安徽省合肥市瑶海区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）皖0102民初1028号 原告：郭雅静，女，汉族，1985年2月19日出生，住安徽省肥西县。 原告：王**，男，汉族，1982年2月10日出生，住安徽省肥西县。 两原告共同委托诉讼代理人：方春旭，安徽龙国律师事务所律师。 被告：合肥盛财房地产开发有限公司，住所地：安徽省合肥市合裕路钢南生活区**，社会统一信用代码：91340100743091564I。 法定代表人：尚广才，该公司执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：王士美，安徽权桢律师事务所律师。 原告郭雅静、王**与被告合肥盛财房地产开发有限公司（以下简称盛财公司）商品房预售合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告郭雅静、王**的委托诉讼代理人方春旭和被告盛财公司的委托诉讼代理人王士美到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告郭雅静、王**向本院提出诉讼请求：1、判令被告继续履行《商品房买卖合同》约定的交房义务；2、判令被告支付原告逾期交房违约金人民币91662.6元【按购房款为基数自2016年12月29日暂计至2019年8月27日（合计971天），剩余逾期交房违约金计算至实际交房之日止】；3、判令本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：两原告与被告于2016年6月25日签订《商品房买卖合同》(下称“买卖合同”)，买卖合同第三条约定了原告作为买受人所购房屋的基本情况。买卖合同第四条约定房款总金额为人民币472001.12元，两原告采用一次性付款方式支付全额购房款。后到交房期限（2016年12月28日）后，被告无法向两原告交付买受房屋。原告认为被告的行为违反了合同约定故原告依据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，向贵院提起诉讼，望贵院依法维护原告合法权益！ 被告盛财公司辩称：被告逾期交房主观上并非故意，客观原因是因为施工方合肥中海建筑安装有限公司中途解除施工合同，并不向被告缴纳竣工验收资料导致原告房屋迟迟不能交房，被告方并非违约；原被告于2016年10月14日将双方约定的交房时间并更为2017年6月28日，不再是原被告双方合同约定的2016年12月29日交房。原告计算违约金起始时间应当为2017年6月29日，现被告已于2019年12月9日取得《商品房买卖合同》第八条第五项约定的商品房取得规划许可证（正本）也符合交房条件，且被告于2019年12月12日通知原告接收房屋，所以原告的违约金计算的终止时间为2019年12月12日。 本院经审查认定事实如下：2016年6月25日，被告盛财公司（出卖人）与原告郭雅静、王**（买受人）签订了一份《商品房买卖合同》（合同编号：20146093860102RS20170060），备案单号：1706602440），合同约定：第一条、项目建设依据，出卖人以出让方式取得位于肥西花岗镇花新路与玫瑰路交口东北侧，编号为肥西【2012】30号的地块的土地使用权。土地使用权出让合同号为肥土出字经（2012）第11号，该土地面积为25520平方米，规划用途为住宅、商业，土地使用年限自2013-2-7至2083-2-8，出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，现定名为盛荣春天，建设工程规划许可证号为340123201310174，施工许可证号为34012314010901S13；二、商品房销售依据，买受人购买的商品房为预售商品房。预售商品房批准机关为肥西县房地产管理局，商品房预售许可证号肥房预售证第20146093号；第三条、买受人购买的商品房为本合同第一条规定的项目中的第10#楼24层2402室。该商品房的用途为住宅，属钢筋混凝土结构，层高为2.9米，建筑层数地上25层，地下**，该商品房阳台是非封闭式。该商品房合同约定建筑面积共87.44平方米，其中，套内建筑面积66.79平方米，公共部分与公用房屋分摊建筑面积20.65平方米。第四条、计价方式与价款，出卖人与买受人约定按建筑面积计算该商品房价款，单价为每平方米5398元，总金额472001.12元整，大写金额：肆拾柒万贰仟零壹角贰分……第八条、交付期限，出卖人应当在2016年12月28日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将取得规划许可证正本的，并符合合同约定的商品房交付买受人使用。但如遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起60日内告知出卖人的，除双方协商解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期。第九条、出卖人逾期交房的违约责任，除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限内将商品房交付给买受人使用，按下列第1、2种方式处理；1、按逾期日期，分别处理，（1）逾期不超过60日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房款万分之一的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过60日，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的3%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限内的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已支付房款万分之二（该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金。2、买受人未付清全部购房款或由于买受人原因不办理交房手续任何情形之一。且本合同继续履行的，商品房的交付日期相应顺延，顺延日期不视为交房逾期且出卖人不承担逾期交房的违约责任……第十九条、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉…… 合同签订后，双方于2017年6月25日进行了网上备案登记，登记号为1706602440。2016年10月14日，被告盛财公司向原告郭雅静、王**送达《变更通知》，通知：由盛财公司投资开发的盛荣春天6#、7#、9#、10#楼即将竣工交付使用。现增加了公共部分贴瓷砖装饰施工工程，加之今年4月份、5月份、6月份合肥地区出现少见的连续阴雨天气，导致项目无法正常施工，致使我公司也无法在合同约定期限内向您交付房屋。我公司变更交付房屋的期限为2017年6月28日。为感谢你的支持，请业主予以谅解，我公司向您表示致歉。原告郭静雅于2016年10月14日签收了该通知。但期限届满后，被告盛财公司没有按约交付房屋，直至2019年12月12日，被告盛财公司才通知两原告办理房屋交付手续，但由于被告盛财公司要求原告补缴太阳能安装费、自来水改造费以及天然气安装费，原告认为该三项费用系在合同签订后及房屋竣工后发生，不应由原告承担为由，不予缴纳，故双方至今未办理房屋交付手续。 庭审中，双方确认原告郭雅静、王**已支付全部购房款472001.12元。 以上事实，有原告的身份证明、被告企业基本信息、《商品房买卖合同》、肥西县商品房网上认购备案确认单、《变更通知》、《收据》及银行还贷流水记录、《建设工程规划许可证》复印件，以及当事人当庭陈述等证据材料在卷佐证，本院予以确认。 本院认为：原告郭雅静、王**与被告盛财公司签订的《商品房买卖合同》，系双方真实意思表示，不违反法律规定，应为有效，双方均应依约履行。合同签订后，原告郭雅静、王**依照合同约定支付了房屋的全部价款，被告盛财公司也应按照合同约定交付案涉房屋。被告至今未向原告交付房屋，构成违约，原告主张被告按照《商品房买卖合同》第九条约定的标准支付逾期交房违约金，于法有据，本院予以支持。被告以施工方未向其交付工程竣工验收材料为由抗辩其不应承担逾期交房违约责任，缺乏合同及法律依据，本院不予采纳。关于逾期交房违约金的起算时间，《商品房买卖合同》第八条约定的出卖人交房日期为2016年12月28日，但被告在《变更通知》中表明其变更交付房屋的期限为2017年6月28日，原告郭静雅在该《变更通知》上签字时未对交房日期变更提出异议，表明其接受了被告的变更要约，应视为双方对交房日期变更为2017年6月28日达成协议，故本院采纳被告的主张，认定逾期交房违约金的起算时间为2017年6月29日，被告应自2017年6月29日起向原告支付逾期交房违约金，由于双方至今未办理房屋交付手续，被告虽然在2019年12月12日通知原告办理交付手续，但由于被告在无合同依据的情况下要求原告补缴太阳能安装费、自来水改造费以及天然气安装费，故导致原告未办理交房手续，过错责任不在原告，故被告仍应按约支付逾期交房违约金至房屋交付时止。对于原告诉请要求被告履行《商品房买卖合同》约定的交房义务，因案涉房屋已符合交付条件，被告理应按约将案涉房屋交付原告，故对原告此项诉请，本院予以支持。 据此，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第七十七条、第一百零七条、第一百一十四第一款之规定，判决如下： 一、被告合肥盛财房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向原告郭雅静、王**交付案涉位于安徽省肥西县花岗镇花新路与玫瑰路交口东北侧“盛荣春天”小区10#楼2402室房屋； 二、被告合肥盛财房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向原告郭雅静、王**支付逾期交房违约金，自2017年6月29日起以472001.12元为基数按每日万分之二标准计付至实际交房之日止。 三、驳回原告郭雅静、王**的其他诉讼请求。 案件受理费2090元，减半收取1045元，由被告合肥盛财房地产开发有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省合肥市中级人民法院。 审判员 吴 扬 二〇二〇年二月十一日 书记员 丁海恩