江苏省常州市钟楼区人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0404民初3869号原告：单业海，男，1975年1月19日生，汉族，住河南省固始县。委托诉讼代理人：刘晴锦，江苏常联律师事务所律师。被告：常州云空间居家文化创意管理有限公司，住所地江苏省常州市钟楼区清潭路**。法定代表人：洪军，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：吕雪婷，江苏时强律师事务所律师。委托诉讼代理人：言贤，江苏时强律师事务所实习律师。被告：江苏空天动力机械有限公司，住，住所地江苏省常州市钟楼区新闸街道新东路**/div>法定代表人：沈毅，该公司总经理。委托诉讼代理人：张雪，该公司员工。原告单业海诉被告常州云空间居家文化创意管理有限公司（以下简称云空间公司）、江苏空天动力机械有限公司（以下简称空天动力公司）劳务合同纠纷一案，本院于2020年8月3日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告单业海及委托诉讼代理人刘晴锦、被告云空间公司委托诉讼代理人吕雪婷、言贤，被告空天动力公司委托诉讼代理人张雪到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：判令云空间公司支付工程款56000元；判令空天动力公司对上述债务承担连带责任；本案所有诉讼费用由两被告共同承担。事实和理由：2019年10月2日，原告与云空间公司签订了关于“江苏省空天动力机械工程有限公司”办公楼装修的瓦工施工协议。按照协议，从进场之日起，云空间公司应该每半个月（15天）为一个（人工工资）付款周期，每次付款1.5万，到2019年12月31日，共分6次付款。工程验收合格后付款总工资的95%，余款5%为质保金，质保期1年。施工开始后，云空间公司仅支付了50000元人工工资，尚余人工工资56000元未支付。由于云空间公司一直拒绝支付工资。后原告多次要求结算，被告均不予确认核算。根据原告结算，该工程人工工资共计106000元。空天动力公司作为发包人，应在欠付工程款范围内承担连带责任。原告现诉至法院，请求判如所请。被告云空间公司辩称，对于原告提出的工程计算清单，我方不予认可，该清单是原告单方制作，且缺乏事实依据，事实上原告并未完成其所确认的工程量，且施工存在重大的质量问题，导致被告后期找其他装修公司对质量问题进行修补，对未完成的工作量予以完成，请求法庭驳回原告的诉讼请求。被告空天动力公司辩称，本案案由为劳务合同纠纷，原告是云空间公司聘请的劳务施工人员，其与云空间公司之间是单纯的劳动或者劳务关系，并不属于建设工程施工合同相关法律及司法解释规定的实际施工人的范畴，与空天动力公司也无任何合同关系，故原告无权向空天动力公司主张劳务费；原告主张的款项尚未与云空间公司进行结算，原告主张空天动力公司在欠付工程款范围内承担责任，但是事实上空天动力公司并不存在欠付工程款的事实，根据云空间公司与空天动力公司签订的《室内装修施工合同》，在工程完工之前只需支付三次工程款，合计155万元，而案涉工程至今未能完工，空天动力公司已经实际支付了220.5万元，已经超额支付。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年12月27日，空天动力公司与云空间公司签订室内装修施工合同一份，约定云空间公司承接空天动力公司办公楼装修施工工程，云空间公司提供720度全景设计方案及施工图、施工、采购装修材料，开工日期为2019年10月2日，施工工期为106天，自2019年10月2日至2020年1月15日，合同价款总额为258万元。云空间公司副总肖卫民代表云空间公司在上述合同上签字。同年10月2日，云空间公司与单业海签订施工协议一份，约定云空间公司承接的空天动力公司办公楼室内装饰工程，现将瓦工部分的施工项目以单包人工的方式承包给单业海负责施工，并约定了墙砖铺设、地砖、地砖铺设点挂、墙面粉刷等各项目的具体价格，本工程自2019年10月2日进场开工至2020年1月15日完工，从进场之日起每半个月为一个人工工资付款周期，每次付款2.5万元，到2019年12月31日，共分六次付款，工程完工验收合格后付款总工资的95%。余款待工程竣工验收合格之日起一年质保，一年质保期满后结清，在一年质保期内，由于甲方原因造成的问题，由甲方负责，乙方有义务配合维修，乙方可以适当收取人工费，由于乙方原因造成的问题，由乙方负责维修，所有费用由乙方自行承担。上述合同签订后，原告进入现场施工。后未施工完毕，双方产生纠纷。2020年4月，案涉装修项目相关施工人员与云空间公司因费用问题产生争议，常州市公安局现场治安调解协议书载明：肖卫民与傅定忠、张磊等人自愿协商解决纠纷，2020年5月8日，由傅定忠、张磊两人代表将已做过的工程量表交到肖卫民手中，留一个星期的时间给肖卫民复核，到2020年5月15日，肖卫民与傅定忠、张磊在木梳路1号协商复核的情况以及付工程款的情况。审理中，原告陈述傅定忠系云空间公司设计师，案涉劳务系傅定忠介绍其到工地上施工，原告离开的时候，一楼大厅地砖没有铺设、一楼两间办公室没有贴砖、三楼东西露台台阶未贴（砌楼梯是土建做的，当时已经做好了，不是瓦工工程），原告不负责材料的上楼。原告到工地上进行扫尾工作的时候，云空间公司不让原告继续施工。云空间公司副总肖卫民称：“傅定忠是云空间公司承接的空天动力公司办公楼项目设计师，有几个云空间的装修项目是傅定忠设计的，在云空间公司为傅定忠提供了一间办公室，空天动力公司办公楼项目也是他做的预算，具体施工的工人也是他找的。有油漆工、木工、水电工、瓦工、做玻璃的，如果是合同约定了有干挂项目的话，我们没有找人，也是傅定忠找的人，2020年3月疫情过了以后，我找傅定忠过来开工，当时按照政府要求规定开工的话工人必须是常州本地的人或者没有回去过春节的外地人，我让傅定忠找人，他一个都没找来，发包方很着急。到了4月，因为前面的水电都铺好了，后面铺了墙砖地砖等等，所以傅定忠找了两个人来把水电接上去，但是当时并不需要，水电工应该到最后穿线再来。后来我们抢工期就找了鑫铭豪公司来做。傅定忠带着前面施工的那些人来阻止现场施工，我去了之后，就跟他们说让他们找人施工他们不来，他们说要钱，我就说要看他们做了多少活，后来没有现场测量，一直在吵，我就报了警，后来就去了派出所，我和傅定忠协调，就形成了现场治安调解协议书，我和傅定忠在上面签了字。云空间公司将后续工作交给鑫铭豪公司去做的时候，我和鑫铭豪公司讲的是，傅定忠会有一个工作量拿过来交给他们，鑫铭豪公司去现场核实一下，我们没有和鑫铭豪公司进行确认，在鑫铭豪公司进场之前，我去大体看过，但是没有具体统计。空天动力公司办公楼项目的洽谈是言云秀谈的，但后面设计方案以及预算是傅定忠与空天动力进行沟通的。”审理中，本院向傅定忠进行调查，傅定忠称：“2019年2月底，经朋友介绍我去该公司做设计师，当时约定没有底薪，上下班时间也不受限制，只有设计费。2019年8月底，云空间公司接洽空天动力公司装饰装修工程，云空间的实际控制人言云秀提出该工程由云空间公司自己承接，并要求我找工人进行施工，当时约定除去该工程的设计费之外，另外再给我一部分辛苦费，我于9月底10月初，先后找了瓦工单业海、水电工王大伟、木工熊阳春，十月中下旬又找到了做干挂瓷砖的陈波、钢结构基础框架的袁观明，做玻璃隔墙的张子健。只有前期找的瓦工单业海、水电工王大伟、木工熊阳春直接与云空间公司签订了施工协议，后面的几个人未与云空间公司签订协议。木工熊阳春的工作已基本完工，还差一个木饰面未安装，其他工作已基本完工。提供我自制的江苏空天动力机械有限公司办公楼装修预算清单，为木工部分预算清单，预算为197595.05元，实际完工量我未参与测量；瓦工单业海的工作除了大厅的地砖未铺、一楼两个房间的地砖未铺，其他工作均已完工，瓦工部分预算为162688.6元；后来我与单业海复核后形成结算单，金额106540.16元。水电工王大伟的工作除了一楼大厅照明线路未排放、走廊照明线路未排放、卫生间小便斗未安装、上述区域的灯具未安装，其余基本完工，关于该人没有预算单，只有施工合同，合同约定35元一个平方，一共3300平方，预算115500元，实际完工量我未测量；做干挂瓷砖的陈波的工作已全部完工，当时完工后，我与陈波进行复核共同形成了墙砖干挂工程量清单，金额总计23252.6元；钢结构基础框架的袁观明的工作已全部完工，当时完工后，我与袁观明进行复核共同形成了钢结构基础工程量清单，金额总计15341元，已支付5000元，剩余10341元；最初我代表云空间与做玻璃隔墙的张子健口头约定按180元一平方计算，张子健工作也基本完工，只有后期收尾的玻璃胶未打，我对张子健自制的清单金额为90392元我尚未进行复核。对于已经共同复核过形成的清单，我均告知了云空间公司，当时云空间肖卫民除了木工的金额，其他均是认可的，后来又不认可了。2020年春节过后，云空间在未通知我们的情况下，擅自更换施工人员，不允许我们进入施工场地。云空间拖欠款项，工人不同意继续工作，工期放缓，云空间就直接更换了施工人员。关于空天动力公司项目当时设计图及预算清单都是由我代表云空间公司通过邮箱发送给空间动力的沈毅（邮箱185×××＠163.ｃｏｍ）。在施工过程中，因为工期紧，云空间公司与水电工、木工、瓦工签订施工协议之后，大约按期付了两三期款项，后续未按期支付，所有水电工、木工等均不同意继续施工，我就在线路未铺装的情况下，为加快工程进度，我做木工的思想工作让其先吊顶，把筒灯洞给留出来，方便日后水电工铺设线路。虽然不方便，但后续还是可以操作的。”后傅定忠又称：“经过核实，确认熊阳春报价中石膏板隔墙的面积没有减去玻璃面积，多算了240个平方，共计7200元，所以熊阳春实际完工量劳务费应为190395.05元，已付80000元，尚欠110395.05元；王大伟大约有750个平方未排放线路，故王大伟实际完成工作量劳务费应为89250元，已付5万元，尚欠39250元，各个工种当时已完成的工作都是合格的。”云空间公司称原告与公司约定了由原告在空天动力公司工地上负责瓦工，当时约定的工期是要在12月前完工，因为这个工程空天动力公司要在2020年1月15日前交付，但是原告在12月中下旬就离场了，原告离开时并未完工，后期我们只能找到鑫铭豪公司进行施工；提供关于木工及瓦工的的人工预算报价单，是傅定忠制作并提供给云空间公司的，但是关于木工部分的费用金额与傅定忠提供的不一致，主要区别在于三楼张雪、李岳、孙磊办公室，这些办公室都有石膏板双面隔墙，云空间公司的报价清单上这一部分工程量为0；装修项目现场是否完工需要核实，但是由云空间公司负责的窗帘、地毯、地毯尚未安装div>审理中，空天动力公司称案涉装修项目尚未完工；当初关于案涉装修项目的沟通空天动力公司是法定代表人沈毅，工地上后来由法定代表人父亲负责监督，云空间公司是言云秀及傅定忠，因为发现云空间公司提供和使用的油漆等材料都与合同约定不符，后来返工的很多；三楼张雪、李岳、孙磊办公室都有石膏板双面隔墙；预算报价清单是傅定忠发给沈毅的。本院认为，依法成立的合同受法律保护，对合同当事人具有约束力，合同双方当事人均应按照合同约定全面履行各自的义务。云空间公司与原告之间存在劳务合同关系，双方通过书面形式对权利义务进行了约定，双方应按约定享有权利并履行义务。傅定忠作为云空间公司设计师，其负责案涉装修项目的设计，并就装修方案及预算方案与发包方空天动力公司进行沟通，同时，云空间公司认可其让傅定忠联系了包括原告在内具体的施工人员，且现场施工的监督协调也是由傅定忠负责，上述事实应认定为云空间公司授权傅定忠负责案涉装修项目的对外沟通协调。在原告并未完工的情况下，云空间公司另找他人进行后续工作，且未与原告就已完成工作量进行确认，现双方对已完成工作量产生争议，双方均未提供有效证据证明已完成工作量情况，本院认为，傅定忠作为云空间公司设计师及案涉装修项目的对外协调负责人及施工现场负责人，其陈述应作为认定本案事实的依据。因傅定忠认可原告已完成工作量费用总计106540.16元，云空间公司已付款5万元，现原告主张云空间公司尚需支付劳务费用56000元于法有据，本院予以支持。关于原告主张空天动力公司在欠付工程款范围内承担连带责任，因云空间公司与空天动力公司约定了付款节点及付款进度，现云空间公司明确尚未部分项目（窗帘、地毯、地毯装，且空天动力公司提供了付款凭证证明其并不结欠云空间公司款项，故原告主张空天动力公司欠付工程款范围内承担连带责任证据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、及《中华人民共和国民事诉讼法》第三十九条第二款、第一百三十四条第一款之规定，判决如下：一、被告常州云空间居家文化创意管理有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告单业海劳务费56000元。二、驳回原告的其他诉讼请求。如未按本判决指定期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费本院减半收取600元（原告已预交），由被告常州云空间居家文化创意管理有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数递交上诉状副本，上诉于江苏省常州市中级人民法院，同时按规定向该院预交上诉案件受理费。审 判 员 刘金霞二〇二〇年十月二十八日法官助理 崔东辉书 记 员 黄 洁