湖南省张家界市永定区人民法院民 事 判 决 书（2020）湘0802民初2160号原告：张家界畅科物资有限公司，统一社会信用代码91430800MA4L2P2054。住所地：湖南省张家界市永定区官黎坪办事处鲤鱼池居委会中南巷**。法定代表人：王泽辉，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：向润年，湖南金州（张家界）律师事务所律师。代理权限为特别代理。委托诉讼代理人：汤芳喆，湖南金州（张家界）律师事务所律师。代理权限为一般代理。被告：张家界太平洋建设有限公司，统一社会信用代码91430800MA4LPTR86A。。住所地：湖南省张家界市永定区南庄坪办事处山水豪庭水馨居****法定代表人：刘彬，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：欧阳慧，女，1995年4月29日出生，汉族，住湖南省洞口县，代理权限为特别授权。委托诉讼代理人：沈健，男，1995年9月16日出生，户籍地江苏省淮安市淮安区，代理权限为一般代理。原告张家界畅科物资有限公司（以下简称畅科公司）与被告张家界太平洋建设有限公司（以下简称太平洋公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年9月10日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告畅科公司的委托诉讼代理人向润年、汤芳喆，被告太平洋公司的委托诉讼代理人欧阳慧、沈健到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告畅科公司向本院提出诉讼请求：1、判决解除原被告双方分别于2017年8月28日、8月31日订立的两份《材料采购协议书》；2、判决被告给原告支付材料款334040元和损失20000元，并自2019年11月2日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付逾期付款违约金；3、判决被告承担本案诉讼费用。事实与理由：2017年8月28日，原告与被告签订一份《材料采购协议书》，约定由原告给被告施工的崇州道路工程项目供应承插钢带管等材料，双方约定了供货名称、规格、数量、供货时间、结算及付款方式等条款，意向供货总价款为1175830元。2017年8月31日，原告与被告签订一份《材料采购协议书》，约定由原告给被告施工的崇州道路工程项目供应流槽起始井等材料，双方约定了供货名称、规格、数量及价格、供货时间、结算及付款方式等条款，意向供货总价款为593883元。合同订立后，原告按合同约定分别于2018年6月9日、2017年9月30日、11月9日给被告送承插钢带管和流槽起始井等材料，共计货款389040元。因被告施工项目已停工一年多时间，原告不得已催要货款，并于2019年11月2日提起诉讼，在被告同意春节前付清的前提下原告撤回起诉，但被告没有履行承诺，至今尚欠334040元。同时，因被告根本违约，原告有权依法解除合同。被告太平洋公司辩称：一、原告主张的“依法解除双方2017年8月28日、2017年8月31日签订的两份《材料采购协议书》”的请求应予驳回。原告与被告于2017年8月28日、8月31日签订了两份《材料采购协议》，双方一直在积极履行各项合同权利及义务，后因业主征地拆迁及土地指标审批手续拖延等原因，造成工程项目暂停施工，现项目已经恢复施工，不存在合同履行上的不能。双方签订的合同为双方正式意愿的表达，不违反法律规定亦不存在重大误解，合同订立后双方就应该承担一定的风险，况且这样的风险不是被告方有意为之，所以双方签订的合同不应该予以解除应继续履行。二、原告主张的“材料款334040元与损失20000元”的请求应予驳回。双方的合同约定，每三十万元结算60%，余下40%在工程结束后三个月内支付完毕，被告已经按照合同约定足额甚至超额支付供货的60%，且现在项目已经恢复施工，并正在抓紧完工，如原告不想履行合同停止供货，亦应按照合同约定进行结算，剩余40%部分应在工程结束后三个月后支付。双方签订的合同并未有违约金等条款的设立，被告方并未违约，不应承担原告所称的损失。三、原告主张的诉讼费应予驳回。根据合同内容，被告一直在积极履约，并未拖欠任何费用，原告捏造事实恶意诉讼，被告不应承担本案任何诉讼费用，请法院驳回原告的此项主张。查明的事实根据当事人的诉辩主张和举证质证情况，本院确认以下法律事实：2017年8月28日，原告畅科公司与被告太平洋公司签订《材料采购协议书》（钢带管合同），畅科公司自2017年9月10日开始向太平洋公司供应承插式钢带管、雨水口等材料，并约定了名称、规格、意向供货数量、单价、品牌等，畅科公司可定期凭太平洋公司开具的收料单（结算联）到材料科办理结算，按每60万为一个结算单位，太平洋公司支付畅科公司已供材料款的60%，余下40%计入下一个结算单位，以此类推，余款在管道工程结束后2月内付清。2017年8月31日，原告畅科公司与被告太平洋公司签订《材料采购协议书》，畅科公司自2017年9月10日起向太平洋公司供应流槽起始井、三通井等材料，并约定了名称、规格、意向供货数量、单价、品牌等，畅科公司可定期凭太平洋公司开具的收料单（结算联）到材料科办理结算，按每30万为一个结算单位，太平洋公司支付畅科公司已供材料款的60%，余下40%计入下一个结算单位，以此类推，如果最后一次不足30万，以实际数量为准，余款在管道工程结束后3月内付清。2017年9月30日，畅科公司向太平洋公司供应了承插式钢带波纹管210米，货款共计58800元。2017年11月9日，畅科公司向太平洋公司供应了承插式钢带波纹管，货款共计197360元。2018年6月9日，畅科公司向太平洋公司供应了偏置收口、流槽三通井等材料，货款共计120628元。2018年7月14日，畅科公司向太平洋公司供应了塑钢爬梯、井筒爬梯，货款共计12252元。被告太平洋公司分别于2020年1月23日、2020年7月7日向原告畅科公司支付了货款35000元、20000元。2019年10月20日，原告畅科公司与湖南金州（张家界）律师事务所签订民事委托代理合同，原告畅科公司因与被告太平洋公司、湖南省筱沅水利水电建设有限公司买卖合同纠纷两案，委托湖南金州（张家界）律师事务所的律师代理诉讼，收费标准为以涉案争议标的额为基数，分段累计收费，其中10万元至50万元部分为8%，两案的服务费共计60000元。湖南金州（张家界）律师事务所在收到畅科公司的20000元代理费后于2020年9月17日出具了鉴证咨询服务、诉讼代理费20000元的发票。2019年11月2日，原告畅科公司将被告太平洋公司诉至本院，但原告畅科公司在本院依法送达缴纳诉讼费用通知后未在七日内预交案件受理费，本院于2019年11月12日作出（2019）湘0802民初4744号民事裁定书，按原告畅科公司撤回起诉处理。被告太平洋公司承建的张家界崇州路项目于2017年11月初停工，在2018年6、7月小面积施工后又停工，2020年8月恢复施工。在恢复施工后，原被告就已欠货款支付问题未达成一致，原告畅科公司不同意继续供货，被告太平洋公司已经与他方签订供货合同进行施工。上述事实，有当事人陈述、材料采购协议书、收料单、中国建设银行电子回单、微信记录截屏、发票、民事委托代理合同、民事裁定书、长沙银行网上银行电子受理凭证等证据证实，本院予以确认。判决的理由与结果本院认为，原被告签订买卖合同之后，被告太平洋公司承建的工程因业主方的原因停工时间较长，恢复施工之后双方就已供货的货款支付问题没有协商一致，双方没有继续履行合同，现原告畅科公司要求解除《材料采购协议书》，被告太平洋公司同意解除合同，本院对原告畅科公司要求解除双方订立的两份《材料采购协议书》的诉讼请求予以支持。《中华人民共和国合同法》第九十七条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。原被告之间的《材料采购协议书》解除后，尚未履行的部分终止履行，原告畅科公司已经履行的部分，被告太平洋公司应支付相应的货款，故原告畅科公司要求被告太平洋公司支付材料款334040元的诉讼请求，本院予以支持。关于原告畅科公司主张的逾期付款违约金，《材料采购协议书》没有违约金的约定，且《材料采购协议书》约定的支付节点未届至，故本院对原告畅科公司要求被告太平洋公司支付2019年11月2日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付逾期付款违约金的诉讼请求不予支持。关于原告畅科公司主张的律师代理费损失，双方的买卖合同没有相关的约定，且被告太平洋公司在本案中不存在违约，本院对原告的该项诉讼请求亦不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第（五）项、第九十七条之规定，判决如下：一、解除原告张家界畅科物资有限公司与张家界太平洋建设有限公司于2017年8月28日、2018年8月31日签订的两份《材料采购协议书》；二、被告张家界太平洋建设有限公司于本判决生效之日起五日内向原告张家界畅科物资有限公司支付材料款334040元；三、驳回原告张家界畅科物资有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费6610元，适用简易程序减半收取3305元，原告张家界畅科物资有限公司负担187元，被告张家界太平洋建设有限公司负担3118元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省张家界市中级人民法院。审判员  刘江蓉二〇二〇年十月十九日法官助理田丽萍书记员张沂附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。