西 安 市 中 级 人 民 法 院 民事判决书    （2020）陕01民终8035号 上诉人（原审原告）：李亚丽。委托诉讼代理人：江广东（系李亚丽之夫）。被上诉人（原审被告）：陕西佳诚房地产开发有限责任公司，住所地西安市爱民路19号。法定代表人：杜旭强，该公司董事长。委托诉讼代理人：冯家勇，陕西联诺律师事务所律师。委托诉讼代理人：常晓，陕西联诺律师事务所实习律师。上诉人李亚丽因与被上诉人陕西佳诚房地产开发有限责任公司（以下简称佳诚公司）房屋预约合同纠纷一案，不服西安市新城区人民法院（2019）陕0102民初7262号民事判决，向本院提起上诉，本院依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。李亚丽上诉请求：1、撤销一审判决，依法改判；2、本案诉讼费由佳诚公司承担。事实和理由：一、1、一审法院在利息计算上有误，李亚丽要求佳诚公司以年利率10%向李亚丽支付利息，自2013年4月25日签订协议并交款开始计算，初审判决却以2013年4月至2019年总计10%的利息支付，这明显违反常理，也远远低于银行贷款利率及民间借贷利率。在同类型案件中，西安市新城区人民法院( 2019)陕0102民初5286及(2019)陕0102民初5310民事判决书中，已经判定佳诚公司向李亚丽按年利率6%支付利息。2、在初审判决中缺少利息计算截止日期，在同类型案件中，西安市新城区人民法院( 2019)陕0102民初5286及(2019)陕0102民初5310民事判决书中，已经判定佳诚公司向李亚丽支付利息以实际给付本金之日计算。3、初审判决第三条：2015年8月1日至2016年2月29日每日万分之三的补偿款（以290050元为基数）时间计算无依据。根据《致佳诚，长安集业主承诺》规定，只有在承诺日期完成拆迁工作，补偿条款才自动失效。而根据佳诚2015年10月13日递交西安市新城区政府《关于韩南韩北城中村改造项目的情况报告》上明确说明是因为拆迁未完成问题导致项目开发停滞、陷入僵局，而西安市城改办在2018年1月15日给西安市新城区政府批复同意佳诚退出项目，但佳诚时至今日也未与新城区政府清算，而新城区政府在2019年2月挂牌土地引进融创地产并拆迁重建。由此说明在2019年2月之前拆迁工作是由佳诚地产负责，但佳诚并未在2019年2月前完成拆迁清除场地工作，在此时间之前，都需按日万分之三支付李亚丽补偿款，不可能出现2016年2月29日的日期。根据《致佳诚．长安集业主承诺》规定，虽然佳诚公司根据拆迁进度确定的18个月后的最后约定交房时间是2016年7月31日，但确保的拆迁不完成，此最后时间约定并无意义，此处应该是2015年8月1日至2019年1月31日每日万分之三的补偿款（以290050元为基数）时间计算。4、初审判决第四条：佳诚公司向李亚丽自2016年3月1日至2019年12月31日支付按已交款每日万分之一违约金的时间段计算无依据，根据《致佳诚．长安集业主承诺》规定，虽然佳诚公司根据拆迁进度确定的18个月后的最后约定交房时间是2016年7月31日，但确保的拆迁不完成，此最后时间约定并无意义，根据事实确定，2019年2月新城区政府重新引进开发商拆除清地后，才能确认为交房违约，应该是2019年2月1日至本判决生效之日止。二、一审法院对本案部分主要事实没有查清。1、对双方签订的协议以及佳诚公司对李亚丽的承诺中相关交房及违约日期没有查清。 2、误解李亚丽关于利息的诉求，并对利息的计算方法产生错误以及利息计算截止日期没有定义。3、对违约赔偿责任的时间截止限定没有查清楚。4、《致佳诚．长安集业主承诺》中，关于未拆迁与交房时间的确定在逻辑上有前后关联，前一个未完成时后一个是无法确认的，并且存在不同的赔偿标准，而判决将一个无法确定的标准作为判决依据是违反法律的规定的。佳诚公司辩称，一审法院认定基本事实错误，李亚丽诉请解除《房号保留协议》无事实依据，该协议应依法被认为为商品房买卖合同，因佳诚公司未取得商品房预售许可证而无效，非预约合同。该协议已具备《商品房销售管理办法》规定的商品房买卖合同的主要内容，符合商品房买卖合同司法解释的规定。该协议约定“在双方正式签订后，本协议自行作废”，且约定的款项为房号保留款，不能说明具有预约性质。就协议目的来讲，双方当事人订立《房号保留协议》是以实现房产交易为直接目的，而不是以订立商品房买卖合同为目的。一审法院证据认定错误，佳诚公司从未向李亚丽出具“致长安集幸福说业主承诺”，一审法院对李亚丽提供的承诺书复印件未与原件核对予以采信，违反证据规则的相关规定。一审法院不应支持违约金、过渡费以及过高的利息损失。李亚丽对未取得商品房预售许可证的事实是明知的，不存在刻意隐瞒、欺骗李亚丽的情况，李亚丽对合同无效存在过错。合同约定交房日期应延期，李亚丽不应基于合同约定承担违约责任。合同中没有关于过渡费的约定，且合同无效，李亚丽对涉案房屋不存在任何期待利益，李亚丽无权主张过渡费。李亚丽向一审法院提出诉讼请求：1、解除双方签订的项目房号保留协议；2、退还本金290050元及利息29005元； 3、赔偿李亚丽房屋直接经济损失438851元（房屋总款项580050元，实际支付290050元，实际付款比例50%计算，当时购买单价6764.4元，面积85.75平米，计算直接经济损失以实际付款额为基础，以现在同地面融创“东方宸院”平均价格17000/平米计算）；4、由于佳诚公司不能执行约定交房，造成李亚丽在外租房过渡，要求佳诚公司支付李亚丽每月1800元过渡费（截止时间2019年12月31日），合计86400元；5、根据佳诚公司承诺，佳诚公司如拆迁不利，向李亚丽赔偿2015年1月1日至1月31日期间补偿款899元（按日万分之一补偿）；6、根据佳诚公司承诺，如果佳诚公司拆迁不利，向李亚丽赔偿2015年3月1日至3月31日补偿款1798元（按日万分之二补偿）；7、根据佳诚公司承诺，如果佳诚公司拆迁不利，自2015年4月1日至实际收到赔偿款日期，按已付金额日万分之三累计赔偿李亚丽（时间截止2019年1月31日），共计121473元；8、佳诚公司因单方未能履行合约，向李亚丽自2016年1月1日起按已交款每年10%的比例累计赔偿（截止时间2019年12月31日）合计116020元。一审法院经审理认定事实如下：2012年4月佳诚公司取得新城区韩南韩北村城中村项目改造主体资格，但未取得国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、商品房预售许可证。2014年3月22日李亚丽分两次向佳诚公司缴纳房款290050元，其中定金20000元。2014年3月22日双方签订《“佳诚、长安集”项目房号保留协议》，约定佳诚公司为李亚丽保留长安集24号楼1单元16层11605号房，建筑面积85.75平方米（以政府最后核准文件为准），房屋单价为每平方米6764.4元；李亚丽全额支付房号保留款290050元。协议签订后李亚丽定金20000元转为房号保留款。协议第四条第2项约定，佳诚公司承诺在2015年12月31日前取得商品房预售许可证，及时通知李亚丽签署《商品房买卖合同》,在双方正式签订《商品房买卖合同》后，本协议自行作废；协议第四条第3项规定，佳诚公司应于2015年12月31日前依照国家和地方人民政府的有关规定，将符合约定的商品房交付李亚丽使用。2014年9月22日佳诚公司出具《致佳诚▪长安集业主的承诺》：“一、拆迁问题。1、佳诚地产承诺于2014年12月31日前完成DK5中24#、25#、28#楼影响楼位建设拆迁户的拆迁工作，于2015年1月31日之前完成场地的清除工作。2、如不能在上述承诺日期完成拆迁工作，佳诚地产承诺对已签署《佳诚长安集项目房号保留协议》的业主做出以下补偿：(1)2015年1月1日至1月31日按已付款的日万分之一进行补偿；(2)2015年3月1日至3月31日按已付款的日万分之二进行补偿；(3)自2015年4月1日起，均按已付款的日万分之三进行补偿；3、如按承诺日期完成拆迁工作，以上补偿条款自动失效；二、交房问题。佳诚地产确保于场地清除18个月后交房，即最后确定交付时间为2016年7月31日。如不能按期交房，佳诚地产承诺对已签署《佳诚长安集项目房号保留协议》的业主按以下方式进行补偿：按照原《佳诚长安集项目房号保留协议》确定的交付时间逾期后，甲方按已付款的日万分之一支付逾期交房违约金直至交付为止。三、其他。1、补偿费、逾期交房违约金支付时间为房屋交付手续办理完成后30日内。如最新约定交付时间仍未交付，从约定时间起开始计算的违约金，于次月10日前以银行转账或现金形式支付。以上费用享有前提为业主与佳诚地产关于房屋认购或买卖的关系存续，如业主退房或已退房，则佳诚地产无需承担以上费用；2、如逾期拆迁补偿款产生，《佳诚长安集项目房号保留协议》交付时间顺延。拆迁违约金与交房违约金不可同时享受；3、佳诚地产保证交付给业主质量合格的房屋，在施工过程中有建设工程质量监督单位进行质量监督，房屋质量符合国家相关规范要求，具体以《房屋质量保证书》和《房屋使用说明书)为标准；4、此承诺与《佳诚长安集项目房号保留协议)具有同等法律效益，如有冲突之处，以此承诺为主。”2015年10月13日由于项目拆迁工作没有完成，佳诚公司向西安市新城区政府提交《关于韩南韩北城中村改造项目的情况报告》提出退出该项目。2018年1月15日，西安市城中村改造办公室发函新城区政府，同意将该项目投资主体变更为陕西中轩置业有限公司。佳诚公司至今未取得国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、商品房预售许可证，未通知李亚丽签订房屋买卖合同亦未向李亚丽交房。一审法院认为，《“佳诚、长安集”项目房号保留协议》自双方自签订至今，佳诚公司作为开发商并未取得国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、商品房预售许可证。虽然双方在该协议及附件对交易房屋的单价、总房款、交房时间进行了约定，但对房屋最终的建筑面积、层高、付款方式、付款时间、销售方式、房屋交付使用条件、装饰设备标准承诺、产权登记时间等约定均不明确，不具备《商品房销售管理办法》规定的商品房买卖合同的主要内容。商品房预约合同是指房地产开发商与购房者就双方在一定期限内签订商品房买卖合同的协议。本案双方在上述协议中约定“在双方正式签订《商品房买卖合同》后，本协议自行作废”且约定的款项为房号保留款，足以说明该协议具有预约性质，李亚丽在签订协议时对佳诚公司未取得商品房预售许可证的事实是明知的。故从协议内容、法律规定以及双方当事人的协议目的来讲，该协议是先于本约订立且以订立本约为合同目的，属于预约合同，是以签订商品房买卖合同为目的的预约合同。双方签订的《“佳诚、长安集”项目房号保留协议》系双方当事人真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性效力性规定，依法应认定合法有效。该协议对双方均有法律约束力。《致佳诚▪长安集业主的承诺》对上述协议进行了补充、完善和变更，属于协议的附件与协议有同等法律效力。2015年10月佳诚公司申请退出该项目，2018年1月经批准佳诚公司退出该项目，既未通知李亚丽签订房屋买卖合同向李亚丽交房，亦未完成拆迁及承诺的场地清除工作，已构成违约。从预约合同目的出发，预约合同是确保本约的订立，现佳诚公司退出项目已经表明佳诚公司不履行预约合同，并且已无签订本约房屋买卖合同的可能性。佳诚公司的违约行为致合同目的不能实现，符合合同法第六十四条规定的合同法定解除条件，李亚丽要求解除《“佳诚、长安集”》依法予以准许，作为该协议的附件《致佳诚▪长安集业主的承诺》亦应一并解除。《中华人民共和国合同法》第九十七条规定“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。” 本案合同的解除，是由于佳诚公司违约引起，李亚丽有权要求佳诚公司恢复原状退回已交款项并对预约合同解除之后的损失做出赔偿。佳诚公司应按李亚丽请求退还所收的房款290050元并支付资金占用期间的利息损失，并应按照合同约定赔偿李亚丽的损失。至于李亚丽要求佳诚公司以实际付款额为基础，以西安2019年6月房屋平均价格17000/平米计算，赔偿房屋直接经济损失438851元的诉讼请求，一是没有合同约定，二是预约相对于本约而言，其本身就是缔结本约的一个过程，李亚丽主张的房屋价格上涨后的差价损失不属于预约合同的损失范畴，也不属于因佳诚公司违反预约合同所遭受的实际损失，属于本约合同履行意义上的可得利益损失，故本院依法不予支持。李亚丽要求“由于佳诚公司不能执行约定交房，造成李亚丽在外租房过渡，要求佳诚公司支付李亚丽每月1800元过渡费截止时间2019年12月31日合计86400元”没有合同依据，李亚丽该诉请本院不予支持。李亚丽主张“佳诚公司因单方未能履行合约，向李亚丽自2016年1月1日起按已交款每年10%的比例累计赔偿截止时间2019年12月31日合计116020元”等其余损失应按照《致佳诚▪长安集业主的承诺》约定计算赔付。佳诚公司经本院合法传唤未到庭应诉，依法应视为其放弃诉讼权利。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条的规定，判决如下：一、原告李亚丽与被告陕西佳诚房地产开发有限责任公司签订的《“佳诚、长安集”项目房号保留协议》及合同附件《致佳诚▪长安集业主的承诺》予以解除。 二、本判决生效后五日内被告陕西佳诚房地产开发有限责任公司向原告李亚丽退还房款290050元并支付利息损失29005元。三、本判决生效后五日内被告陕西佳诚房地产开发有限责任公司向原告李亚丽支付2015年1月1日至1月31日期间的补偿款899元；2015年3月1日至3月31日的补偿款1798元；2015年4月1日至2015年7月31日的补偿款10616元；2015年8月1日至2016年2月29日每日万分之三的补偿款（以290050元为基数）。四、本判决生效后五日内被告陕西佳诚房地产开发有限责任公司向原告李亚丽按照每日万分之一的标准赔偿自2016年3月1日至2019年12月31日违约金（以290050元为基数）。五、驳回原告李亚丽其余诉讼请求。如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延期履行期间的债务利息。案件受理费14520元、公告费800元，由被告陕西佳诚房地产开发有限责任公司承担。（原告已预交，被告随上述款项一并支付给原告15320元）。本院经审理查明，一审判决认定的事实属实。本院认为，李亚丽与佳诚公司签订的《佳诚长安集项目房号保留协议》，系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。涉案项目未取得国有土地使用证等五证，从该协议内容及目的上来，应为预约合同。现佳诚公司已退出涉案项目，无法继续履行该协议，构成违约，应依法承担相应的违约责任。李亚丽诉请解除该协议，一审法院予以支持解除该协议及合同附件《致佳诚长安集业主的承诺》，并无不妥。根据一审庭审笔录，李亚丽明确其房款利息按照实际支付房款的10%计算，一审法院按照已付款项290050元判决利息损失29005元，并无不妥，李亚丽上诉主张诉请按年利率10%支付利息，无事实和法律依据，该意见不予采纳，该项上诉请求，不予支持。关于违约金及补偿款问题，一审法院根据双方签订的协议中约定的交付使用时间及佳诚公司的承诺中确定补偿时间节点，依法作出判决，裁量符合合同约定，于法有据，亦无不妥。据此，李亚丽的上诉请求，无事实和法律依据，不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费4859元（李亚丽已预交），由李亚丽负担。本判决为终审判决。 审 判 长 焦海林审  判  员 朱利安审  判  员    张伟 二〇二〇年十月十四日 书 记 员  李妍慧   1