江苏省邳州市人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0382民初446号原告（反诉被告）：白清泉，男，1991年1月9日出生，汉族，银行职员，住邳州市。委托诉讼代理人：李爽，江苏大运河律师事务所律师。被告（反诉原告）：邳州柏扬装饰工程有限公司，住所地邳州市运河街道邳州商城。法定代表人：谭长青，该公司经理。委托诉讼代理人：丁玲玲，江苏汇英才律师事务所律师。原告（反诉被告）白清泉与被告（反诉原告）邳州柏扬装饰工程有限公司（以下简称柏扬公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年1月8日立案受理后，依法由简易程序转为普通程序，公开开庭进行审理。原告白清泉及其委托诉讼代理人李爽、被告柏扬公司的委托诉讼代理人丁玲玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告白清泉向本院提出诉讼请求：1、判决解除原告白清泉与被告柏扬公司签订的施工包合同；2、判决被告柏扬公司支付原告白清泉违约金27966元；3、判决被告承担本案诉讼费用。诉讼过程中，白清泉撤回第一项诉讼请求。事实和理由：2016年11月份，白清泉在天猫家装e家旗舰店网站向爱蜂巢(苏州）电子商务有限公司咨询装修事宜，经该网站告知白清泉需与家装e站邳州站联系具体事宜，后家装e站邳州站以柏扬公司名义与白清泉于2016年12月4日签订施工包合同。施工包合同约定工程期限为160天，工程项目包括瓦工、油漆工、电工、木工等项目，工程款总价为79000元。装修工程于2016年12月7日开工，按照工期160天计算，装修工程应于2017年5月16日竣工。截至2018年5月5日，柏扬公司才将地板安装工程完工，并要求原告进行验收。柏扬公司逾期工期自2017年5月16日计算至2018年5月5日，逾期天数共计354天。根据施工包合同第十五条违约责任（六）乙方责任第4条，由于乙方（即柏扬公司）原因致使工期延误，每延误一天，由乙方向甲方支付工程款1‰的违约金，柏扬公司应赔偿原告违约金27966元（自2017年5月16日次日起计算至2018年5月5日被告逾期共计354天，工程款为79000元，354天×79000元×1‰=27966元）。综上，为维护原告合法权益，请判如所请。被告柏扬公司辩称，1、被告在12月9日砸砌墙结束，12月17日水电浇地开始施工，12月27日水电验收合同，原告父亲签字验收。此后由于原告提出自行做地暖，直至2017年3月20日被告才接到原告地暖回填工人的电话，告知其地暖回填结束，此处因原告的原因造成工期延期了84天。2、瓦工、材料、黄沙水泥于2017年3月23日进场，原告父亲又提出要自行拆除承重墙及二楼所有露台的地坪、地梁，被告再次退场，至2017年4月18日接到通知，于2017年4月20日进场贴砖，5月10日铺贴验收合同，此处因原告原因造成延期天数25天。3、2017年5月30日木工进场，2017年7月14日原告制造的阳光房漏水导致无法进行油漆作业，9月11日原告通知被告漏水处理完毕，因墙体依然潮湿油漆无法进行，直至9月30日油漆得以结束，此处延期75天。4、2017年10月30日之前主材基本安装完毕，由于原告二楼的防盗门一直未安装导致部分的门套线无法安装，2018年春节后原告才将防盗门装好，被告2018年4月8日完成了所有门的安装工作，后原告自行整改卫生间，其要求留房间进行水泥搅拌，因此地板的铺贴工作至2018年5月5日得以结束。根据原被告双方签订的主材包合同，按照合同约定主材全部到户瓦工结束后，原告应付清只保留施工尾款2000元，即21800元，被告一直催要至今其仍未支付。因此导致延期490天。5、根据合同规定，合同外的增减项费用另行计算，因此原告尚欠被告增项费用为瓷砖铺贴2400元、贝朗马桶2800元、门套线1650元、露台墙面贴砖2300元、水槽及龙头660元，以上费用应由原告承担。综上，原告所称的工期拖延的情况，完全系原告的行为所致，不应归责于被告。反诉原告柏扬公司向本院提出诉讼请求：1、依法判决反诉被告支付反诉原告工程尾款3800元、增减项款项9810元，合计13610元。2、因未按期支付合同约定款项，请求依法判决被反诉被告支付违约金11304元。3、反诉费用由反诉被告承担。事实和理由：2016年12月4日，柏扬公司与白清泉签订了家庭装修施工合同，工程施工地点位于邳州市。合同约定工期160天，工程款分期支付，卫浴五金安装验收合格后，白清泉支付末期工程款2000元。合同还约定，因白清泉未按合同完成其相应负责的工作和未按期支付工程进度款影响工期的，工期相应顺延。未按期支付或未按期支付完全款项的，每逾期一天由原告向被告支付迟延部分工程款1‰的违约金。合同签订后，柏扬公司按照合同约定如期履行施工义务，由于白清泉要求自行做地暖、拆除承重墙等导致工期多次延误，且每一期工程款都存在支付不足及拖欠情况，至今为止白清泉仍尚欠柏扬公司末期工程款及增减项款项共计9810元，白清泉的行为已构成违约。综上，为维护反诉原告合法权益，请求判如所请。反诉被告白清泉辩称，反诉被告不存在逾期支付工程款的行为，对于柏扬公司主张的增减项款项，柏扬公司应该提交相应的书面材料予以证明。经审理查明，2016年12月4日，白清泉（甲方）与柏扬公司（乙方）签订《施工包合同》一份，工程地址邳州市，工程期限150日，工程价款79000元。合同第四条约定，支付金额及方式：1、首付款4万元；2、水电工程验收合格后，支付8000元；3、瓦工工程验收合格后，支付28000元；4、卫浴五金安装验收合格后，支付2000元。合同第九条约定，因甲方未按合同完成其应付责任的工作和未按期支付工程进度款而影响工期的，工期相应顺延。合同第十五条约定，甲方责任：甲方未按期支付或未按期完全支付合同约定款项，每逾期一天，由甲方向乙方支付迟延部分工程款1‰的违约金，乙方责任：由于乙方原因致使工期延误，每延误一天，由乙方向甲方支付工程款1‰的违约金。同日，白清泉（甲方）与柏扬公司（乙方）签订《主材包合同》一份，工程地址邳州市。合同第四条约定，甲方所选主材包系列为国民系列，主材包金额64800元，升级内容为马桶改为科勒。合同第五条约定，支付金额及方式：1、双方签约时起，支付32000元；2、瓷砖入户验收合格后，支付6500元；3、定制类订单确认后，支付23000元及尾款3300元。白清泉支付款项情况：2016年12月4日，支付施工、主材首付款5万元；2017年5月25日，支付装修施工款5万元；2017年6月8日，支付装修施工款2万元；2017年10月7日，支付装修进度款1万元；2017年11月1日，支付施工款1万元。2018年2月24日，柏扬公司补偿白清泉13000元，白清泉向柏扬公司出具收条，内容为“今收家装E站邳州站墙地砖、贻工费、修补、卫浴安装各项费用补偿款人民币壹万叁仟元”。2018年3月28日，柏扬公司返还白清泉橱柜减项退款5000元，白清泉向柏扬公司出具收条，内容为“今收家装E站邳州站橱柜减项退款人民币伍仟元整”。工程现场交底单确定开工日期为2016年12月7日，水路打压验收单日期为2016年12月27日，瓷砖铺贴验收单日期为2017年5月10日，乳胶漆验收单日期为2017年9月30日，卫浴五金安装验收单日期为2017年10月15日，室内门安装验收单日期为2017年10月30日，地板安装验收单日期为2018年5月5日。上述事实，有《施工包合同》、《主材包合同》、收据、收条、验收单及庭审笔录等证据在卷佐证，本院予以确认。本院认为，白清泉与柏扬公司签订的《施工包合同》、《主材包合同》系双方当事人的真实意思表示，且未违反法律、行政法规强制性规定，合法有效，对双方均具有法律约束力，双方应按照合同约定全面履行自己的义务。关于工期延误违约金的问题。双方签订的《施工包合同》中约定工程期限为160日，双方确定的开工日期为2016年12月7日，最后地板安装项目验收单日期为2018年5月5日，柏扬公司存在工期延误的情形。但柏扬公司提供的微信聊天记录可以证实，因白清泉拆承重墙、房屋漏水、自行建阳光房、安装防盗门及天气原因，导致工期延误，故综合双方的原因，依据《施工包合同》第十五条约定，本院酌定工期延误违约金为16000元。关于白清泉是否欠付装修款的问题。双方签订的《施工包合同》、《主材包合同》总款项为143800元，白清泉已支付的款项为140000元。关于增项部分：1、通过微信聊天记录可以看出，升级马桶增加2800元、门套线增加1650元，白清泉予以认可。2、因柏扬公司原因，造成一楼卫生间质量问题，柏扬公司补偿白清泉13000元，故柏扬公司主张的卫生间贴砖2400元，不应再行支付。3、露台墙面贴砖2300元，柏扬公司并未提供证据证明，且在微信结算时并未主张，故不予支持。综上，增项部分总计4450元。关于减项部分：1、橱柜5000元，柏扬公司已退还白清泉。2、露台防水报价表中约定3432元，应予扣减。3、一楼卫生间吊顶及厨房玻璃移门，该部分款项白清泉未提供证据证明，不作减项计算。4、未赠送的淋浴房不属于减项，白清泉可另行主张。综上，减项部分总计3432元。此外，因柏扬公司已退还橱柜款项，但拆除原橱柜时，配套水槽及龙头并未拆除，留白清泉继续使用，故白清泉应支付水槽及龙头款项，因双方对该款项有争议，柏扬公司主张660元，白清泉自认400、500元，本院以500元计算。综上，白清泉应支付柏扬公司装修款（施工费及材料费）为5318元（143800+4450-3432+500-140000）。关于迟延付款违约金的问题。因双方签订的《主材包合同》并未约定违约条款，故该部分违约金，本院不予支持。因白清泉在支付款项时，双方未明确支付的是《施工包合同》还是《主材包合同》项下的款项，若已支付的款项优先计算施工费，则对应相关节点，白清泉不存在迟延付款情形，故在柏扬公司未提供证据证明的情况下，本院对该项诉讼请求，不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条,《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：一、被告邳州柏扬装饰工程有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告白清泉支付工期延误违约金16000元；二、反诉被告白清泉于本判决发生法律效力之日起十日内向反诉原告邳州柏扬装饰工程有限公司支付装修款5318元。三、驳回原告白清泉、反诉原告邳州柏扬装饰工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费499元，由被告邳州柏扬装饰工程有限公司负担299元，原告白清泉负担200元；反诉案件受理费423元、减半收取212元，由反诉被告白清泉负担62元，反诉原告邳州柏扬装饰工程有限公司负担150元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省徐州市中级人民法院。审 判 长  吴 丹人民陪审员  张建银人民陪审员  黄继廷二〇二〇年二月十七日书 记 员  刘书良