宁波市奉化区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙0213民初3487号 原告：慈溪市经济开发区兴达电镀专用设备厂，住所地浙江省慈溪市经济开发区浦东村四灶村二桥东侧，统一社会信用代码91330201688014805L。 投资人：陈运辉。 委托诉讼代理人：李伟毅,浙江余慈律师事务所执业律师。 被告：王云妙，男，1956年2月19日出生，汉族，住奉化区。 委托诉讼代理人：宋颖莹,浙江嘉丰律师事务所执业律师。 原告慈溪市经济开发区兴达电镀专用设备厂诉被告王云妙承揽合同纠纷一案，于2020年8月26日立案受理后,本院依法适用简易程序于2020年09月23日公开开庭进行审理，原告慈溪市经济开发区兴达电镀专用设备厂的投资人陈运辉和委托诉讼代理人李伟毅、被告王云妙及委托诉讼代理人宋颖莹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告慈溪市经济开发区兴达电镀专用设备厂诉请判令：一、请求法院判令被告向原告支付电镀流水线款计144600万元，并支付自2018年9月12日至款项实际支付之日止，以144600万元为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息；二、本案诉讼费由被告承担。诉讼过程中，原告变更欠款利息计算时间为2018年12月31日起至款项实际支付之日止，其他不变。 被告王云妙辩称:原告承揽安装的电镀流水线设备有二项设备未安装，该二项设备为玻璃钢冷却塔（价格7380元）和废气处理塔（价格70000元），这二项设备费用应在总工程款中扣除；原告违反合同约定，延迟交付电镀流水线共67天，按合同约定违约金每天5000元计算，为335000元，该款应在总工程款中扣除。为此，被告不需支付原告的款项，请求驳回原告的诉讼请求，对原告应赔偿被告的违约金，被告保留继续追索的权利。 本院经审理认定以下事实： 被告系奉化市尚桥电镀厂硬铬生产车间承包人，2017年8月初，原、被告经人介绍相识，被告需按装高轨硬铬生产流水线向原告咨询相关情况，原告给了被告设备预算清单一份，该清单中高轨硬铬生产流水线设备包括玻璃钢冷却塔和废气处理塔。2017年9月13日,原、被告签订《定做承揽合同》一份，合同约定：被告因生产需要定做作高轨硬铬生产流水线一条交原告承揽生产，价格不含税为634600元（含税为698060元）；货款结算方式及期限为首付定金40%，货到付40%，安装调试后付10%，余款一年后付清；生产工期及交货日期为2017年12月30日安装调试完毕；原告安装中部份设备材料有被告代卖的资金在原告的工程款中扣除。合同签订后，被告于2017年9月15日支付原告设备款200000元。2017年10月5日，被告要求原告在生产安装过程中必须保质保量按时完成施工任务，经双方协商，原、被告又签订《自动线协议》一份，该协议载明：1、自动线安装从2017年10月5日起至2017年12月10日止完成，有原告调试，被告检验合格后交接使用；如不能按时完成交付，被告超出交付日期每天以3000元至5000元罚款从原告工程款中扣除；2、自动线包括主线支架、上下挂平台、整流器机架平台等组成；3、略；4、原告自动线完工后，被告验收结束后除20%工程款扣押外，其余款项必须在被告开始生产使用期间付清等……。2017年12月5日，被告支付原告设备款100000元，2017年12月22日，被告支付原告设备款150000元。后因原告延迟交付给被告的自动生产流水线时间，被告不同意对余款的支付，原告坚持要求支付余款，致双方发生纠纷。关于对自动生产流水线交付时间，原、被告双方说法不一。根据原告自述：自动生产流水线安装完工后交付时间是2018年1月15日，但当时将到春节，依据惯例，企业停工休息，以及被告未按合同约定支付部分货款等原因延迟交付自动生产流水线，责任在于被告。根据被告自述：原告对自动生产流水线安装完工后交付时间是2018年3月7日，除去春节假期时间，实际交付时间延迟了67天，其延迟交付原因是原告承接其他业务，导致施工人员减少而不能按约完成。根据证人舒某作证证言，原告最后对被告的自动生产流水线安装调试完工时间为2018年3月初。2020年7月9日，原告的投资人陈运辉为欠款之事与被告电话联系（由原告提供电话录音），其电话录音的主要内容：“原告说：合同金额不含税的是634600元，已经付了450000元，减去钛管的款40000元，总共实际还差144600元，你说总共再付30000元是真的说不过去。被告回答：这个帐我们双方都有合同的，根据合同我们还有十多万元钱要付给你，对吧？你问题就在这里，就是给我时间拖了已经67天，如打官司你钱也要给我的，我们付你多少就多少，30000元钱不要就拉倒”等。2020年7月21日，被告打给原告的投资人陈运辉电话（由原告提供电话录音），其电话录音的主要内容：“被告说：你既然电话打过来了，我们也商量过了，给你30000元钱是同情你的，如果不同情话，按合同约定该怎么走就怎么走，我应给你的应给你，你应给我的应给我，原告回答：如果走司法程序，我还要倒找给你钱，那我没话说”等。后原、被告没有联系沟通，原告诉诸本院。 以上事实有原告提供的《定做承揽合同》、银行汇款电子回单、2020年7月9日和7月21日的电话录音及被告提供的设备预算清单、《自动线协议》、冷却塔送货单和个人业务回单、支付废气处理塔增值税专用发票、证人舒某作证证言等证据及原告、被告陈述为证。 本院认为：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，原告的总共货款不含税为634600元，被告已支付450000元，尚应支付原告144600元，该款应依约支付，被告未按约支付，属违约，应承担相应的违约责任。对于原告主张被告支付承揽工程欠款144600元，并以144600元为基数从2018年12月31日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至款项实际支付之日止利息损失的诉请，符合相关法规定，本院予以支持。对于被告提出的原告承揽的自动生产流水线安装包括玻璃钢冷却塔和废气处理塔的设备，该二设备费用应在原告可得的款项中扣除抗辩，但原告对此不能认可，双方的合同中也未显示该二设备包括在自动生产流水线安装范围内，故本院对被告的抗辩不予采信。对被告提出的原告延误自动生产流水线交付时间67天,要求按合同约定赔偿违约金损失按每天5000元计算为335000元在原告可得的价款中抵扣抗辩，因原告对被告提出的延误自动生产流水线交付时间的责任认为不在原告，其损失也不同意承担，被告未对自动生产流水线延迟交付的损失提出反诉的请求，其损失未经审判确定，且在原告不同意承担损失情况下不能直接进行抵扣，故本院对被告的抗辩不予采信，但被告对原告延迟交付损失可另主张。依照《中华人民共和国合同法》第六十条，第一百零七条，第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》六十四条，判决如下： 被告王云妙在本判决生效后十日内支付原告慈溪市经济开发区兴达电镀专用设备厂欠款144600元,并支付从2018年12月31日起按144600元为基数按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率至款项实际支付之日止的计算利息损失。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息（加倍部分债务利息=债务人尚未清偿的生效法律文书确定的除一般债务利率之外的金钱债务×日万分之一点七五×迟延履行期间）。 案件受理费3192元，减半收取1596元，由被告王云妙负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内上诉于浙江省宁波市中级人民法院。 在本裁判文书生效后，负有履行义务的当事人应当依法按期履行裁判文书确定的义务，拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的，人民法院可以依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十一条第一款（六）项规定对相关当事人予以罚款、拘留，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审判员  王阳昉 二〇二〇年十月二十一日 书记员  江思思 ? 附：相关法律条文： 一、相关法律 1、《中华人民共和国合同法》第六十条：【严格履行与诚实信用】当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 2、《中华人民共和国合同法》第一百零七条:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 3、《中华人民共和国合同法》第二百六十三条：【支付报酬期限】定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。 4、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条：当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 二、申请执行的规定 1.《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条：申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 2.最高人民法院《关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第18条： 人民法院受理执行案件应当符合下列条件：（１）申请或移送执行的法律文书已经生效；（２）申请执行人是生效法律文书确定的权利人或其继承人、权利承受人；（３）申请执行人在法定期限内提出申请；（４）申请执行的法律文书有给付内容，且执行标的和被执行人明确；（５）义务人在生效法律文书确定的期限内未履行义务；（６）属于受申请执行的人民法院管辖。人民法院对符合上述条件的申请，应当在七日内予以立案；不符合上述条件之一的，应当在七日内裁定不予受理。