云南省昆明市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）云01民终3202号上诉人（原审原告）：李钟玲，女，1974年9月22日出生，汉族，住云南省昆明市官渡区。委托诉讼代理人：韩莹、范培红，云南天外天律师事务所律师，特别授权代理。被上诉人（原审被告）：云南金鼎盛房地产开发有限公司，住所地：云南省昆明市五华区龙泉路**主楼第**。法定代表人：宋文伟，总经理。上诉人李钟玲因与被上诉人云南金鼎盛房地产开发有限公司（以下简称：金鼎盛公司）房屋买卖合同纠纷一案，不服昆明市五华区人民法院（2019）云0102民初4316号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年4月15日立案后，依法组成合议庭进行了审理。因案情复杂，本案依法报请批准延长了审限，现已审理终结。李钟玲上诉请求：一、请求二审法院依法撤销五华区人民法院作出的（2019）云0102民初4316号民事判决书;二、请求二审法院依法改判被上诉人向上诉人按照每日200元支付自2015年11月1日至交付达到符合法律规定的交付条件之日（取得竣工验收备案表和消防验收合格证以及通水通电通煤气的最后日期）止的逾期交房违约金,暂计算至起诉之日止为人民币243000元。（违约金的计算公式为:按照逾期天数＊200元）；三、本案二审的诉讼费用等相关维权费用全部由被上诉人承担。事实和理由：一、根据相关法律规定房屋竣工验收应达到法律明确规定的验收标准才能视为验收合格并符合交付条件,不能单方面以被上诉方提供的格式条款的约定规避法律标准,法律规定应大于协议约定。二、上诉人与被上诉人签订的《商品房购销合同》中约定的违约金符合法律规定,且被上诉人当庭书面自认存在违约事实,达到支付违约金的情形,该违约金的主张应当得到支持。三、违约金的计算时间节点应为被上诉人能够交付达到符合法律规定的交付条件之日（即取得竣工验收备案表和消防验收合格证以及通水通电通煤气的最后日期）。同样的事实理由,在同一法院审理判决,应当遵从同案同判,同院同判的原则。五华区人民法院于2018年8月21日作出（2018）云0102民初7102号民事判决,判决被上诉人支付另案原告石云自2015年11月1日起至2015年11月9日止的违约金人民币900元以及自2015年11月10日起至位于昆明市地铁）第11幢第43层4303号房屋取得《建设工程竣工验收备案表》之日止按照每天200元计算的违约金。被上诉人在判决做出后未上诉,该判决已经生效。以上判决审理的事实情况与本案的事实相一致,被告相同,仅为原告变更,但在同一法院作出的判决竟然查明的事实,认定的依据,适用的法律截然不同,互相推翻。此种情况的出现严重影响了法院的公信力。综上，请求二审法院改判支持上诉人的上诉请求。金鼎盛公司向本院提交书面意见称：一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。李钟玲向一审法院起诉请求：判令被告支付自2015年11月1日起至房屋达到符合法律规定的交付条件之日止（取得竣工验收备案表、消防验收合格证、通水通电通气）的逾期交房违约金，按每日200元计算。一审法院认定事实：2013年12月6日原、被告签订《商品房购销合同》，约定原告以880251元的价格向被告购买本案讼争房昆明市五华区莲花池畔小区12幢3403号房屋（建筑面积111.92平方米），原告首付730251元，余款150000元贷款支付；被告应于2015年10月30日前将经建设单位组织验收合格，并符合本合同约定的该商品房交付给原告；被告如未按合同约定的时间交房，自合同约定的交房时间届满后的次日起至实际交房之日止10天内，被告按每天100元支付原告违约金，合同继续履行，逾期10天后，被告按每天200元支付原告违约金，合同继续履行；该商品房经建设单位组织验收合格后，被告应当以媒体公告或书面形式通知原告办理交接手续。补充协议约定所交付商品房在经被告组织设计单位、施工单位、监理部门及质量监督部门对房屋主体共同验收合格并盖章确认后，视为被告具备向原告交房的条件。合同签订后，原告向被告支付了购房款。五华区沙沟埂、莲园村城中村改造项目12幢的工程竣工验收证明书载明竣工日期为2016年1月26日，验收结论为合格。该工程竣工验收证明书有被告作为建设单位的签章及勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位的签章。2016年3月20日原告接房。一审法院认为，本案系商品房预售合同引起的诉讼纠纷。原、被告签订的商品房购销合同系双方当事人真实意思表示一致的结果，不违反我国有关法律法规和社会公共利益，依法成立并生效。合同约定被告应于2015年10月30日前将经建设单位组织验收合格，并符合本合同约定的该商品房交付给原告；被告如未按合同约定的时间交房，自合同约定的交房时间届满后的次日起至实际交房之日止10天内，被告按每天100元支付原告违约金，合同继续履行，逾期10天后，被告按每天200元支付原告违约金，合同继续履行；该商品房经建设单位组织验收合格后，被告应当以媒体公告或书面形式通知原告办理交接手续。2016年1月26日本案讼争房所在的12幢经被告组织验收合格。被告未举证证明本案讼争房经验收合格后，其以媒体公告或书面形式通知原告办理交接手续，其应承担举证不能的不利后果。结合逾期交房事实，被告应支付原告2015年10月31日至2016年3月20日期间的逾期交房违约金。原告主张逾期交房违约金自2015年11月1日起算，系其权利处分的意思表示，一审法院予以确认。2015年11月1日至同年11月9日的逾期交房违约金按合同约定每天100元计为900元。违约金具有赔偿损失和惩罚的性质，且被告请求减少，故2015年11月10日至2016年3月20日期间的逾期交房违约金的计算标准应当参照同地段租金计算，一审法院酌情确定按20元/平方米/月计算为9774.35元（111.92平方米×20元/平方米/月×4个月+111.92平方米×20元/平方米/月÷30天×11天）。一审法院依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第二款及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、第一百四十四条之规定，判决：由被告云南金鼎盛房地产开发有限公司于本判决生效后十日内支付原告李钟玲逾期交房违约金10674.35元；案件受理费4945元，减半收取计2472.50元，由被告云南金鼎盛房地产开发有限公司负担。二审中，上诉人提交小区现状的照片46张，欲证明涉案楼盘并未达到法定的交付条件，设施设备均不完善，无法使用。本院对上诉人提交照片的真实性予以确认，至于该证据能否证明上诉人的主张，在判决说理部分中阐释。上诉人对一审判决认定“补充协议约定所交付商品房在经被告组织设计单位、施工单位、监理部门及质量监督部门对房屋主体共同验收合格并盖章确认后，视为被告具备向原告交房的条件”有异议，认为该补充协议违反法律规定，是无效协议。本院认为，该部分内容系一审判决对本案双方合同内容的确认，与事实相符，故上诉人的异议本院不予支持。另上诉人对一审判决认定“五华区沙沟埂、莲园村城中村改造项目12幢的工程竣工验收证明书载明竣工日期为2016年1月26日，验收结论为合格。该工程竣工验收证明书有被告作为建设单位的签章及勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位的签章。2016年3月20日原告接房”有异议，认为房屋至今都不满足居住条件，验收单据是开发商单方面出具的，一审判决未向上诉人出示过相关验收合格证据直接作为定案的依据。本院认为，在本案一、二审审理过程中，被上诉人所提交的证据，不能证明该事实，故对上诉人的异议本院予以支持，该部分内容不应确认为本案事实。此外，本案二审审理查明的其他事实与一审判决认定的一致，本院予以确认。综合诉辩双方的主张，本案争议的焦点为：被上诉人向上诉人支付的逾期交房的违约金应如何认定？本院认为：本案上诉人与被上诉人签订的《商品房购销合同》《合同补充协议》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律法规的规定，双方当事人均应当按照合同约定享有权利、承担义务。《合同补充协议》第三条第二款约定：“所交付商品房在经开发商组织设计单位、施工单位、监理部门以及质量监督部门对房屋主体共同验收合格并盖章确认后，视为甲方具备向乙方交房的条件。”双方已约定了案涉房屋经开发商组织设计单位、施工单位、监理部门以及质量监督部门对房屋主体共同验收合格并盖章确认即具备交付条件，但被上诉人至今未提交上述证据材料证实案涉房屋具备交付条件，故被上诉人向上诉人交付的房屋不符合合同约定的交付条件，应承担相应的违约责任，一审判决被上诉人承担逾期交房的违约责任并无不当，本院予以维持。关于被上诉人向上诉人支付的逾期交房违约金应如何认定的问题。《商品房购销合同》第九条约定：“一、自本合同约定的交房时间届满后的次日起至实际交房之日止10天内，甲方按每天100元向乙方支付违约金，合同继续履行。逾期10天后，甲方按下列第3种约定承担违约责任。3、甲方按每天200元向乙方支付违约金，合同继续履行。”本案双方当事人对逾期十天内按每天100元的标准计算的违约金无异议，本院予以确认。对于逾期十天后的违约金承担问题。虽然已将案涉房屋交付给上诉人使用，但上诉人认为被上诉人交付的房屋不符合基本居住要求，且其交付没有满足合同约定条件。本案违约金应当按照合同约定承担。本院认为，首先，被上诉人在本案一、二审审理过程中，所提交的证据不能证明交付的房屋符合合同约定验收条件。其次，经本院到实地查看，该小区尚有部分楼宇处于停工待建状态，交付入住的部分确实存在诸多问题，不能满足基本的居住要求。故被上诉人逾期交付不符合合同约定房屋的行为确给上诉人造成了一定的损失，应当继续承担违约责任至本案房屋符合合同约定为止。另一方面，上诉人认为其经营遇到较大困难，正在努力协调相关部门，尽快完善其合同义务，申请对违约金进行调减。综合本案案情，本院认为，本案违约金以购房款为基数，按照银行同期贷款基准利率上浮20%计算，较为适宜。则本案违约金第一阶段为2015年11月1日至同年11月9日为900元。综上所述，上诉人李钟玲的上诉请求成立部分，本院予以支持。一审判决认定事实不清，所作判决结果不当，本院予以改判。依照《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项之规定，判决如下：一、撤销昆明市五华区人民法院（2019）云0102民初4316号民事判决；二、被上诉人云南金鼎盛房地产开发有限公司于本判决生效之日起五日内支付上诉人李钟玲自2015年11月1日起至2015年11月9日的逾期交房违约金900元；三被上诉人云南金鼎盛房地产开发有限公司于本判决生效之日起五日内支付上诉人李钟玲以购房款880251元为基数，自2015年11月10日起至2019年8月19日止按中国人民银行同期同类贷款基准利率上浮20%计算的违约金，自2019年8月20日起至本案商品房符合法定交付条件（即商品房竣工验收合格、供水、供电、燃气配套基础设施符合交付使用条件）之日止按全国银行间同业拆解中心公布的贷款市场报价利率（LPR）上浮20%计算的逾期交房违约金；四、驳回上诉人李钟玲的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费2472.50元，二审案件受理费4945元，共计7417.50元由被上诉人云南金鼎盛房地产开发有限公司承担。本判决为终审判决。审判长 李 锋审判员 李 蕊审判员 晏云锋二〇二〇年十月十日法官助理陈志远书记员汪雪媛