湖北省荆州市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）鄂10民终1159号上诉人（原审被告）：刘晓刚，男，1980年8月11日出生，汉族，住荆州市荆州区。委托诉讼代理人：刘国章，男，1950年5月16日出生，汉族，住址同上，系上诉人刘晓刚父亲。委托诉讼代理人：李义国，荆州市荆州区正信法律服务所法律工作者。被上诉人（原审原告）：刘庆林，男，1981年12月26日出生，汉族，住荆州市荆州开发区。委托诉讼代理人：刘海斌，湖北利楚律师事务所律师。上诉人刘晓刚因与被上诉人刘庆林装饰装修合同纠纷一案,不服湖北省荆州市沙市区人民法院（2019）鄂1002民初2584号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年7月22日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上诉人刘晓刚及其委托诉讼代理人刘国章、李义国，被上诉人刘庆林及其委托诉讼代理人刘海斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。刘庆林上诉请求：1.撤销一审判决第二项，并依法改判或者将本案发回重审；2.二审案件受理费由被上诉人负担。其主要上诉理由为：1.一审法院未查明本案事实。刘晓刚、刘庆林于2018年7月8日签订的《装饰装修合同》，不包括为刘庆林封阳台，以及电气、成品家具、全房灯具、窗帘。二人口头约定为刘庆林封阳台，没有给刘晓刚足够时间。2.刘晓刚已经完成装修工程量的80%以上，一审法院判决刘晓刚返还全部装修款及利息有失公平。针对上诉人刘晓刚的上诉理由，被上诉人刘庆林答辩称：1.装修合同约定的完工时间为2018年10月1日，直到2019年2月26日，刘晓刚两次保证完工后，仍未完工，就封阳台事项，不存在未给刘晓刚足够时间的问题。2.装修合同第八条约定，刘晓刚未经刘庆林同意中止合同的，必须赔偿总工程款10%作为违约金，并退回已经预付的所有款项。该约定系双方真实意思的表示，合法有效。刘晓刚在后来又保证2019年3月30日前未按时完工，无条件退还装修款10万元。刘庆林另行委托他人装修花费7万元，在外租房花费3万余元，刘庆林的真实损失有10万元之多。故一审判决刘晓刚返还10万元并无不当。刘庆林向一审法院起诉请求：1.判令解除刘庆林与刘晓刚签订的《装修合同》；2.判令刘晓刚立即退还刘庆林装修款100000元，并自2019年3月31日起给付刘庆林逾期付款利息至清偿之日止（利息以100000元为基数，按中国人民银行同期贷款利率计算，暂计算至起诉之日为286元）；3.判令本案诉讼费用由刘晓刚承担。一审法院认定事实:2018年7月8日，刘庆林（甲方）与刘晓刚（乙方）签订《装修合同》，合同约定：“一、协议内容：甲方委托乙方对甲方属下需装修的店内装饰进行设计及施工。二、乙方按甲方书面确认的装饰方案进行施工附件施工要求及施工工艺流程表等。三、甲方的权利和义务（一）甲方的权利1.甲方有权对不符合甲方设计意图的地方要求返工的权利；2.对乙方装修过程中的重大质量问题，甲方除有要求乙方赔偿的权利外，还有终止合同的权利。四、乙方的权利和义务（一）乙方的权利1.乙方有按时取得劳动报酬的权利，甲方应按合同约定的付款方式支付装饰款。（二）乙方的义务1.乙方应做到安全文明施工，如有违法被罚则与甲方无关由乙方自负；乙方的施工人员必须注意安全，在施工期间发生的一切工伤事故与甲方无关由乙方自负；因乙方原因造成的火灾事故，材料损坏，已完工的成品破坏由乙方负责赔偿相应损失。2.自甲方交付乙方之日起，乙方应协助甲方保管施工现场各类物品，否则造成的材料丢失与误工由乙方负责。3.严格按甲方要求施工，乙方有义务凭其丰富经验向甲方提供建设性意见供甲方参考，直至甲方满意；4.爱惜甲方原材料，精打细算，如因故意或技术原因造成原材料的浪费、短少由乙方负责赔偿；5.精心施工，认真负责，打造精品工程，质量要求。五、工程内容及合同金额:(一)工程内容及单价按甲乙双方认定的装饰项目预算单按实际项目计算；（二）合同预算金额：本协议装饰预算金额为人民币拾万零伍仟元整（￥105000元）。（为了防止乙方在设计过程中故意隐瞒一些必须要实施的工程项目，然后要求在施工过程中增加，乙方必须遵守在装饰设计时就按合同：四、（二）、3及时向甲方提出建议，并得到乙方的认可。）要求：最终装饰总金额不得超出预算金额的10%，超出部分友好协商，协商不成功，则由乙方完全负责。六、分期付款方式：一期：乙方水电工进场、甲方付预算金额的30%给乙方。二期：乙方木工进场、甲方付预算金额的30%给乙方。三期：油漆材料进场开工，甲方付预算金额的30%给乙方。四期：工程完工后一个月内付清5%余款给乙方。七、协议工程完工期限：本工程施工期限自公元2018年7月8日起至2018年10月1日止。本协议经双方协商签订后共同遵守，未经双方同意，不得以其他任何理由终止合同。八、违约责任：甲方在乙方施工过程中发现有重大质量问题或乙方在设计过程中故意隐瞒一些必须要实施的工程项目，然后在施工过程中要求增加并抬高单价，甲乙双方在协商不成功的条件下，甲方有权中止合同，合同中止后，乙方应该赔偿甲方10%的违约金作为甲方另找装饰公司的损失，而已经完工的合格工程量甲方可按装饰预算单价支付给乙方。除此类原因外，甲方未经乙方同意不得终止合同，否则甲方必须赔偿乙方总工程款的10%作为违约金；乙方未经甲方同意中止合同，则乙方必须赔偿甲方总工程款的10%作为违约金，并退回已经预付的所有款项。而战争及自然灾害的因素、法律、国家政策等不可抗力等原因造成协议无法履行除外。本协议未完善之外、双方友好、平等协商解决，如协商不成按本合同及中华人民共和国合同法及相关的法律法规处置。九、若由于甲方未能按协议规定的日期交付工程款给乙方，或由于甲方原因或因停电、停水造成的误工，则工期顺延。若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天则乙方要付甲方误工费用。十、本工程全部材料为乙方购买。十一、工程期间，装饰押金为甲方支付，办理屋村出入证等。工程所使用的水电费用如不超过200元，由甲方负责，如超出部分则由乙方负责。十二、甲方必须在工程完工后叁天内进行工程验收，不经验收而经营则视为甲方已验收合格而经营。十三、保修期限：自甲方验收合格起算，保修时间为一年。十四、协议到期甲方如有意续约，应在计划时间内与乙方进行协商。”刘庆林与刘晓刚均予以签字。2019年1月28日，刘晓刚向刘庆林出具《保证书》一份，内容为：“本人刘晓刚对金源世纪城4区23栋804装做如下补充保证，腊月27以前将房屋窗帘、洁具、墙布、包硬包、灯具全部安装完毕。逾期一天违约金500元/天，从装修款扣除，另2月24日前将房屋剩余吧台、衣柜门安装完毕，违约金500元/天。现余装修房款壹万肆仟柒佰元整，另瓷砖增加项目和业主协商，另外计算。特此保证。保证人刘晓刚。”同时在该保证书下面另写有“今在业主手上领取3000元瓷砖装修费，系业主代刘晓刚垫付。收款人向礼兰。”2019年2月26日，刘晓刚向刘庆林出具《保证书》一份，内容为：“本人刘晓刚保证将业主刘庆林位于金源四区23栋804的房屋在2019年3月30日前装修验收完毕，现剩余工程包括厨房、卫生间吊顶，卫生间马桶、洁具、三房地板、全屋墙布、客厅吧台、全屋窗帘、阳台定制、洗衣柜、电视背景墙、最后保洁一次。如2019年3月30日前未按时完工，无条件退还刘庆林装修款人民币壹拾万元整（￥100000元整）。保证人刘晓刚。”2019年4月1日前，刘晓刚未将刘庆林位于金源四区23栋804的房屋装修完毕。一审法院认为：根据《中华人民共和国合同法》第八条规定“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。”本案刘庆林与刘晓刚签订《装修合同》，属于双方的真实意思表示，该合同符合法律的规定。双方应当按照合同的约定履行各自的义务。根据刘庆林与刘晓刚签订的《装修合同》可知，双方约定的合同价款为105000元分四期支付，刘庆林应当按照合同约定的进度向刘晓刚支付工程款，刘晓刚应当按照合同约定的时间及时完工。根据2019年1月28日及2019年2月26日刘晓刚出具的保证书可知，在刘晓刚未按照进度完工的情况下，刘庆林已经支付合同款100000元。根据合同约定完工时间为2018年10月1日，后刘晓刚承诺在2019年2月份及2019年3月30日前将房屋装修完毕并经验收，但根据刘庆林提供的证据显示2019年4月1日刘晓刚都未按照承诺的内容进行完工。现刘庆林要求解除同刘晓刚签订的《装修合同》，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条规定，“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。”因刘晓刚迟迟未按照合同及其承诺的时间完成房屋的装修工程，刘庆林要求解除同被告2018年7月8日签订的《装修合同》，该院依法予以同意。对于刘庆林要求刘晓刚立即退还装修款100000元，并自2019年3月31日起给付逾期付款利息至清偿之日止的诉讼请求。该院认为，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”首先，双方签订的《装修合同》中违约责任约定，未经同意中止合同，则必须赔偿总工程款的10%作为违约金，并退回已经预付的所有款项。其次，刘晓刚在2019年2月26日向刘庆林出具的保证书中承诺“如2019年3月30日前未按时完工，无条件退还刘庆林装修款人民币壹拾万元整”。综上故刘庆林要求刘晓刚立即退还装修款100000元，该院予以支持。对于刘庆林要求刘晓刚支付占用资金的利息，因刘晓刚迟迟未完成装修工程且未退还预付款，应当承担占用资金所产生的利息。据此，根据《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决：一、依法解除刘庆林与刘晓刚2018年7月8日签订的《装修合同》；二、刘晓刚在本判决生效之日起十五日内向刘庆林返还装修款100000元及支付利息（以100000元为基数，支付从2019年4月1日起至生效判决确定的履行之日止的利息，2019年8月19日之前按同期中国人民银行公布的贷款基准利率计付；2019年8月20日之后按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计付）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2305元，由刘晓刚承担。二审中，刘晓刚提供了一份微信聊天记录，证明刘庆林没有依约支付款项。刘庆林对该聊天记录的真实性不持异议，认为上述聊天记录的时间为2019年1月28日，在约定的完工期之后近5个月，在此之前刘庆林早就按约支付了10万元。本院认为，该聊天记录中双方没有说明催要款项的具体名目，双方又口头增加了部分工程，该聊天记录仅能证明双方在装修的后期有争执，不能证明二审中双方争议的相关事实,本院对该证据不予采信。本院二审查明：刘庆林完成了后来增加的工程风管机、封阳台，价款12000元。本院查明的其他事实与一审法院认定的事实基本一致。本院认为，刘庆林与刘晓刚订立的装修合同预算价格为105000元，刘晓刚未全部完工，刘庆林另请他人装修完毕。刘晓刚完成多少工程量不能完全核实清楚，为解决纠纷，本院综合刘庆林最多完成了50%的工程量的陈述，刘晓刚至少完成了80%的工程量的陈述，2019年1月28日、2019年2月26日两份保证书中对未完成工程记载，以及双方签订的合同，本院认定刘晓刚完成工程量的60%，应得工程款63000元，加上已经完成的增加工程12000元，最终刘晓刚应得工程款75000元。至于庭审中，刘晓刚称仅收到70000元款项，未收到100000元。考了双方以现金支付的事实，以及保证书中退还100000元装修款的陈述，本院认定刘晓刚收到100000元。刘晓刚两次保证后，仍没有完成装修，其主张对于增加工程未给足够时间的理由不成立。虽然刘晓刚对于工程未按约完工负有责任，但要刘晓刚返还全部款项，其违约责任过重；合同约定“乙方未经甲方同意中止合同，则乙方必须赔偿甲方总工程款的10%作为违约金，并退回已经预付的所有工程款”，但该约定中“已经预付的所有工程款”，结合上下条文，应指未完工的工程款，并不是返还全部已收到的工程款。综合全案情况，本院以合同金额的20%确定刘晓刚的违约责任，即刘晓刚应承担21000元的违约责任。刘晓刚完成了75000元的工程，承担21000元违约责任，收到工程款100000元，故刘晓刚尚应支付刘庆林46000元及利息。综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项之规定，判决如下：一、维持湖北省荆州市沙市区人民法院（2019）鄂1002民初2584号民事判决第一项；二、变更湖北省荆州市沙市区人民法院（2019）鄂1002民初2584号民事判决第二项为：刘晓刚于本判决生效之日起15日内向刘庆林支付46000元及利息（利息以46000元为基数，自2019年4月1日起计算至生效判决确定的履行之日止，2019年8月19日之前按同期中国人民银行公布的贷款基准利率计付，2019年8月20日之后按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计付）；三、驳回刘庆林的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费减半收取2305元，由刘庆林负担1245元，由刘晓刚负担1060元；二审案件受理费2305元，由刘庆林负担1245元，由刘晓刚负担1060元负担。本判决为终审判决。审判长  万冀松审判员  徐 凯审判员  刘国平二〇二〇年十月十五日书记员  徐 芬