浙江省苍南县人民法院民 事 判 决 书（2020）浙0327民初4726号原告：赵源，男，1993年11月17日出生，汉族，住浙江省苍南县。委托诉讼代理人：苏传开，苍南县精诚法律服务所法律工作者。被告：温州市联达房地产开发有限公司，统一社会信用代码91330327087377336T，住所地浙江省苍南县灵溪镇城中路**。法定代表人：郑庆湘。原告赵源与被告温州市联达房地产开发有限公司商品房预售合同纠纷一案，本院于2020年8月25日立案后，依法适用简易程序于2020年10月14日公开开庭进行了审理。原告赵源到庭参加诉讼，被告温州市联达房地产开发有限公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。赵源向本院提出诉讼请求：1.判决被告向原告支付逾期交房违约金1473.33元，（以669696元为基数，自2018年8月9日起至2018年9月21日止，按日万分之0.5计算）；2.判令被告向原告支付逾期办理不动产权属证书违约金9241.80元；（以669696元为基数，自2019年3月8日起至2019年7月24日止，按日万分之1计算）；3.案件诉讼费由被告承担。事实和理由：2016年9月16日，原告与被告温州市联达房地产开发有限公司签订一份商品房买卖合同，约定原告向被告购买坐落苍南县××镇××工业园××幢××室房屋，单价每平米7680元，总价款669696元。原告在签订商品房买卖合同后已经按照约定支付全额支付商品房买卖价款，约定出卖人应当在2018年8月8日前向原告交付经验收合格的商品房，被告在2019年3月7日前向原告交付取得土地、房屋权属证书，并约定逾期交房应当承担违约责任，逾期不超过90日，自合同约定的最后期限的第二日起按日向原告支付已交房价款万分之0.5计算违约金，合同继续履行，对于产权证书逾期办理的违约金约定，逾期在约定之日起180日内支付权属证书或登记证明的，按日向原告支付交房价款的每日万分之1计算违约金。被告直至2018年9月22日才通知原告交付，被告商品房交付日期自2018年8月8日起直至2018年9月22日止，逾期44天，2019年7月25日办理不动产权属证书，办理产权证书逾期期间自2019年3月8日直至2019年7月25日止，逾期138天，被告应当支付逾期交房违约金1473.33元，对于违约办理产权证书应当支付的违约金9241.80元，原告向被告要求支付违约金，被告拒绝支付。温州市联达房地产开发有限公司未作答辩。赵源在本院指定的举证期限内提交了如下证据材料：1.身份证、工商登记信息，证明原、被告的主体资格；2.商品房买卖合同，证明双方签订买卖合同及合同约定交房、办证及违约责任等内容的事实；3.购房发票、收款收据、个人住房借款合同，证明原告依照合同约定全额支付购房款的事实；4.不动产权证书，证明被告逾期办理不动产权权属证书的事实。温州市联达房地产开发有限公司在本院指定的举证期限内未提交证据材料。原告提供的上述证据，经庭审出示审查，被告未到庭视为放弃质证权利。本院认为，原告提供的证据符合民事诉讼有效证据基本特征，本院对其证明力予以认定并附卷佐证。经审理本院认定事实如下：2016年9月16日，原告赵源作为买受人与被告温州市联达房地产开发有限公司作为出卖人签订《商品房买卖合同》（合同编号：201690014390053）一份，该合同约定，原告向被告购买坐落于苍南县××镇××幢××号房屋，建筑面积为87.2平方米，单价为7680元／平方米，总价款为669696元；合同约定面积与产权登记面积有差异的，面积误差比绝对值在3%以内的，据实结算房价款。合同第九条对交房期限及条件进行约定，出卖人应当在2018年8月8日前将符合各项条件的商品房交付买受人使用：1.建设工程经竣工验收合格，并取得建设工程竣工验收备案证明；2.取得法律、行政法规规定应当由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件……；但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1.遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起30日内告知买受人的；2.因政府交地延迟、市政配套不齐等非出卖人原因导致出卖人不能按照合同约定时间交房，出卖人可据实延期，相应交房时间以出卖人书面通知为准；3.施工中遇到重大技术问题而导致开发建设期延长的情况，需温州市建设主管部门出示的书面证明为依据。合同第十条对出卖人逾期交房的违约责任进行约定，除本合同第九条规定的特殊情况以外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第1中方式处理：1.按逾期时间，分别处理（不作累加）。（1）逾期不超过90日，自本合同第九条规定的最后期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之0.5的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过90日，买受人有权解除合同……。合同第十六条对产权登记进行约定，出卖人负责办理土地使用权初始登记，取得《土地使用权证书》或土地使用权证明。出卖人负责申请该商品房所有权初始登记，取得该商品房《房屋所有权证》。出卖人承诺于2019年3月7日前，取得前款规定的土地、房屋权属证书，交付给买受人。买受人自行办理该商品房转移登记。出卖人不能在前款约定期限内交付权属证书，双方同意按照下列约定处理：1.约定日期起180日内，出卖人交付权属证书或登记证明的，按已付房款的每日万分之一承担违约责任。双方还对其他权利义务做出约定。后原告按约向被告履行了款项支付义务。原告支付首付款169696元后,于2017年1月19日办理银行按揭贷款500000元。另查明，2018年8月15日，苍南工业园区管理委员会作出的主任办公会议抄告单载明，因幸福阳光小区污水管网未纳入工业园区污水主管网，小区难以通过环保及竣工验收，幸福阳光曾多次向管委会报告希望能尽快启动市政污水管网工程，会议同意委托温州华拓建设工程有限公司实施苍南工业园区山海大道、海峡大道污水管网横穿道路工程。该工程于2018年9月份开始施工。幸福阳光小区接市政污水总管道于2018年9月份接通。被告于2018年9月22日书面通知小区业主交付案涉房屋。涉案房屋于2019年7月26日办理了不动产权初始登记，现已过户登记至原告名下。本院认为：原、被告双方签订的《商品房买卖合同》系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的禁止性规定，应当认定为合法有效，对双方均具有约束力。根据合同约定，被告应当于2018年8月8日前向原告交付房屋，但本院于同系列案件审理中查明，涉案商品房因该苍南县工业园区山海大道、海峡大道污水管网横穿道路工程施工原因导致延期，上述延期事由符合合同第九条关于被告可据实延期之约定，综合本院于同系列案件中认定的污水管网横穿道路工程施工时间及涉案小区污水总管道接通时间，被告于2018年9月22日通知业主交付房屋并不构成违约，现原告主张被告承担逾期交房违约责任，于法无据，本院不予支持。合同约定，由出卖人负责办理涉案不动产初始登记，并于2019年3月7日前，取得涉案不动产初始登记权属证书，交付给买受人，由买受人自行办理商品房转移登记。本院于同系列案件审理中查明，案涉不动产于2019年7月26日办理不动产权初始登记，已构成违约，原告主张被告存在逾期办证，本院予以支持，原告主张逾期办证违约金自2019年3月8日计算至2019年7月24日，系原告对自享权利的自由处分，本院予以准许。故关于逾期办证违约金，应以669696元为基数，支付自2019年3月8日至2019年7月24日，按日利率万分之一计算为9241.8元，关于原告的该请求，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、温州市联达房地产开发有限公司于本判决生效后十日内支付赵源逾期办证违约金9241.8元；二、驳回赵源的其他诉讼请求。若未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费443元，减半收取计221.5元，由赵源负担192.5元，温州市联达房地产开发有限公司负担29元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省温州市中级人民法院。审 判 员 董小美二〇二〇年十月十四日代书记员 周思缘?相关法律条文链接：《中华人民共和国合同法》第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额外的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。……《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。