四川省巴中市巴州区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)川1902民初4720号 原告：重庆市创宇建筑劳务有限公司,住所地：重庆市长寿区文苑大道1号9幢1单元3-1。 法定代表人：李奎，该公司执行董事。 委托代理人：李勇，男，汉族，生于1973年，系该公司“盛世名城”项目经理，大专文化，住重庆市南岸区。 委托（特别授权）代理人：贺同文，四川砝鼎律师事务所律师。 被告：四川省亨利来房地产开发有限责任公司，住所地：四川省成都市武侯区双丰西路22号4幢1楼。 法定代表人：张川，该公司董事长。 委托（特别授权）代理人：张雪，男，汉族，生于1975年，系该公司“盛世名城”项目负责人，高中文化，住四川省巴中市巴州区。 委托代理人：孙强，四川九朝律师事务所律师。 本院立案受理原告重庆市创宇建筑劳务有限公司（以下简称“创宇公司”）诉被告四川省亨利来房地产开发有限责任公司（以下简称“亨利来公司”）合同纠纷一案后，依法由审判员杨青适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告创宇公司的委托代理人李勇、贺同文，被告亨利来公司的委托代理人张雪、孙强均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告创宇公司诉称：“润泽公馆（盛世名城）”房地产项目位于。2012年12月8日，被告向四川省阿尔文建设有限公司发出“中标通知书”。2012年12月15日，被告与四川省阿尔文建设公司签订《巴中市清江镇润泽公馆工程施工实施合同》。2013年4月15日，原告与四川省阿尔文建设有限公司签订《建设工程劳务承包合同》。2013年4月28日，四川省阿尔文建设有限公司收取原告100万元保证金后，原告进场。2013年12月，项目工地停工。2013年12月16日，被告原法定代表人张雪向原告现场代表出具《承诺书》。2014年1月23日，原告与四川省阿尔文建设有限公司确定《巴中清江盛世名城劳务工程量》。2016年5月19日，被告与原告签订《建筑劳务服务补充协议》，《协议》。2016年6月4日，甲方（被告现场代表王世明、陈定海）与丙方（原告现场代表罗茂良、金明祥）签订《补充协议》，《协议》约定本案被告同意给予劳务公司（本案原告）返工费27万元”。2016年8月6日，被告与原告签订《劳务分包补充协议（二）》。2017年4月，原告被迫出场。2018年1月11日，原告向人民法院起诉。诉讼中，被告提出《建筑劳务服务补充协议》涉及仲裁条款，原告撤诉，人民法院作出（2018）川1902民初488号《民事裁定书》。原告申请仲裁，巴中市仲裁委员会于2018年12月10日作出《不予受理仲裁申请通知书》。故请求人民法院依法判令：1、被告支付原告劳务款8877548.9元及资金占用利息。2、本案的法律规费由被告承担。庭审中，原告变更诉讼请求，将诉请第一项的劳务款由8877548.9元更改为8054631.8元；资金占用利息计算方式变更为从2017年1月4日起，以8054631.8元为基数按月利率2.5%计算。 被告亨利来公司辩称：原、被告双方分别于2016年5月19日、2016年8月6日签订的两份劳务协议属实，但2017年1月8日，因原告不履行两份协议中关于支付民工工资的义务而退场，之后原告方对该合同履行与否，不做表示，双方实际已经终止了合同；被告方于2017年1月18日之后已经全部接管了原告就涉案劳务合同产生的一切债权债务；被告对原告不存在未付劳务款的问题；被告与原告诉称的阿尔文公司之间的合同纠纷正在诉讼当中。 经审理查明：2012年12月8日，被告向四川省阿尔文建设有限公司发出《中标通知书》，四川省阿尔文建设有限公司中标“四川巴中市润泽公馆”项目。2012年12月15日，被告（甲方）与四川省阿尔文建设有限公司（乙方）签订《巴中市清江镇润泽公馆工程施工实施合同》，合同约定：甲方：四川省亨利来房地产开发有限责任公司（甲方），法定代表人：张雪，项目负责人：张雪。乙方：四川省阿尔文建设有限公司，法定代表人：刘运中，项目负责人：张浩，现场负责人：柯亨奎。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及其他相关法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲乙双方反复协商，达成如下合同条款，甲、乙双方共同遵守。一、工程概况：1、工程名称润泽公馆。2、工程地址：四川省巴中市巴州区。3、房屋结构：框剪短支剪力墙结构。4、建筑面积：总计约42000平方米（18-1Ｆ，共3栋），结算以实际竣工面积为准。5、房屋性质：商品房及安置房。二、承包内容……三、合同价款的计算……四、履约保证金……五、工程款支付的特别约定……六、合同工期……七、质量标准……八、甲、乙双方职责……九、违约责任……。合同落款处甲方由被告公司加盖公司印章，法定代表人及项目负责人张雪签名，乙方由四川省阿尔文建设有限公司加盖公司印章，法定代表人刘运中加盖个人印章，项目负责人张浩签名，现场负责人柯亨奎签名。 2013年4月14日，四川省阿尔文建设有限公司巴中分公司御品天城项目部（甲方）与原告（乙方）签订《建筑工程劳务承包合同》一份，但并未实际履行。 2013年4月15日，四川省阿尔文建设有限公司（甲方）与原告签订《建筑工程劳务承包合同》，合同约定：甲方：四川省阿尔文建设有限公司，乙方：重庆创宇建筑劳务有限公司。为了加快四川省阿尔文建设有限公司清江镇盛世名城（一期）工程施工进度，保证质量、安全、顺利完成施工任务，甲方将该工程土建劳务发包给乙方，甲乙双方本着平等互利原则，经双方协商达成如下条款，共同严格遵守执行。一、承包范围及工作内容。（一）承包范围，……。二、价格及结算方式和基础与主体结构的界面划分。（一）价格。1、基础以上部分：完成承包范围内的所有工作，承包费用按建筑面积390元/㎡包干，注：乙方在收取款项时只提供劳务公司收据，不承担及提供任何发票和费用。（此单价包含装饰工程的电梯前室、楼梯间只做水泥压光）：不含室内刮白及二次装修等。外墙只做抹灰、涂料部分工程。如需做保温必须有劳务公司做费用另行计算不含在390元/㎡的综合单价中。2、单价分摊：主体部分290元/㎡，砌体部分45元/㎡，抹灰部分35元/㎡，楼地面部分15元/㎡，室外散水其他费用5元/㎡。3、……（二）结算方式及履约保证金的缴纳与退还。主体部分：按实结算（主体按设计建筑面积计算规则进行计算乘以合同包干价作为结算价）；履约保证金：双方签订合同后乙方应向甲方缴纳本合同履约保证金人民币1000000元（大写壹佰万元整）；保证金的退还基础完工后退还20万元，十层后退还30万元，封顶后退还50万元。……七、甲乙双方的权利与义务。（一）……。（二）乙方：1、乙方委李勇、陈清德同志为该工程项目负责人，全权处理、协调施工中的一切事宜。并委派施工员2人、安全员1人。负责该工程施工过程中的有关事务工作。……十三、特别约定：原重庆创宇建筑劳务有限公司与四川阿尔文建设有限公司巴中分公司签订的合同终止，由四川阿尔文建设有限公司来履行，以本合同为准。合同落款处甲方由四川省阿尔文建设有限公司加盖印章，法定代表人由刘运中加盖个人印章，代表人处由柯亨奎签名，乙方由原告公司加盖公司印章，代表人李勇签名。合同签订后，原告于2013年4月28日通过中国工商银行向四川阿尔文建设有限公司转账支付劳务履约保证金1000000元。合同签订后，原告于2013年4月14日进场施工，于2013年11月停工。 2016年5月19日，原、被告签订《建筑劳务服务补充协议》，约定：开发商：四川省亨利来房地产开发有限责任公司（以下简称“甲方”），法定代表人：张雪。劳务公司：重庆创宇建筑劳务有限公司（以下简称“丙方”），法定代表人：李勇。由于本项目的特殊原因，为了项目尽快复工正常推进，原四川省阿尔文建设有限公司与丙方签订的劳务合同、补充协议和相关签证，现由甲方负责履行和承担相应的责任和义务。甲丙双方在自愿、平等、互惠互利的原则下就甲方开发建设的清江镇“盛世名城（一期）”项目的劳务服务事宜进行了协商，达成如下一致意见：一、材料供应，商品混凝土、空心砖、河砂、钢筋、水泥和石子等主材均由甲方提供。二、劳务，1、工人生活费由丙方承担至主体和砌体封顶，丙方承诺复工后至春节前工地不停工、不闹事。2、经双方协商一致同意劳务费由原合同中的单价390.00元/㎡上涨至430.00元/㎡，其余内容不变。甲方承诺在2017年春节前支付自复工之后实际完成工程量的人工工资。分摊比例为：按主体完工工程量×200.00元/㎡（即333.00元/㎡×60%），砌体完工工程量×30.00元/㎡（即50.00元/㎡×60%）计算人工工资；为了保证民工工资，待甲方网签手续办完后立即网签相应工程款的商品房确保春节民工工资及工程款。若到期甲方不能按时支付约定的人工工资，则丙方有权处理甲方的网签商品房，按1100.00元/㎡计算。剩余部分47元/㎡×60%在内外墙抹灰完工后支付，在外墙漆完工后支付430元/㎡×80%工程款；合同内工程全部完工后，不扣除质保金，剩余20%的工程款尾款在3个月内付清。3、涉及周转材料由劳务公司补充进来，费用由甲方承担，在上述材料进场时由甲方委托人员现场签字确认。4、自2014年1月至2016年5月停工期间塔吊损失费用，甲方承诺承担人民币45万元。5、停工期间的门卫和管理人员（3个月）费用共计13万元，由甲方承担。6、钢管租金问题由甲方、劳务方与阿尔文公司协商解决。7、保证金退还问题：由甲方在2017年5月1日前退还丙方50万元，同年7月1日退还余下的50万元。8、现场若产生计日工，按小工150元/天，技工300元/天计算。9、即使材料供应及时，若劳务费用不能及时支付，则劳务公司有权处理网签商品房，但丙方承诺中途无权处理上述商品房。春节前若甲方有达成商品房销售行为，则所收销售款的50%划归丙方进度款，冲抵上述第二条中的人工工资费用。双方承诺在银行中建立共管账户，丙方需在共管账户建立时在银行留置丙方公司公章印鉴。10、现场重新搭设安全网，由丙方采购，现场由甲方签证确认，费用由甲方承担。11、因甲方原因造成材料供应不及时，现场停工超过3天以上则双方需签认停工损失，非甲方原因除外。12、甲方负责购买建筑工程工伤保险，施工过程中出现安全事故，除去保险公司赔付的保险金后丙方承担30%，甲方承担70%。本补充协议一式两份，甲丙双方各执一份，未尽事宜，双方再次协商。如有争议，协商不成，提请项目所在地巴中市仲裁委员会解决。甲方（签字盖章）：四川省亨利来房地产开发有限责任公司加盖印章，张雪签名，丙方（签字盖章）：重庆市创宇建筑劳务有限公司加盖印章，李勇签名，参与签约人员：罗茂良、金明祥签名，2016年5月19日。 原告提供了2016年6月4日，甲方王亚军、陈定海签名，乙方罗茂良、金明祥签名的《补充协议》一份，载明：鉴于盛世名城项目A、B栋从2013年停工到2016年5月底，经四川省亨利来房地产开发有限责任公司协调，各项手续已齐全，定于近期复工，在复工之前原有A、B栋各1层未浇筑混凝土，经开发商王亚军、陈定海与劳务公司金明祥、罗茂良共同协商就以下工序，达成如下协议：1、绑扎的柱、梁、板钢筋需拆除、除锈，重新制作、绑扎；模板及支撑系统需拆除重新支设，原有的模板材料全部更换（根据最近一次的《补充协议》约定：模板、木方和安全网费用由开发商承担，劳务公司负责组织采购）；外架、工字钢以上挑架需维护，钢管全部油漆涂刷、加固；竹跳板更换等。2、开发商同意总计给予劳务公司以上返工费用270000.00元人民币（大写：贰拾柒万元整），该费用随主体费用在春节支付主体工程款时一并支付；3、工作完成标准以巴州区质监站和巴中市科信建设工程监理有限公司验收通过并批准进入下一道工序为准。本协议一式三份，开发商执两份，劳务公司一份，经双方签字生效，请劳务公司立即组织劳务班组在半个月完成并复工。甲方：王亚军、陈定海（签名），丙方：罗茂良、金明祥（签名），2016年6月4日。 2016年8月6日，原、被告再次签订《劳务分包补充协议（二）》一份，约定：甲方：四川省亨利来房产开发有限责任公司，联系人：张雪，丙方：重庆创宇劳务建筑有限公司，联系人：李勇。清江镇盛世名城（一期）项目劳务作业由丙方按合同及补充协议承担劳务施工任务。通过甲方的努力现已完善所有相关手续，政府同意恢复施工，但按复工要求，复工后各方必须尽快顺利地完成合同施工任务，且不得产生社会矛盾源和给政府造成信访压力。目前甲方账面没有现金流且融资十分困难，无法以现金方式支付劳务作业费用。为了遵照政府及相关职能部门的要求尽快复工并保持施工顺畅，甲丙双方于2016年8月6日在巴中就农民工工资保障等工程费用的具体事宜进行了磋商，达成如下补充协议：一、甲方承诺：若政府监管的销售账户账面有现金结余，则优先保障丙方农民工工资支付；若因销售情况不理想，账面没有现金流，甲方可将手中房源拿出一部分以不低于成本价，在参考市场价的基础上双方能接受，由丙方作价抵押，共同努力解决农民工工资，维护社会稳定。二、丙方承诺：在2017年春节前若甲方销售监管账户账面没有现金，丙方负责尽力协调名下工人参与购房，价格由甲丙双方协商妥当后与甲方进行网签用于缓解农民工工资支付困难。三、丙方与政府一起参与甲方销售账户，若甲方监管账户账面确实没有现金流，由丙方按照上述第二点完全负责处理好农民工工资。若出现上访等问题，由丙方负责。本协议一式四份，双方各执两份。甲方（签章）：四川省亨利来房地产开发有限责任公司加盖印章，参与人：王亚军，地点：巴州区府台名居办公室。丙方（签章）：重庆市创宇建筑劳务有限公司加盖印章，李勇（签名）、金明祥（签名并捺印），二0一六年八月六日。原告于2016年5月19日再次复工进场施工，并于2017年1月28日停工并退场。 2017年1月4日，原告与被告公司现场负责人王亚军进行结算，签订了《四川亨利来房地产开发有限公司巴中市清江盛世名城2016年9月至12月完成A/B栋主体结构完成方量单》：项目名称：清江.盛世名城，建设单位：四川亨利来房地产开发有限公司，劳务单位：重庆创宇劳务工程有限公司，签证内容：主体结构完成方量，A栋5层至10层共6层，每层844㎡×6层；5064㎡；B栋10层至16层共7层，每层604㎡×7层；4228㎡；A/B东总共9292㎡。注：B栋第16层未浇筑砼，木工，钢筋已完成。面积属实，其中A栋5层属2013年后拆除返工，B栋10层属2013年后拆除返工，B栋16层只完成钢筋，模板未浇筑混凝土。陈定海，2017.1.4日。建设单位：负责人：王亚军签字，时间：2017年1月4日。劳务单位：现场负责人：张映全，木工班组：刁乾刚，时间：2017年1月4日。2016年11月19日，原告与被告公司现场负责人王亚军签订《施工现场签证单》：项目名城：清江.盛世名城，建设单位：四川亨利来房地产开发有限公司，劳务单位：重庆创宇劳务工程有限公司。签证内容：A/B栋地下车库人工挖（土）水沟，集水坑方量计算表：……合计：22.92立方米。建设单位：负责人：王亚军，同意按施工方意见处理，时间：2016年11月19日。施工单位：负责人：陈定海，属实，今后一并纳入合同价格结算，时间：2016年11月19日。劳务单位：负责人：张映全，时间：2016年11月17日。 原告方提交了《收条》复印件一张，载明：清江镇盛世名城B栋由于场平有一层松土，经甲方商议决定将松土挖走，费用由甲方承担，计：8.9日：17:00-20:30计：3小时30分；8.10日：8:30-9:40计：1小时10分，共计：4小时40分×200元/小时=900元，收款人：何茂文。 2016年11月27日，原告与被告公司现场负责人王亚军签订《施工现场签证单》：建设单位：四川亨利来房地产开发有限公司，劳务单位：重庆创宇劳务工程有限公司。签证内容：砼班组浇筑公路；工资：500元，大写：伍佰元整。建设单位：负责人：王亚军，时间：2016年11月27日。施工单位：负责人：属实，陈定海，时间：2016年11月27日。劳务单位：负责人：张映全，时间：2016年11月25日。原告提交了2016年5月29日《送货单》一份，载明：收货单位：清江盛世名城项目，2016年5月29日，安全阀、运费等，合计8360元，送货单位及经手人（签章）：何。原告提交了2016年6月4日《收款收据》一份，载明：户名：盛世名城，2016年6月4日，对讲机等，合计金额：1120元。收款人：高。2016年9月22日，原、被告经结算签订结算单一份，载明：盛世名城（一期）2016年6月1日至2016年9月31日停工直接费用（含管理人员），……，累计合计：111000×4＝444000。备注：开发商承担上述费用中的10万元，余下30万元由劳务公司自行承担。甲方签字（盖章）：四川省亨利来房地产开发有限责任公司加盖印章，张雪签名。乙方签字（盖章）：李勇签名并捺印。2016年9月22日。原告提交了2016年11月12日《送货单》一份，载明：日期：2016年11月12日，模板、九层板等，合计金额：88000元。收货单位及经手人：李明财，送货单位及经手人：李敏。原告方还提交了2013年7月7日模板1920张的送货单一份，金额5120元；2013年7月13日3米木方4760根及2米木方100根送货单一份，金额5750元；2013年9月1日2米木方1223根、3米木方5020根送货单一份，无金额；2013年9月9日九层一级板、九层标板产品销售结算一份，金额91200元；2013年9月16日九层一级板、九层普板产品销售结算单一份，金额99200元；2013年8月1日模板2500张送货单一份，无金额；2013年8月1日2米木方120根、3米木方5670根送货单一份，无金额；2013年8月15日3米木方4860根、2米木方2130根送货单一份，运费5595元；2013年8月23日3米木方5455根、2米木方110根送货单一份，运费5370元；2013年8月25日2米木方4110根、九层板950张送货单一份，装车费300元；2013年8月30日模板1850张送货单一份，运费4605元；2013年9月17日3米木方5130根、2米木方1080根送货单一份，无金额。原告提交了甲方为刁乾勇、刁乾兵，乙方为奉光志德《产品购销合同》一份，合同约定：建筑模板单价56元／张、3米木方14元／根、2米木方8.2元／根，数量及总价均按实结算，交货地点、方式为乙方负责把货物运送至甲方四川巴中市巴州区清江镇御品天城工地；乙方负责上货，甲方负责卸货，运费由甲方负责；结算方式及期限为甲方从收货之日起三个月内支付清总货款的80%给乙方，若三个月内未支付清总货款的80%，模板按每月1.5元／张，木方按每月0.8元／根支付违约金，中途乙方资金紧张甲方应给与支持。甲方：刁乾勇签名并捺印，刁乾兵签名并捺印，身份证号：5102821981××××××××、5102821982XXXXXXXX，电话：159××××7817、136××××9968。乙方：奉光志签名并捺印，身份证号：5109021978××××××××，电话：135××××1786，合同签订日期：2013年5月26日。原告提供了2013年9月27日巴中市玉鑫建材销货清单一份，载明金额750元；2013年10月27日送货单一份，载明金额3281元；2013年8月6日巴中李杰货运部清单一份，金额800元；2013年8月11日货运清单一份，金额300元；2013年7月13日送货单一份，金额10923元；2013年8月6日送货单一份，金额18425.55元；2013年9月9日送货单一份，金额17287.5元；2013年8月25日送货单一份，金额11263元；2013年8月27日收款收据一份，金额480元；2013年11月1日收款收据一份，金额3530元；2013年7月6日送货单一份，金额357元；2013年7月6日送货单一份，金额290元。原告提交了2013年11月12日收条一份，载明：今收到木工班盒线3个，每个计350.00元，共计1050.00元，大写壹仟零伍拾元。收款人：何某，2013.11.12。原告提交了2016年11月24日收款收据一份，金额4500元；2016年12月8日收据一份，金额2025元；2016年6月4日送货单一份，金额922元；2016年6月3日送货单一份，金额120元；2016年6月9日送货单一份，金额1370元；2016年6月7日送货单一份，金额2115元；2016年6月15日送货单一份，金额1535元；2016年6月3日送货单一份，金额525元；2013年收条一份，载明：今收到重庆到巴中清工地卸料平台工字钢运费（叁仟伍佰元整）：3500.00元。收款人：蒋老五，2013.7.31。2013年7月30日收款收据一份，金额142115元。 另查明：原告于2018年1月18日向本院提起诉讼，因原、被告约定了仲裁条款，原告于2018年3月7日提交撤诉申请，本院于2018年3月8日作出（2018）川1902民初488号《民事裁定书》，裁定准予原告撤诉。原告向巴中市仲裁委员会提起仲裁，巴中市仲裁委员会于2018年12月10日作出《不予受理仲裁申请通知书》，故原告再次起诉来院。 庭审中，原、被告均认可王亚军、陈定海系被告公司职工，柯海青系四川省阿尔文建设有限公司的实际承包人，原告于2013年4月14日进入涉案工地开始施工，并于2013年年底停工，后原告于2016年5月19日复工至2017年1月，原告于2017年1月正式退场。 被告提交了《起诉状》一份，证实柯海青已在巴中市中级人员法院立案起诉四川省阿尔文建设有限公司及四川省亨利来房地产开发有限责任公司，请求四川省阿尔文建设有限公司及四川省亨利来房地产开发有限责任公司支付涉案“盛世名城”暨原“润泽公馆”自2013年4月11日至2013年12月10日的工程款，此案正在巴中市中级人民法院一审审理过程中。 上述事实，有原告的陈述，被告的答辩，原、被告身份信息,中标通知书、《巴中市清江镇润泽公馆工程施工实施合同》、2013年4月14日《建筑工程劳务承包合同》、2013年4月15日《建设工程劳务承包合同》、2013年4月28日收条、2013年4月28日工商银行的转款凭证、借条、担保书、承诺书、保证书、会议纪要、《建筑劳务服务补充协议》、《劳务分包补充协议2》、民事诉状、（2018）川1902民初488号《民事裁定书》、《不予受理仲裁申请书》、基础收方单、停工待料计量签证单、2014.1.26收条、送货单、收货收据、2016.10.27收条、施工现场签证单、紧急报告、邮政邮寄回执单、送货单、产品购销合同、销货清单、货运部运单、运货单、收条、收款收据、身份证复印件、法定代表人证明书、清江建管站会议记录、调查笔录及结算单等证据及庭审笔录在卷佐证，本案事实清楚，证据确实充分。足以认定。 本院认为:2012年12月8日，被告向四川省阿尔文建设有限公司发出《中标通知书》，四川省阿尔文建设有限公司中标“四川巴中市润泽公馆”项目。2012年12月15日，被告（甲方）与四川省阿尔文建设有限公司（乙方）签订《巴中市清江镇润泽公馆工程施工实施合同》，被告将本案案涉工程发包给四川省阿尔文建设有限公司，2013年4月14日，四川省阿尔文建设有限公司巴中分公司御品天城项目部（甲方）与原告（乙方）签订《建筑工程劳务承包合同》一份，但并未实际履行，2013年4月15日，四川省阿尔文建设有限公司（甲方）与原告签订《建筑工程劳务承包合同》，将案涉工程劳务工程分包给原告，合同签订后，原告于2013年4月28日通过中国工商银行向四川阿尔文建设有限公司转账支付劳务履约保证金1000000元并于2013年4月14日进场施工，后因被告建修案涉房屋相关行政审批手续不全导致案涉工程于2013年11月停工。原、被告均认可四川省阿尔文建设有限公司于2013年11月在案涉工程停工后并撤场未再实际参与施工。现四川省阿尔文建设有限公司的实际承包人柯海青已向巴中市中级人民法院立案起诉四川省阿尔文建设有限公司及本案被告四川省亨利来房地产开发有限责任公司，诉请两公司支付本案案涉工程自2013年4月至2013年12月的工程款，因柯海青所主张的工程款包含本案原告主张的部分工程款，且另案并未宣判，故对原告主张的2013年12月之前的劳务工程款，在本案中不予处理，原告可待另案处理后向相关义务人主张权利。 2016年5月19日，原、被告签订《建筑劳务服务补充协议》，2016年6月4日，甲方王亚军、陈定海签名，乙方罗茂良、金明祥签名的《补充协议》。2016年8月6日，原、被告再次签订《劳务分包补充协议（二）》一份。原告于2016年5月19日再次复工进场施工，并于2017年1月28日停工并退场。被告认可王亚军及陈定海系其公司职工，故对两人签名的行为应当认定系代表被告公司行为，其签名的相关协议产生的法律后果应当由被告公司承担。 对于欠付工程款的认定问题。2016年5月19日原、被告签订的《建筑劳务服务补充协议》中约定被告承担停工期间塔吊损失费450000元及停工期间门卫及管理人员费用130000元，本院予以认定。2016年6月4日原、被告签订的《补充协议》约定返工费用270000元，本院予以认定。2017年1月4日原告与被告公司现场负责人王亚军进行结算，签订了《四川亨利来房地产开发有限公司巴中市清江盛世名城2016年9月至12月完成A/B栋主体结构完成方量单》，按照《补充协议》中单价333元/㎡计算，原告主张的工程款9292㎡×333元/㎡=3094236元，本院予以认定。2016年11月19日原告与被告公司现场负责人王亚军签订《施工现场签证单》，按照原合同中140元/立方米计算，原告主张22.92m³×140元/m³=3208.8元，本院予以认定。原告方提交了《收条》复印件一张，载明：清江镇盛世名城B栋由于场平有一层松土，该收条无被告单位相关人员签字，被告亦未予认可，本院不予认定。2016年11月27日，原告与被告公司现场负责人王亚军签订《施工现场签证单》，原告主张被告支付500元，本院予以认定。原告提交了2016年5月29日《送货单》一份，金额8360元，无被告单位现场人员签字，且被告未予认可，本院不予认定。原告提交了2016年6月4日《收款收据》一份，金额1120元，无被告现场人员签字，且被告未予认可，本院不予认定；2016年9月22日，原、被告经结算签订结算单一份，载明：盛世名城（一期）2016年6月1日至2016年9月31日停工直接费用（含管理人员），……，累计合计：111000×4=444000。备注：开发商承担上述费用中的10万元，余下30万元由劳务公司自行承担。甲方签字（盖章）：四川省亨利来房地产开发有限责任公司加盖印章，张雪签名。乙方签字（盖章）：李勇签名并捺印，2016年9月22日。原告主张被告支付100000元，本院予以认定。原告提交了其余无被告现场人员签字的送货单、收款收据、送货单、收条等，被告未予认可，该部分费用，本院均不予认定。被告提交了证明、收条、电子转账回单、银行转账凭证、领款单等证据，证实其于2016年12月至2017年3月向民工各班组支付劳务费1286790元，原告认可被告实际支付金额1207855元，对被告举证支付的剩余78935元，因被告未举证证明其支付款项系代原告支付，故本院对剩余78935元不予认定。综上，被告应当支付原告劳务工程款为580000元+270000元+3094236元+3208.8元+500元+100000元=4047944.8元，被告已代付1207855元，经扣减，被告应当支付原告共计2840089.8元。 关于原告主张的资金利息的问题。原告主张被告支付资金占用利息，但并未明确占用利息的利率及起算时间，系诉讼请求不明确，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百十一九条第（三）款，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下： 一、被告四川省亨利来房地产开发有限责任公司自本判决生效之日起十日内支付原告重庆市创宇建筑劳务有限公司劳务工程款2840089.8元。 二、驳回原告重庆市创宇建筑劳务有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费36971元，由被告四川省亨利来房地产开发有限责任公司负担14760元，由原告重庆创宇建筑劳务有限公司负担22211元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于四川省巴中市中级人民法院。 审 判 员 杨青 二〇二〇年二月二十四日 法官助理 喻彪 书 记 员 宁尧