河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）豫01民终12373号上诉人（原审被告）：河南鼎天置业有限公司，住所地郑州市郑东新区薛岗社区24号楼2单元1楼西户，统一社会信用代码：91410100775100680H。法定代表人:崔俊芳，该公司总经理。委托诉讼代理人:王培，河南路德律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：梁方峥，男，1992年2月10日出生，汉族，住河南省新密市。委托诉讼代理人:王晓雷，河南言亮律师事务所律师。上诉人河南鼎天置业有限公司（以下简称“鼎天公司”）因与被上诉人梁方峥房屋买卖合同纠纷一案，不服河南省郑州高新技术产业开发区人民法院（2020）豫0191民初10242号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年9月23日立案后，依法适用独任公开开庭进行了审理。上诉人鼎天公司委托诉讼代理人王培、被上诉人梁方峥委托诉讼代理人王晓雷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。鼎天公司上诉请求：1、撤销河南省郑州高新技术产业开发区人民法院（2020）豫0191民初10242号民事判决第一项，依法改判驳回被上诉人要求上诉人支付违约金的诉讼请求；2、本案二审诉讼费用由被上诉人承担。事实和理由：一、项目竣工后上诉人于2019年12月29日书面通知被上诉人办理房屋交接手续，被上诉人于2020年5月16日办理了房屋交付手续并进行装修。被上诉人自愿接收房屋，无权再主张违约金。上诉人认为未在约定时间内交房是因政府封土令、大气污染防治、治污减霾等治理行为以及新冠肺炎疫情的影响导致延误，按合同约定交房时间相应延后。该项目施工期间，因政府环境治理行为影响工期延误超过355天，上诉人实际交房时间没有逾期。二、一审法院对逾期时间仅酌定扣减150天，扣减天数过少，对上诉人不公平。综上，一审法院认定事实错误，请求依法改判。梁方峥辩称：一、目前，涉案房屋仍未全部验收完毕，竣工验收备案表也未办理完毕。根据相关法律规定及双方合同约定，房屋并不符合交付条件。一审判决确认未达到交付条件，存在逾期交房，认定事实正确。二、关于收房，系上诉人强制交房，并承诺不是正式交付。三、上诉人主张至少延后天数无任何事实及法律依据。关于环保停工等影响，上诉人作为专业的房地产开发企业，在签订合同时理应考虑到环保防治问题，并合理规划建设和交房周期。其未充分考虑、调查，相应的不利风险应由其承担，不应转嫁给买受人。即使存在停工，也需提交住建部《建设工程监理规范》规定的监理日志，而不能仅仅凭借着政府政策来证明停工。而根据我方一审提交的郑东新区通报，上诉人因未停工、未执行环保政策而受到行政处罚，可见，环保政策并未对上诉人造成影响。如上诉人做好环境污染防范措施，在符合环保政策要求的情况下施工，根本不会受影响，上诉人的理由不能成为其逾期交房及扣除停工天数的事由。上诉人主张的该天数，存在合同签订之前的天数，因我方业主自签合同至交房时，期间日期也并未达到，故对上诉人该诉称不应采信。按照合同约定，即使出现上述情况，上诉人必须以一定方式通知被上诉人，被上诉人同意后，双方协商变更延期，而非上诉人主张的单方可予以延期交房。四、对于疫情因素，本案纠纷根本原因系开发商违约交房在先，且根据合同法规定，当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。结合本案，上诉人若按约顺利完成交付义务，疫情因素并不会对其产生影响，归根到底系因违约后，才发生疫情因素。一审认定停工天数，虽有瑕疵，但从优化营商环境，考虑企业发展角度，我方予以认可，但不能据此免除因上诉人违约行为导致的损害我方权益需承担的违约责任。综上，一审认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。梁方峥向一审法院起诉请求：1、被告支付原告以总房款1639589元为基数，按照日利率0.1‰计算自2019年10月1日起至按照《商品房买卖合同》约定的达到交付条件时向原告完成实际交付之日止的违约金；2、被告支付原告以总房款1639589元为基数按日利率0.01%计算自2020年4月1日起至实际履行报送由其提交的办理房屋权属初始登记所需资料义务之日止的违约金；3、本案诉讼费由被告承担。一审经审理查明：2018年6月21日，原、被告双方签订合同编号为D180××××0577的《商品房买卖合同》，约定原告购买被告开发的位于郑东新区××、××路东××单元××房，房款为1639489元。交付期限：被告应于2019年9月30日前，依照国家和地方人民政府的规定，将商品房建设工程竣工验收合格，并符合本合同约定的商品房交付原告使用。如因城市规划、市政工程、环保督查、雾霾预警、扬尘治理、恶劣天气、政府重大活动等影响工期的，在受影响范围内，交房日期相应顺延。出卖人逾期交房的违约责任：被告如未按本合同规定的期限将该商品房交付原告使用，逾期不超过90日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，被告按日向原告支付已交付房价款万分之0.5的违约金，合同继续履行；逾期超过90日后，原告要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，被告按日向原告支付已交付房价款万分之一的违约金。产权初始登记：被告应当在2020年3月31日（房屋交付使用后180日内）前，将需要由其提供的办理房屋权属初始登记的资料报送郑州市住房保障和房地产管理局。被告在约定时限内未报送上述申报资料或报送资料不齐未被房地产行政主管部门受理的，按日向原告支付总房款的0.01%违约金。上述合同签订后，原告支付了全部购房款。2019年9月23日，被告发送房屋延期交付告知函，载明整个施工期间，受大气污染防治、治污减霾等治理行动的影响，按照要求停止相关工程作业，致使项目工期受到一定影响，鼎天东尚房屋将延期交付。被告提交多份环境污染防治、扬尘治理的文件，拟证明被告延期交房是受环境治理影响。2020年5月16日，原告签署了房屋验收表。原告称签署房屋验收表但未最终收房。庭审中，被告称案涉房屋2019年12月竣工，竣工后五大主体未盖章确认，竣工验收备案登记正在办理。一审法院认为：当事人对于自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中，原、被告签订的《商品房买卖合同》系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按照合同约定全面履行自己的义务。合同签订后，原告已支付了房屋购房款，被告未按约将竣工验收合格的房屋于2019年9月30日前交付给原告使用，构成违约，应当承担违约责任。关于被告逾期交房的天数，鉴于近年工程施工受政府封土令、大气污染防治、治污减霾等治理行动的影响，致使被告无法正常履行合同，该情况属于不可避免的客观因素；又因2020年初受新冠肺炎疫情影响，房地产企业因不能预见的因素无法正常施工，相关手续无法办理，根据合同约定及履行情况、被告违约程度、预期利益以及上述情形等对交房周期的影响，本院酌情扣减150天。经计算截至起诉之日（2020年7月8日）违约金为21477.31元（1639489×0.1‰×131），被告并应以1639489元为基数自2020年7月9日起按日0.1‰向原告支付违约金至实际交房之日止。关于原告诉请的未按约报送初始登记资料违约金，合同附件四第六条约定被告应当在2020年3月31日（房屋交付使用后180日内）前，将需要由其提供的办理房屋权属初始登记的资料报送郑州市住房保障和房地产管理局。该院认为，报送初始登记资料虽约定为2020年3月31日，但该日期后括号内容注释为房屋交付使用后180日内，该内容系对前述报送日期的解释说明，即限定报送日期在房屋交付使用后一定期限内履行完毕。现案涉房屋未交付使用，报送日期也应该相应顺延，且该院已支持逾期交房违约金，对原告诉请逾期报送违约金，不再支持。一审法院依照《中华人民共和国合同法》第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决：一、被告河南鼎天置业有限公司于本判决生效后十日内支付原告梁方峥逾期交房违约金21477.31元，并支付以1639489元为基数，自2020年7月9日起按日0.1‰计算至实际交房之日止的违约金；二、驳回原告梁方峥的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1354元，减半收取677元，由原告梁方峥负担177元，被告河南鼎天置业有限公司负担500元。二审期间，鼎天公司提供如下证据：《交房情况表》一份，拟证明被上诉人已经实际收房，逾期交房违约金应当计算至交房前。梁方峥针对鼎天公司提供的交房情况表发表如下质证意见：系上诉人单方制作，真实性不予认可，即使收房也是上诉人强制被上诉人收房，未履行出示两书一表的义务，且为预交房，不是正式交房。梁方峥提供如下证据：证据1小莉帮忙视频，拟证明上诉人在2020年1月1日强制交房。证据2（2019）豫01民终20246号民事判决书，拟证明上诉人未按约定交付符合合同约定的房屋，构成违约，应承担违约责任等。鼎天公司针对梁方峥提供的上述证据材料发表如下质证意见：对证据材料的真实性无异议，证明目的有异议，证据材料显示的案外人梁晨于2020年1月2日受访交钥匙，4月4日装修，已经实际交房。本院经审查认为，鼎天公司提供的《交房情况表》系单方制作，但能与一审期间其提供的《房屋验收表》、《入伙手续办理流程单》、《装修申请表》相印证，对其真实性及证明目的予以采信。对梁方峥提供证据材料的真实性予以采信，但不能证明其待证的事实，对其证明目的不予采信。本院经审理确认的事实除同一审法院认定的事实外，另查明，案涉房屋于2020年5月16日已实际交付。本院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。本案中，鼎天公司虽主张本案延期交房的天数应顺延至少430天，但并未提交相应的证据以支持其主张；一审法院综合本案实际情况以及工程可能受政府封土令、大气污染防治、治污减霾等治理行动的影响、新冠肺炎疫情的影响，以及案涉合同履行情况、违约程度、预期利益等情况，酌情扣减违约天数150天，并无不当。关于案涉房屋交付时间问题。当事人之间合同约定鼎天公司应于2019年9月30日前，依照国家和地方人民政府的规定，将商品房建设工程竣工验收合格，并将符合本合同约定的商品房交付梁方峥使用。鼎天公司截止二审庭审结束前未提供工程竣工验收合格的相关证据，不符合合同约定的交付条件。梁方峥于2020年5月16日实际接受鼎天公司交付案涉房屋，应视为双方案涉房屋的交付条件进行了变更，故梁方峥接受案涉房屋后的逾期交房违约金不应再支持。一审判决结果不当，本院予以纠正。综上所述，上诉人鼎天公司的上诉理由部分成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：一、撤销河南省高新技术产业开发区人民法院（2020）豫0191民初10242号民事判决。二、上诉人河南鼎天置业有限公司于本判决生效后十日内支付被上诉人梁方峥逾期交房违约金12788.01元。三、驳回被上诉人梁方峥的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费1354元，减半收取677元，由被上诉人梁方峥负担500元，上诉人河南鼎天置业有限公司负担177元；二审案件受理费337元，由上诉人河南鼎天置业有限公司负担。本判决为终审判决。审判员  马增军二〇二〇年十月二十日书记员  刘佳辉