广西壮族自治区崇左市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂14民终11号 上诉人(原审被告）:广西盛城房地产开发有限公司。住所地广西壮族自治区扶绥县新宁镇岜尧路122号。统一社会信用代码91451421559411329L。 法定代表人：王炳森，总经理。 委托诉讼代理人：王大刚，男，1989年7月19日出生，汉族，系该公司职工，住黑龙江省通河县清河林业局十街266号，现住广西壮族自治区扶绥县。 被上诉人（原审原告）：黄汉勇，男，1976年9月20日出生，壮族，住广西壮族自治区扶绥县。 被上诉人（原审原告）：王永爱，女，1974年2月13日出生，壮族，住广西壮族自治区扶绥县。 两被上诉人的共同委托诉讼代理人：黄元，广西中善律师事务所执业律师。 两被上诉人的共同委托诉讼代理人：罗冰娟，广西中善律师事务所执业律师。 上诉人广西盛城房地产开发有限公司（以下简称盛城公司）因与被上诉人黄汉勇、王永爱商品房预售合同纠纷一案，不服广西壮族自治区扶绥县人民法院（2019）桂1421民初1375号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年1月2日立案后，依法组成合议庭，不开庭进行了审理。本案现已审理终结。 盛城公司上诉请求：依法撤销原审判决，发回重审或改判驳回黄汉勇、王永爱的诉讼请求，如盛城公司应支付逾期交房违约金则应按双方签订的合同约定支付。事实和理由：一、一审认定事实不清，判决不当。1.双方签订的合同对违约金进行了约定，应遵照执行。黄汉勇、王永爱主张约定的违约金过低，应举证证明其实际损失，其未能举证，应驳回其诉请，如不驳回诉请，也只能按合同约定计算违约金为1034.54元。黄汉勇、王永爱已接受盛城公司发出的《不能如期交房的致歉书》，说明双方对违约金条款约定进行调整协商，应严格履行。2.黄汉勇、王永爱已收取盛城公司诚意金1000元，应从违约金总数扣减。3.盛城公司存在顺延交房的情形，应予扣减逾期交房的天数244天。其中：从购房至交房期间应扣减中高考天数共24天；因中雨以上恶劣天气应扣减135天；高温天气应扣减25天；因政府廉租房项目占用进入涉案小区道路，导致影响小区1号楼的竣工验收，延误工期为60天，应予扣减。二、一审判决参考依据错误，黄汉勇、王永爱并未提交造成损失的证据，只是预期损失，故调整违约金无依据。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条、第十七条明确规定，当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加违约金的，应以违约造成的损失确定违约金数额。不能参照前案调解确定的数额认定。双方合同约定的违约金低是因为涉案商品房的售价低于当时市场价。黄汉勇、王永爱未能举证证明其造成的损失，应承担举证不能的后果。三、一审程序违法。盛城公司申请鉴定致歉函复印件的真伪，一审法院未同意，影响判决。一审判决对逾期交房期间的同地段同类型房屋租金标准的确定未经鉴定，属程序违法。黄汉勇、王永爱伪造关键证据，应当依法追究其法律责任。 黄汉勇、王永爱辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院驳回盛城公司的上诉，维持原判。事实和理由：一、关于如何调整违约金数额的问题。盛城公司不按期交付房屋，其行为已构成违约，依法承担违约责任。按照涉案商品房买卖合同约定计算违约金明显过低，对黄汉勇、王永爱显失公平。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷适用法律若干问题的解释》第十六条规定，一审判决综合本案涉案房屋所处的地理位置、周边环境、房屋面积大小及逾期时间等因素，结合扶绥县城当地的经济水平，认定涉案违约金损失按每月450元的标准计算符合实际。盛城公司主张扣减1000元诚意金，该诚意金是向业主表达的歉意之举，并非违约金，故主张扣减不应支持。二、关于逾期交房的天数问题。扣减天数的期间应为双方签订涉案购房合同之日起至合同约定应交付房屋之日止，盛城公司主张扣减至实际交房之日止，理由不当。盛城公司主张扣减因高温天气等原因导致未能施工的天数，虽提供有气象相关材料，但未能提供施工日记等材料佐证停工的事实，故不应扣减。 黄汉勇、王永爱向一审法院起诉请求：判令盛城公司支付逾期交房违约金21840元。 一审法院认定事实，2015年9月4日，黄汉勇、王永爱与广西盛城公司签订《商品房买卖合同》（预售）。合同约定：买受人黄汉勇、王永爱购买广西盛城公司开发建设的位于广西扶绥县盛城·绥尚居1号楼1单元四层403号房，建筑面积90.4平方米，房价总金额为207739元；付款方式为公积金贷款，买受人于2015年9月6日前支付首期房价款62739元，余款向公积金管理中心申请贷款支付；出卖人应当自2016年6月30日前向买受人交付该商品房；除不可抗力外，出卖人未按照约定时间交付房屋的，逾期交房超过180日，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之零点一的违约金。合同签订后，黄汉勇、王永爱已付清购房款，广西盛城公司没有按期交房。2017年1月19日，广西盛城公司发出的《不能如期交房的致歉信》，承诺如继续履行合同，广西盛城公司将在承担约定违约金责任之外多支付1000元诚意金。王永爱收到后在业主意见中签字同意，并领取了诚意金1000元。2018年10月25日，黄汉勇、王永爱收到广西盛城公司发出交房通知单，同年10月26日办理收房手续。 一审法院认为，黄汉勇、王永爱与广西盛城公司签订的《商品房买卖合同》是双方当事人的真实意思表示，没有违反法律法规的强制性规定，合法有效，双方应该按照合同约定履行各自的义务。黄汉勇、王永爱支付购房款后，广西盛城公司应当在约定的期限内交付房屋。现广西盛城公司没有如期交付房屋，其行为已经构成违约，依法应当承担违约责任。黄汉勇、王永爱诉请广西盛城公司支付逾期交房违约金依法有据，予以支持。双方签订的《商品房买卖合同》约定，逾期交房，买受人要求继续履行合同的，买受人要求继续履行合同的，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款的万分之零点一的违约金。广西盛城公司逾期交房，导致黄汉勇、王永爱无法占有使用房屋，由此造成的经济损失，按照《商品房买卖合同》约定计算违约金明显过低，对黄汉勇、王永爱不公平。当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额。对逾期交房导致黄汉勇、王永爱的实际损失数额问题，双方当事人均未提交充分证据予以证明。黄汉勇、王永爱要求按照致歉函中的600元/月的标准计算违约金的主张，因其提交的致歉函并非双方合意，不予支持。本县在逾期交付使用房屋期间有关部门没有公布同地段同类型房屋租金标准。综合本案涉案房屋所处的地理位置、周边环境、房屋面积大小及逾期交房的时间段等因素，结合当地的经济水平，本院认定涉案房屋违约金损失按每月450元的标准计算。至于广西盛城公司辩称存在顺延交房的情形，因广西盛城公司作为房地产开发商应对房屋建设施工过程中存在的影响施工的因素有较高的预见能力，现双方在合同中未具体约定可顺延交房的情形，仅约定了不可抗力，现广西盛城公司主张的顺延交房的理由均不属于不可抗力情形，广西盛城公司的主张理由不成立，不予采信。盛城公司主张违约金中应扣除其已经支付给黄汉勇、王永爱的1000元诚意金，根据其发出的《不能如期交房的致歉信》内容，其支付1000元给黄汉勇、王永爱系因逾期交房，向业主表示歉意之举，并非违约金，故对其该主张不予支持。据此，盛城公司应支付自2016年7月1日至2018年10月26日逾期交房违约金28个月×450元/月=12600元。 综上所述，一审法院依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十四条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决：广西盛城房地产开发有限公司在本判决生效后十日内向黄汉勇、王永爱支付逾期交房违约金12600元。本案适用简易程序，案件受理费减半收取173元，由广西盛城房地产开发有限公司负担58元，黄汉勇、王永爱负担115元。 本院二审期间，双方当事人均无新证据提供，对一审判决查明的事实均无异议，本院予以确认。 本院认为，盛城公司与黄汉勇、王永爱签订的商品房买卖合同是双方的真实意思表示，合法有效，受法律保护。盛城公司不按合同约定交付房屋，其行为构成了违约，应承担相应的民事责任。黄汉勇、王永爱主张盛城公司支付逾期交房违约金符合法律规定，应予支持。关于违约金数额如何确定的问题。《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款规定，约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。本案中，双方约定逾期交房，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之零点一的违约金。结合盛城公司逾期交房的时间长达20多月余，按照双方约定计算违约金明显过低。因此，根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷适用法律若干问题的解释》的相关规定，一审判决综合本案涉案房屋所处的地理位置、周边环境及房屋面积大小等因素，结合当地的经济水平，认定涉案违约金损失按每月450元的标准计算符合实际，并无不妥，予以认定。盛城公司主张违约金按涉案购房合同的约定计算，理由不成立，不予支持。盛城公司主张应从违约金中扣除其已经支付给黄汉勇、王永爱的1000元诚意金，根据其发出的《不能如期交房的致歉信》内容，1000元诚意金系因逾期交房，向业主表达歉意之举，并非违约金，故对其该主张不予支持。关于应否扣减逾期天数的问题。双方签订的涉案购房合同未对中、高考或高温下雨天气等因素约定予以扣减，中、高考或高温下雨均为可预知因素，不属不可抗力行为，故盛城公司主张逾期天数应扣减中、高考及高温下雨因素影响的天数184天，没有法律依据。盛城公司主张因政府廉租房原因导致其逾期应扣减60天，因其该主张涉及其与第三人的法律关系，非其与黄汉勇、王永爱签订涉案购房合同约定的不可抗力因素，故本案不作审理。因此，盛城公司主张扣减逾期天数244天，理由不当，本院不予支持。关于一审程序是否违法的问题。盛城公司主张对交房顺延天数及逾期交房的损失等进行评估，不是案件审理的必然要求，一审判决综合涉案房屋的地理位置等因素确定黄汉勇、王永爱每月的经济损失正确，故一审判决未启动评估鉴定程序不属程序违法。 综上所述，盛城公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费346元，由上诉人广西盛城房地产开发有限公司负担。 本判决为终审判决。 审 判 长 冯英艳 审 判 员 谭 志 审 判 员 黄 秀 二〇二〇年二月十二日 法官助理 陆小球 书 记 员 黄翔俊 附相关法律条文： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： （一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定； （二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更； （三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判； （四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。 原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。