上海市浦东新区人民法院民 事 判 决 书（2019）沪0115民初61554号原告(反诉被告)：秦皇岛唐武建筑工程有限公司，住所地河北省秦皇岛市。法定代表人：唐晓艳，总经理。委托诉讼代理人：漆勇，上海申恒律师事务所律师。被告(反诉原告)：上海旺捷建筑装饰工程有限公司，住所地上海市青浦区。法定代表人：尹会，执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：张秀其，男。委托诉讼代理人：张龙刚，北京市京师(上海)律师事务所律师。原告秦皇岛唐武建筑工程有限公司与被告上海旺捷建筑装饰工程有限公司以及反诉原告上海旺捷建筑装饰工程有限公司与反诉被告秦皇岛唐武建筑工程有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2019年7月8日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告(反诉被告)秦皇岛唐武建筑工程有限公司的法定代表人唐晓艳、被告(反诉原告)上海旺捷建筑装饰工程有限公司的委托诉讼代理人张秀其、张龙刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告秦皇岛唐武建筑工程有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令解除原、被告双方签订的《陕西府谷电厂玻璃房工程施工合同》；2、判令被告返还原告首付款人民币(以下币种相同)37,800元；3、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2018年9月28日，原、被告双方签订了《陕西府谷电厂玻璃房工程施工合同》，合同中约定竣工日期为2018年10月20日，但2018年10月23日被告才正式进厂施工，正式开工后施工进度一直缓慢，且在施工过程中屡次出现质量问题，以上情况经原告多次督促被告仍不书面回复也不整改，至今不能解决。被告迟延履行的行为及严重的施工质量问题(包括：1、没有按照合同约定提供主材的合格报告；2、焊点粗糙；3、漆面不整洁；4、多处构件连接处焊点存在点焊后未进行满焊处理的情况；5、钢骨架局部出现防腐漆裂纹及脱落现象；6、多处构件连接处存在未清理焊渣直接刷漆的现象；7、主材幕墙玻璃没有提交技术参数)，给原告造成了巨大的损害和影响，且导致原告的合同目的无法实现，故原告诉至法院，诉请如前。被告上海旺捷建筑装饰工程有限公司辩称，涉案工程已经完工，原告没有按时支付工程款，系原告存在明显的违约行为，本案不存在原告所主张的解除合同的事实和法律依据。对于原告所提出的工程超期问题，因原告未及时提供场地的图纸、没有及时提供施工基本配套条件(即地基要平)、后续也没有按照合同约定提供相应的辅助人员，故涉案工程延误是由于原告方的原因所造成的。对于原告所提出的主材合格报告及主材幕墙玻璃的技术参数没有提供的问题，因合同中对此没有进行明确约定，且原告也从未向被告索要过，故被告对此不应承担责任。双方在签订合同时，被告已经明确告知原告，被告提供的架构系工厂的烤漆，系从上海运输至施工工地现场，运输过程中难免会产生油漆擦碰及色差问题。此外，由于施工工地现场地基不平整，也会产生焊接和油漆的二次修补问题。对于原告所提及的油漆和焊接问题，被告已经进行了相应的整改，且整改完毕后涉案玻璃房工程至今一直在正常使用，故不同意原告的全部诉请。反诉原告上海旺捷建筑装饰工程有限公司向本院提出反诉请求：判令反诉被告向反诉原告支付工程款88,200元。事实与理由：2018年9月28日，反诉原、被告双方签订《陕西府谷电厂玻璃房工程施工合同》。合同约定工程款分三次支付，第一次为合同签订生效起5日内支付合同总价的30%；第二次为工程材料进场后10日内支付至实际结算总价的30%；第三次为工程完工后10日内支付合同总价40%。合同签订后，反诉原告依照约定履行合同义务，现涉案工程已全部完工并投入使用，但反诉被告未如约履行付款义务，故提起反诉，诉请如前。反诉被告秦皇岛唐武建筑工程有限公司辩称，反诉原告施工严重超期，在施工过程中没有按照合同要求提供主材的合格报告，施工过程中和施工完毕后一直有未解决的问题(包括：焊点粗糙、漆面不整洁、多处构件连接处焊点存在点焊后未进行满焊处理的情况、钢骨架局部出现防腐漆裂纹及脱落现象、多处构件连接处存在未清理焊渣直接刷漆的现象、主材幕墙玻璃没有提交技术参数)，反诉被告认为反诉原告的上述违约行为导致反诉被告的合同目的无法实现，故反诉被告要求解除双方签订的合同，不同意反诉原告的反诉诉请。本院经审理认定事实如下：2018年9月28日，原告秦皇岛唐武建筑工程有限公司(发包人)与被告上海旺捷建筑装饰工程有限公司(承包人)签订《陕西府谷电厂玻璃房工程施工合同》一份，约定承包人承接发包人位于陕西省府谷县的陕西府谷电厂玻璃房制作安装工程，面积约为40平方米，开工日期为2018年9月30日，竣工日期为2018年10月20日，工程质量标准为根据国家工程质量(合格)标准及技术要求，一次验收合格率100%。施工合同总价为126,000元，若不涉及工程量变动该总价闭口。合同第一部分第7.1条约定：发包方在合同签订生效起5日内支付合同总价的30%，即37,800元；工程材料进场后10日内支付至实际结算总价的30%，即37,800元；工程完工后10日内支付合同总价的40%，即50,400元。合同第二部分第4.1.1条约定：承包方不能因工地上有任何问题而拒绝接收。若工地上现存有问题足以令工程延误，承包方应与发包方事前商洽调整工期。合同第二部分第4.3条约定：若本工程因为不可抗力(不包括恶劣天气)(见本合同第二十八条)，或非承包方造成的火灾、雷电、爆炸、暴风雨、台风、水灾、地震，或动乱和暴动，或发包方指示的重大的工程变更，或因发包方原因承包方未能在应当的时间从发包方处得到必需的指示、图纸、细节，不能在原定的竣工日或按本条款而延展了的竣工日之前完成，则承包方须以书面详细地通知发包方。发包方须以书面批准工期合理的延长。工期的延长并不附带任何额外费用，在延长工期间发包方要求增加的项目也按原定的合同单价计算费用。合同第二部分第5.1、5.2条约定：承包方须自费修补在竣工后保修期内发现的任何因材料或技术不符合本合同规定的不合格工程。本工程保修期限为12个月。同日，被告工作人员通过微信方式明确告知原告法定代表人唐晓艳“涉案工程的地基一定要平整”并向原告法定代表人唐晓艳索要涉案工程设计所需的尺寸。2018年10月3日、10月15日，被告工作人员通过微信方式多次向原告法定代表人唐晓艳催要涉案工程设计所需的尺寸。2018年11月7日，原告向被告发送了告知函，内容为：1、钢结构漆面磨损严重。2、玻璃幕墙盖板大部分为拼接。3、按照技术要求我公司将无法组织验收，需进行整改。要求贵公司在七日内进行整改。2018年11月15日，原告向被告发送了一份磋商函，内容为：我公司——秦皇岛唐武建筑工程有限公司(以下称我公司)关于与贵公司——上海旺捷建筑装饰工程有限公司(以下称贵公司)于2018年9月30日签订的《陕西府谷电厂玻璃房工程施工合同》，因为贵公司在履行合同时没有按照合同严格执行，其中体现在以下几个方面：1、合同中明确规定竣工日期为2018年10月20日，但贵公司却在10月22日把货物运来，于23日正式开始施工；2、贵单位在施工过程中时间太久，电厂方几次要求加快进度贵公司都以人多成本过高为理由依然没有改变施工进度；3、施工后期出现的质量问题尤其是在结构框架上的材料拼接我方几次提出整改贵公司都不能以书面形式回复，也不过来整改，导致我公司整个项目不能验收，严重影响我公司在电厂方面的信誉，经过我公司严肃讨论，向贵公司做出如下决定：1、继续执行原合同的基础上，修改进度及验收时间及付款方式，由原来的付款方式里第二次付款条件更改为工程施工需要整改，整改结束10个工作日内支付实际结算总价的30%；2、施工整体完工电厂方组织验收后10个工作日内支付合同总价款40%；3、贵公司前期开具的合同全款发票我公司已经收到，但因为施工时间问题和施工质量问题我公司可以暂时保管，有必要可以退给贵公司，只接收首付款额发票；4、贵公司在收到此函后3个工作日给出书面答复，超过三个工作日如果没有收到贵公司的书面答复我公司会认为贵公司默认，按此磋商函执行。2019年1月4日，被告向原告发送了一份请款申请单，内容为：根据合同约定及付款方式贵公司应在我司材料进场后10日内支付第二笔工程款项37,800元，我司至今未收到第二笔工程款。施工完成后贵公司又因油漆修补问题，至今未支付工程款，已造成我司资金周转困难。如贵公司在五日内不支付剩余工程款项，我司将采取必要的法律手段以维护我司正当权益！工程合同总价为126,000元，已付37,800元，还余88,200元。请贵司于2019年1月10日前安排付款，谢谢！同日，被告向原告发送了一份告知函，内容为：我司(上海旺捷建筑装饰工程有限公司)承接的陕西项目陕西府谷电厂玻璃房工程于2018年11月6日已全部完工并通知甲方，甲方以业主方不在为由没有来进行验收。后期甲方提出外盖板有拼接及个别油漆存在修补色差问题(合同签订时我司已告知贵公司本产品因工厂烤漆，在托运过程中会存在油漆磕碰，导致二次修补油漆会存在色差)，我司于2018年12月18日派专人到现场更换盖板及油漆修补，本着双方合作共赢的原则，我司提出以下几点实际存在的问题，请贵公司知晓！一、因现场混凝土基础地坪水平高低差最大位置有10cm左右，导致框架结构每根立柱都需要重新焊接(焊接后存在油漆修补问题)。见图片1。二、原混凝土基础地坪未按图纸施工，导致钢架无法固定。见图片2-3。三、我司已完成工程施工，后甲方施工铝塑板雨棚过程中造成钢架部分油漆损伤。见图片4。四、雨棚和门和彩钢墙体不在同一水平立面(甲方之前未告知)，造成现场钢架无法安装施工，必须更改部分钢架，从而造成现场钢架焊接、油漆二次修补问题。另，告知函后附了现场照片。2019年1月8日，原告向被告发送了一份关于上海旺捷建筑装饰工程有限公司请款申请单回函，内容为：接到贵公司请款申请单，有几点需要再次和贵公司重申：1、关于10日内付第二笔工程款37,800元，我公司已经在2018年11月15日的提交给贵公司的磋商函里明确了未支付理由；2、施工完我公司现场负责人明确提出现场存在的几个问题，但因为贵公司仅派遣一名安装工人，没有具体现场负责人，我公司微信告知贵公司也没有给我公司提交整改方案，导致目前项目没有验收，合同里明确规定验收合格支付工程余款；3、贵公司的资金周转困难不是我公司造成的直接原因，相反，如果贵公司在规定的时间内不能整改好，我公司会向当地法院提出诉讼，解除合同并且赔偿给我公司带来的损失；4、整改的内容：当初在签订合同时候我公司向贵公司提交过质量照片，贵公司的玻璃幕墙的框架除了把不对等的油漆调整好还要把焊接粗糙的地方整改或者更换，在与贵公司负责人微信沟通时提出15个工作日，你们也答应给出整改方案，目前却以这种方式告知我公司，我公司理解的是贵公司没有诚意整改，对此项工程不负责任，我公司在2019年1月15日前收不到贵公司的整改方案，我公司为了保证对客户的负责任的态度，会另行安排一家重新制作，贵公司对我公司所带来的经济损失将由贵公司负责，并且我公司认为贵公司有不遵照合同的施工本意，自行解除合同。2019年1月11日，被告向原告发送了一份回复函，内容为：接到贵公司的回函，我司经过严肃讨论做出以下回复：一、我司整改措施如下：1、焊接点打磨，腻子修复；2、钢架油漆整体修复喷涂；3、油漆喷涂修复需要在温度上升后进行，温度回温后我司会第一时间派专人去现场进行修复，玻璃做好保护，再整体喷涂油漆。施工工地现在不具备施工硬件条件，施工环境的温度应该不得低于10度，冬季对油漆的影响：油漆的粘度受温度的影响很大，随着温度升高粘度降低，温度降低则粘度升高。这样在冬季时会导致稀释剂加大，粘度变低，易出现丰满度差、起砂、手感差、光泽降低、砂痕遮盖能力较差等质量问题。二、关于贵司在磋商函中提出的问题，我司已明确了解，工地实际情况我司已在告知函中附图说明，贵司的这些情况也是造成工地出现问题的重要因素之一。三、关于贵公司提出的施工进度慢问题，在进场前贵司并未告知工地实际施工时间，我司进场后才得知一天实际施工仅6个小时，因为施工时间问题，业主赵经理特地组织我方施工人员进行会议协商，开会的主要中心点是：业主方坚决维护厂里职工上下班时间不能被耽误，所以实际施工时间很短，这方面业主方及贵公司管理层都已知晓。导致我方在施工进度上比合同约定有所延长。四、我司在整改所有问题后，请贵公司在三个工作日内组织我方、贵方及业主方进行三方验收签字。五、广告工程也已全部完工，请贵公司尽快安排付款！谢谢！另查明，2018年10月22日，被告方的工作人员进入涉案玻璃房工程施工场地。涉案玻璃房工程于2018年10月23日开工，于2018年11月6日完工，并在完工后已实际投入使用。再查明，被告于2018年12月派专人到施工现场针对原告所提出的油漆及焊接等问题进行了相应的整改，2018年12月底原告方的工作人员全部撤离涉案玻璃房工程施工场地。另，2018年9月29日原告向被告通过银行转账的方式支付工程款37,800元，其余款项至今未付。认定以上事实的依据为：《陕西府谷电厂玻璃房工程施工合同》、磋商函、请款申请单、关于请款申请单的回函、告知函、回复函、微信聊天记录、安全注意事项告知书、照片、双方当事人当庭陈述。以上书证，经当庭举证、质证，其真实性及证明力可予确认，可以作为认定本案相关事实的依据。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。本案中，原、被告签订的《陕西府谷电厂玻璃房工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律禁止性规定，应为合法有效，对合同双方当事人具有法律约束力，双方均应严格按照合同约定履行义务。被告已向原告履行了涉案玻璃房工程的制作、安装等义务，涉案玻璃房工程已于2018年11月6日完工并实际交付投入使用，且在涉案玻璃房工程完工后，被告与原告对于涉案玻璃房工程所存在的工程超期、油漆及焊接等问题进行了积极的沟通和协商，被告对于原告所提出的整改要求均积极给予了回应和处理，现原告以被告有迟延履行及涉案玻璃房工程存在严重的施工质量问题等根本违约行为，导致原告的合同目的无法实现为由，要求解除双方签订的《陕西府谷电厂玻璃房工程施工合同》及被告返还原告首付款37,800元，缺乏事实及法律依据，本院对此均不予支持。鉴于涉案玻璃房工程已于2018年11月6日完工并已实际交付投入使用，且被告于2018年12月曾派专人到施工现场针对原告所提出的油漆及焊接等问题进行了相应的整改，2018年12月底原告方的工作人员亦已全部撤离涉案玻璃房工程施工场地，剩余工程款的付款条件已经成就，故本院对于被告要求原告支付剩余工程款88,200元的诉讼请求予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百六十三条的规定，判决如下：一、原告(反诉被告)秦皇岛唐武建筑工程有限公司应于本判决生效之日起十日内向被告(反诉原告)上海旺捷建筑装饰工程有限公司支付工程款88,200元；二、驳回原告(反诉被告)秦皇岛唐武建筑工程有限公司的全部诉讼请求。负有金钱给付义务的当事人如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费3,097.20元，减半收取计1,548.60元，反诉案件受理费1,002.50元，合计2,551.10元，由原告(反诉被告)秦皇岛唐武建筑工程有限公司负担。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。审判员  孟筱晖二〇二〇年二月十三日书记员  唐晓苓附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。