人按照全部房价款的3%向买受人支付违约金，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之三的违约金。该商品房买卖合同附件五补充协议第3条关于合同第十条出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺的补充约定：该商品房的基础设施、公共配套建筑未按合同约定的日期达到使用条件的，买受人同意不退房，自本合同约定的最后期限的第二天起，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金，违约金每季度支付一次，不够一季度则按月支付（如有），买受人同意违约金总额不超过总房款的1%；除本合同第十一条规定的不可抗力外，买受人同意在出现以下情形时，出卖人可以延期交房给买受人：（1）施工期间遭遇的地震、台风、水灾和其他自然灾害，（2）施工期间新发现影响施工的异常地质状况（如发现文物遗迹等），（3）气象部门记录日降雨量达到中雨以上的，（4）配合国家和地方法律法规或政策的变化引起的延误，（5）政府的重大行为及庆典要求停工的，（6）政府部门或公用事业单位对有关工程验收的延误或对有关文件批准的延误，（7）买受人未按照合同约定支付房款，（8）其他出卖人不能预见并对其发生和后果无法防止或避免的事件，“第十一条中不可抗力等特殊因素”亦适用“出卖人关于基础设备、公共配套建筑正常运行的承诺”的约定。原告在该商品房买卖合同及其附件五补充协议的买受人处签名、捺印。2017年12月17日，原告向被告支付了房款首付款254669元，2018年3月20日，原告向被告支付了房款按揭款490000元，被告向原告分别出具收到虔城江山府商住楼Ａ栋3单元502室绕城公路员山连接线西侧（县二中背后）首付款254669元和按揭付款490000元的江西省国家税务局通用预收款收据各一张。2018年7月，案涉虔城江山府ＡＢＣＤ栋商住楼全面封顶。2020年1月1日，被告发布延期交房通报函，函告业主因消防未验收完毕，导致整个项目未能办理竣工备案，房屋将相应延期交付。2020年3月6日，该商住楼取得同意验收的工程竣工验收报告。2020年5月2日，虔城?江山府商住楼取得房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表，被告向原告发送短信交房通知，2020年5月7日，被告通过快递方式邮寄了交房通知书给原告，告知原告办理房屋交付时间为2020年5月8日至2020年5月14日。因原告认为被告已完工房屋与之前广告宣传、合同约定存在差距，房屋多处出现质量问题等而诉至法院。 另查明，虔城?江山府商住楼的Ａ栋、Ｂ栋设计平面图显示电梯口的过道处宽2.1米，该2.1米包括了约0.7米的弱电箱位置，但原、被告签订的商品房买卖合同中的附件一房屋平面图未标注该处有弱电箱。经法院现场勘查，该过道宽1.05ｍ-1.13ｍ不等。全南县气象局出具的气象证明显示2017年12月至2019年8月全南县城中雨以上天数共计87天。因新型冠状病毒感染的××疫情爆发，2020年1月24日，江西省启动重大突发公共卫生事件一级响应。 本院认为，依法成立的合同，具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。 关于被告可延期交房情形的认定。经查，原、被告双方签订补充协议明确约定“气象部门记录日降雨量达到中雨以上的，出卖人可以延期交房”，且气象部门出具证明载明2017年12月至2019年8月全南县城中雨以上天数共计87天，故该87天属于可以延期交房的天数，因此，案涉房屋的交房时间可从2019年8月20日顺延至2019年11月15日。对于中高考、停水导致停止施工天数、供电公司电力工程逾期竣工期、设计变更施工期、亮化工程施工期，经查，商品房买卖合同对此未作明确具体的约定，也不符合双方所约定延期交房的情形。且中高考、停水等情形历年存在，亮化工程应属市政设施需要，双方合同约定商品房质量及装饰装修不符合规范标准及双方约定的，买受人有权要求及时更换修理，供电公司电力工程逾期竣工，被告可据合同向相对人主张权利，而非由买受人承担该责任。退一步说，被告作为有建设开发资质的房地产开发企业，与原告约定交房期限时，理应考虑了建设过程中可能发生的各种情况而计算合理施工期，且被告发布延期交房通报函时即已明确说明由于消防暂未验收完毕，导致整个项目未能办理竣工备案，故对上述被告抗辩的延期交房情形，不应予支持。对于新冠××疫情期间是否为合同不可抗力期间，原、被告双方约定交房时限为2019年8月20日，2020年1月24日江西省因新冠××疫情启动重大突发公共卫生事件一级响应，根据《合同法》第一百一十七条“当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任”之规定，发生在交房时限之后的新冠××疫情，不能免除被告逾期交房的责任。综上，案涉房屋的交房时间因中雨以上日降雨量情形而顺延至2019年11月15日。案涉商住楼于2020年5月2日取得了竣工验收备案表，被告通知原告可以在2020年5月8日至2020年5月14日办理交房手续，故本院认为，该逾期交房的违约金可计算至2020年5月14日止。经计算，从2019年11月15日起至2020年5月14日止，逾期181日，故被告应支付给原告逾期交房违约金为40436元（购房款744669元×181日×日万分之三）。 关于房屋质量方面是否存在违约。原、被告双方《赣州市商品房买卖合同》第十六条约定，房屋质量是否存在问题需经有资质的房屋质量检测机构检测才能确定，且案涉房屋已经取得竣工验收备案表，法院现场勘查所测的电梯口过道宽系扣除墙体和弱电箱位置后的净宽，不能仅据此推定房屋质量存在问题或被告改变了设计规划，也不能仅据原告所提交房屋现场照片而认定房屋存在质量严重不合格问题，故原告认为房屋质量不符合约定而要求支付违约金的诉讼请求，本院不予支持。 关于小区基础设施、公共配套设备的交付是否应另行计付违约金。经查，双方《赣州市商品房买卖合同》第九条约定，商品房交付时应当同时符合3项条件，其中第2项为该商品房相关设施设备已符合第十条约定的条件；而第十条约定，基础设施和公共配套设施应当在2019年8月20日交付房屋时达到使用条件。可见双方约定商品房交付包含了商品房相关设施设备的交付，故商品房逾期交付责任亦包含了商品房相关设施设备的交付责任。案涉合同补充协议中关于基础设施、公共配套设备逾期交付违约责任的约定，应系对商品房与相关设施设备分别交付的违约情形约定，而不适用于案涉商品房与其设施设备同时交付的情形，因此，在已计付逾期交房违约金的情况下，小区其他设施设备的交付不应另行计付违约金，否则将造成单项违约双重计算违约责任，故对原告此项诉请，本院亦不予支持。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第一百一十七条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 一、被告全南虔城地产开发有限公司应于本判决发生法律效力之日起五日内向原告李丹华、袁海珍支付逾期交房的违约金40436元； 二、驳回原告李丹华、袁海珍的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费688元，财产保全费576元，合计1264元，由原告李丹华、袁海珍承担247元，被告全南虔城地产开发有限公司承担1017元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江西省赣州市中级人民法院。 审判员  龚丽丽 二〇二〇年十月十三日 书记员  高国华 附处理本案所涉及法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 第一百一十七条因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。 本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。 《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》 第一条本解释所称的商品房买卖合同，是指房地产开发企业(以下统称为出卖人)将尚未建成或者已竣工的房屋向社会销售并转移房屋所有权于买受人，买受人支付价款的合同。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。