云南省师宗县人民法院民 事 判 决 书（2020）云0323民初1385号原告：郎坤霖，男，壮族，1990年2月10日生，大学文化，云南省师宗县人，现住师宗县。被告：曲靖市尚城装饰设计工程有限公司。负责人：杨林。地址：云南省曲靖市师宗县。被告：杨林，又名杨凌，男，汉族，1987年6月21日生，大专文化，个体户，云南省师宗县人，住云南省曲靖市师宗县。原告郎坤霖与被告曲靖市尚城装饰设计工程有限公司、杨林装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年6月15日立案后,依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告郎坤霖及被告曲靖艺格尚城装饰设计工程有限公司的负责人即被告杨林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告郎坤霖诉称：被告于2019年2月26日申请加原告为微信好友，然后主动联系原告要求为原告装饰师宗县荣海新区滨河印象8栋1单元602号房屋，经过接触后原告与被告在2019年4月1日签订装修合同，内容主要为被告给原告装饰师宗县荣海新区滨河印象8栋1单元602号房屋，合同约定施工时间为2019年6月18日至2019年9月18日，合同价款为壹拾陆万捌仟捌佰元（168800元），至2019年11月19日原告已经支付给被告壹拾陆万叁仟伍佰元（163500元），但被告至今并未装修完原告房子，期间多次催促沟通但工程仍没见到明显进展，目前仍有多项内容未施工。为保护原告合法权益，特向法院起诉，请求判决：1.原告与被告解除装修合同，退还原告已支付给被告的163500元，并按照合同约定赔偿原告45576元（168800×0.001×270=45576），两项费用合计209076元；2.由被告承担本案诉讼费用。被告方答辩称：原告所说基本都是事实，我没有什么意见。原告郎坤霖对其诉讼主张，向本院提交以下证明材料复印件：1．《住宅室内装饰装修工程施工合同》复印件一份，欲证明原、被告签订了合同，施工日期为2019年6月18日至2019年9月18日三个月，由被告为原告装修房屋；2．收据复印件，欲证明原告支付了被告装修款163000元；3．转账及聊天截图打印件，欲证明原告向被告转账的情况及装修期间双方交流的相关事宜；4．工程（预）算表复印件一份，欲证明具体工程内容及预算价格是168800元；5．视频资料一份，欲证明装修工程进行的程度。经质证，被告对原告所举证明材料1、2、3、5无异议；对证明材料4认为工程预算表上的窗子当时是普通窗子后来换了，价款变更为一个平方加了500元，现在为780元一个平方，面积大概在二十七八个平方。被告方无证明材料向本院提交。本院对原告所举证明材料审核后认为：原告所举证明材料，被告对其客观真实性均无异议，本院依法对其真实性及原告郎坤霖与被告杨林签订装饰装修工程施工合同、原告向被告支付了装修款163000元的事实予以采信。根据庭审及举证、质证，本院依法确认如下法律事实：2019年4月1日，被告杨林以“曲靖市尚城装饰设计工程有限公司”的名义与原告郎坤霖签订《住宅室内装饰装修工程施工合同》，合同约定：甲方郎坤霖（原告）将师宗县滨河印象小区8栋1单元602室房屋的装饰装修工程发包给乙方曲靖市尚城装饰设计工程有限公司（被告）施工，施工日期为2019年6月18日至2019年9月18日；合同价款168800元，竣工后据实符合结算，合同价款包干；支付方式为合同签订后预付30%工程款50640元，水电等隐蔽工程验收后支付20%工程款33760元，天花、厨卫等中间工程验收后支付40%工程款67502元，工程竣工验收合格后7日内付10%的尾款。合同并对拖延工期明确了违约责任，即乙方应按合同期限完成整个工程，不得无故拖延工期，除甲方变更设计方案和停电、停水等不可抗力因素导致停工4小时以上等原因外，工期每拖延一天，由乙方支付甲方工程总造价千分之一的违约金；由于甲方原因导致中途停工，工期拖延，且每停工一天，由甲方按工程造价的千分之一补偿乙方误工费；若甲方增加工程内容，按新增加工程量顺延工期。甲方郎坤霖在合同上签字，乙方负责人杨林在合同上签字并加盖了内容为“曲靖市尚城装饰设计工程有限公司”的章印。合同签订后，原告先后向被告支付了装修定金、首付款、进度款共计163500元。后被告未按约定的时间完成工程，并于2020年6月停止未施工。原告郎坤霖向本院起诉被告曲靖市尚城装饰设计工程有限公司、杨林，请求法院依法判令解除与被告签订的装饰装修工程施工合同，由被告退还原告已支付的款项163500元、按照合同约定赔偿原告违约金45576元，并由被告承担本案诉讼费。庭审中，原告郎坤霖认可被告已完成部分的装修工程造价为85600元，被告杨林主张其已完成部分的工程造价为124000元。因原、被告均表示双方对被告完成的工程量未进行过结算，且被告提出无法就现已完成的工程进行结算，本院向当事人释明是否对被告已完成部分的装修造价进行专业鉴定，当事人明确表示不鉴定。另因在庭审中，被告杨林表示“曲靖市尚城装饰设计工程有限公司”没有注册登记过，本院依职权向师宗县行政审批局查询，经在云南省市场监督管理局一体化系统中查无“曲靖市尚城装饰设计工程有限公司”注册登记信息。本院认为：依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务。当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案中，原、被告双方自愿签订的《住宅室内装饰装修工程施工合同》是双方的真实意思表示，不违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效，对合同双方当事人具有法律约束力。原、被告均应按合同约定履行义务。原告支付装修款，被告应当按照合同约定及时施工完成工程,施工合同约定的施工日期为2019年6月18日至2019年9月18日，被告未按照合同约定的时间完工，被告拖延工期的事实成立，已构成违约。原告方提出解除合同，被告方在庭审中提出不同意解除合同的意见，但没有相应的有效证据证实本案具有不宜解除合同的情形，且双方签订的合同在超过约定的履行期限长达九个月的时间仍未能实际履行完毕，为避免双方当事人继续产生不必要的损失，原告起诉要求解除合同的诉讼请求，本院予以支持。关于原告郎坤霖要求被告退还原告已支付的款项163500元的诉讼请求，因被告已履行了部分合同约定义务，对该诉讼请求本院予以部分支持。但具体退还多少，因无有效证据和通过审理对被告已完工部分工程造价不能确定、对未完工部分工程造价亦不能确定，且本院已向当事人释明是否进行专业鉴定，当事人明确表示不鉴定，为避免损失的扩大，结合本案实际，参照庭审中原告郎坤霖认可被告已完工部分工程造价85600元、被告杨林主张其已完工部分工程造价124000元来酌情处理，对被告因未完工部分工程应退还原告已付款的金额本院酌情折中确定为58700元〔163500元-（85600元+124000元）÷2〕。关于原告要求被告赔偿违约金45576元的诉讼请求，原、被告签订的《住宅室内装饰装修工程施工合同》虽对拖延工期明确了违约责任，但该合同对解除合同的情形无明确约定，亦没有相应的有效证据证实合同履行不能，双方均有违约，故对原告郎坤霖诉请判决被告支付违约金45576元的诉讼请求不予支持。因曲靖市尚城装饰设计工程有限公司未办理注册登记，不具备独立的诉讼主体资格，不是本案适格的被告，对其负责人即被告杨林以“曲靖市尚城装饰设计工程有限公司”的名义签订合同应承担的责任应由杨林承担,对曲靖市尚城装饰设计工程有限公司在本案中的诉讼主体资格问题，故本院不再另做处理。综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十条、第九十三条、第九十四条、第九十七条、第一百二十条、第二百七十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：一、解除原告郎坤霖与被告杨林于2019年4月1日签订的《住宅室内装饰装修工程施工合同》；二、由被告杨林于本判决生效之日起十日内退还原告郎坤霖工程款58700元；三、驳回原告郎坤霖的其他诉讼请求。如果未在本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4436元，由被告杨林承担1245元，由原告郎坤霖承担3191元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于云南省曲靖市中级人民法院。双方当事人均服判的，本判决即发生法律效力，若负有义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可在本判决规定履行期限届满后法律规定的期限内向本院申请强制执行；当事人申请强制执行的期限为两年。审 判 长  李 想人民陪审员  蔡承锡人民陪审员  王利瑛二〇二〇年十月九日书 记 员  郭芷妤