广东省佛山市禅城区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0604民初2079号原告（反诉被告）：罗冬梅，女。委托诉讼代理人：张峰明，系广东国龙律师事务所律师。被告（反诉原告）：佛山承宇装饰有限公司，住所：广东省佛山市南海区桂城桂澜路东侧第二座首层1号，统一社会信用代码：91440605304126454N。法定代表人：欧紫妍。委托诉讼代理人：钟文晖，系广东华登律师事务所律师。原告罗冬梅诉被告佛山承宇装饰有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告及其委托诉讼代理人张峰明、被告的委托诉讼代理人钟文晖到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：请求法院判令：1、解除原、被告于2017年11月28日签订的《装修施工合同》；2、被告立即将坐落于佛山市禅城区汾江南路38号世博广场x座xxxx房腾退交还给原告；3、被告向原告退回工程款10000元；4、被告向原告支付违约金10500元；5、被告向原告赔偿经济损失28900元（损失按照房屋租金损失100元/天计算，从2018年4月4日计至房屋实际腾退交还之日止，现暂计至原告起诉之日止）；6、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2017年11月28日，原、被告签订《装修施工合同》，原告委托被告对坐落于佛山市禅城区汾江南路38号世博广场x座xxxx号房屋进行居室装修，工程价款为105000元，并约定为“全包”方式，预算表以内不增加任何费用。双方约定在2018年4月3日前完工并组织竣工验收、办理移交手续。合同签订后，原告立即将该房屋移交给被告进场施工，并依约向被告支付了工程款合共94000元。被告在施工过程中却经常无故停工，至今工程仍处于停工、烂尾状态。期间，原告曾多次联系被告要求复工，但是，被告的股东、经办人蒋阳(电话185××××4649)却长期处在失联状态，根本联系不上，后来蒋阳还发来信息声称不干了。被告的行为和意思表示已经明确表示不愿意再继续履行《装修施工合同》，可见，被告已经构成根本性违约，原告请求解除合同完全合法有理，故原、被告之间的《装修施工合同》应于原告起诉之日正式解除。《装修施工合同》解除后，被告应立即向原告腾退交还委托装修的房屋。到目前为止，涉案房屋已经完成的装修工程经原告初步估算，大概只有80%左右，故公平起见，在扣除尾款11000元后，原告有权要求被告退回工程款10000元。根据《装修施工合同》第十一条约定，违约一方应按合同总金额的10%作为违约金支付予对方，还应补偿给对方造成的实际损失，因此，被告除了应向原告支付约定违约金10500元之外，还应赔偿原告的房屋租金损失。租金损失从合同约定完工之日(即2018年4月3日)后开始起算，租金标准按100元/天计算，应计至房屋实际腾退交还之日。综上所述，为保护原告的合法权益，特诉至法院，请依法判决。被告辩称：一、原告未按照约定的付款进度支付工程款，已构成违约；二、双方在施工过程中协商增加工程施工项目及加装天花，施工费用合计4000元，原告并未按照约定及时支付；三、涉案争议是由于原告多次以出差为由无法安排时间，导致施工进度受阻，同时在施工过程中进行了多次施工变更，且无合同依据，也违背了装修行业要求。被告向本院提出反诉请求：请求法院判令：1、原告向被告支付工程款15000元及利息（利息以15000元为本金，自起诉之日起按中国人民银行同期贷款利率计至实际清偿之日）；2、原告向被告支付违约金10500元；3、原告承担本案诉讼费用。事实和理由：2017年11月28日，经设计师祝盼盼介绍（祝盼盼为原告提供设计服务并出具施工图纸，原告已向祝盼盼支付设计费用），原、被告于2017年11月28日签订《装修施工合同》，约定被告承包原告位于禅城区世博广场x座xxxx房的装修工程，工程总价款为105000元。另双方约定被告根据前述施工图纸进行施工，工程项目具体以《一方水土设计装饰工程有限公司报价单》所载项目为准，价格不作参考。签订合同后，被告按约定进行施工，根据合同约定，泥水工程验收完毕，刮塑工程进场之前原告应付预算总工程款的15%，即支付至预算总工程款的95%。现刮塑工程已全部完工，原告尚未依约支付预算工程款的95%。截至本案起诉日，原告仅支付工程款94000元，原告未按约定付款进度支付工程款的行为已构成违约。施工过程中，原告于2018年6月26日与被告协商增加工程施工项目，即被告为其设计并加装天花，双方在微信中协商达成一致意见，天花部分施工费用为4000元，被告已按约定完成施工。根据《装修施工合同》第六条第五款的约定，增减项目的价款当场结清，但原告至今未支付该增加项目的价款，该行为违反合同约定。在施工过程中，原告多次以出差无法安排时间为由迟延挑选并确定装修用材（如地砖、瓷片等），极大影响施工进度。此外，在施工过程中，原告单方要求重新设计楼梯构造，以致工程施工受阻。在被告根据施工图纸及行业要求完成公共卫生间施工后，原告却称卫生间高度太低，强令要求拆除地面后重新施工；被告回复原告称装修行业要求排污管必须隐蔽埋藏在地面水泥中，卫生间高度太低实则系建筑主体的限制。原告遂另行聘请施工方对卫生间的地面（及排污管设置）进行施工，施工后卫生间的排污管裸露在外，不符合装修行业要求。施工完成后，原告要求被告承担返工费用，但根据《装修施工合同》第七条第二款的约定，原告要求被告承担施工费用的主张明显无事实及法律依据。在协商卫生间施工问题的期间，被告已完成全部工程项目，卫生间地面部分经拆除后重新施工实系原告的无理要求所致，被告不存在任何过错。其后，原告无故收回房屋钥匙，拒绝被告进入施工现场进行垃圾清理工作，并拒绝办理工程验收手续。综上所述，原告未按约定支付工程价款、无正当理由要求重新施工并拒绝被告进入施工场地清理垃圾、拒绝办理工程验收手续的行为已经构成合同严重违约，并给被告造成了严重经济损失。原告的本诉请求无事实及法律依据，为维护被告的合法权益，被告特向法院提起反诉，恳请法院依法作出公平、公正的判决。原告针对被告的反诉辩称：一、关于施工造成延误的责任问题，被告提出的理由不能成立。从通话及微信记录可以看出，原告一直在要求被告按期完工，但被告一直拖延，甚至失联，涉案房屋长期处于停工状态，至今尚未完工。二、被告称原告多次变更工程不能成立，原告未变更过工程施工要求。被告确实没有按照图纸对厕所施工，原告提出交涉，但是被告一直没有按照原告的要求整改，最后导致厕所漏水。三、关于4000元天花费用的问题，原告确认天花是后加工程，但原告已经与被告协商以该费用冲抵厕所漏水修复的费用，当时是因为被告一直未帮原告修复厕所渗漏问题，原告只能另行找人修复并产生费用。四、关于付款问题，原告已严格按照被告的要求付款，但其实部分款项未达付款进度即支付，现涉案工程处于烂尾状态，相关负责人也无法联系，所以原告无需支付剩余工程款，利息及违约金也无需支付。五、关于工程量问题，被告认为已经完工，从原告提供的照片可以看出，工程现在处于烂尾状态，施工材料堆放在现场，故工程并未完工，被告主张与事实不符，其不应按百分之百工程量要求原告支付工程款。诉讼中，原告就本、反诉一并提交以下证据：1.原告身份证复印件、被告企业信用信息公示系统查询结果。证明原、被告的诉讼主体资格。2.《装修施工合同》、《预算表》。证明2017年11月28日，原、被告约定原告委托被告对涉案房屋进行居室装修，工程价款为105000元，并约定为全包方式，《预算表》以内不增加任何费用。双方约定在2018年4月3日前完工并组织竣工验收、办理移交手续。3.《佛山承宇装饰有限公司收款收据》、转账记录截图、动账通知截图。证明原告依约向被告支付了工程款合共94000元。4.照片（2019年1月17日拍摄）。证明至今涉案装修工程仍处于停工、烂尾状态。5.《证明》。证明由于被告施工不当，2018年4月19日卫生间渗水，导致楼下2503单元楼顶出现滴水现象，但由于被告拒绝修复，原告不得不另行聘请其他人来修复，至2018年12月30日才完成卫生间的修复，渗水问题才得以解决。6.微信聊天记录（24页）。证明①被告在施工期间，经常长时间停工，故意拖延工期，导致涉案装修工程尚未完工，原告为此经常催促被告施工；②直至原告起诉时，涉案工程仍处于烂尾状态，但是被告却无法联系，此前，被告已经明确表示不愿继续施工，表示要跟原告做结算，“多退少补”，原告因此才选择起诉；③由于被告施工不当，导致卫生间出现渗水问题，但事后被告却拒绝修复，原告不得不另行聘请其他人来修复卫生间的渗水问题；④原告已就卫生间渗水问题多次与被告进行协商，且被告最后也确认卫生间渗水的修复是原告另行找其他人做，原告因此花费修复费用3000元。7.平面设计图（3张）、微信聊天记录【承宇世博广场4座2603施工群（4）、群聊（3）、Ａ0046一方水土装饰设计总监。】。证明被告未按原告要求的图纸对厕所进行施工，原告当时已在微信群上作出反映，但被告仍自行按其自身规划施工。8.光盘（含微信视频、微信聊天记录）。证明①由于涉案房屋卫生间渗水至楼下xxxx单元，物业管理公司曾多次与被告进行交涉，但无果，且被告长期处于停工状态，现场无人，物业管理公司只好于2018年6月、2018年9月多次催促原告处理此事；②被告长期拖延施工进度，原告多次表示不满，并催促加快施工进度；③原告已于微信截图中确认装修选材，不存在被告所述因原告出差拖延工期的情况。诉讼中，被告就本、反诉一并提交以下证据：1.《一方水土设计装饰工程有限公司报价单》。证明被告根据该报价单所载项目及数量承包涉案工程，该价格不作参考。2.平面设计图（2张）、【世博广场公寓住宅x座xxxx号罗小姐雅居】施工图（78张)。证明被告根据平面设计图及施工图纸的要求进行施工，完成的涉案工程项目符合图纸要求及行业规范。3.微信聊天记录（蒋阳与原告）。证明①施工过程中原告提出设计变更，致使工程量增加及工期延长；②关于楼梯的设计变更，因原告与设计师祝盼盼的沟通问题致使未能及时确定施工方案；③因原告单方对设计图纸及施工方案作出变更，原告要求须等原告对图纸再次确定后方能施工，致使被告施工进度受阻；④原告在施工过程中多次对设计方案及施工方案作出变更，致使工程量增加及工期延长；⑤厕所地面施工完成后，原告单方提出要求更改厕所的施工，要求将地面厚度做低；⑥关于厕所的施工，原告要求暂缓贴砖，双方就厕所是否改动进行沟通，原告提出愿意承担部分费用；⑦双方就厕所施工变更问题无法达成一致，致使施工进度受阻；⑧原告要求被告按其要求对厕所施工作出改动，被告称工程量变更太大未予同意；⑨因原告的单方原因，施工进度受阻，致使被告无法按期完工；⑩双方确认厕所施工按原方案不作改动，原告于2018年4月25日购买厕所墙砖与地砖，被告于2018年5月7日施工；?原告在施工过程中未能及时提供施工所需材料，双方及设计师祝盼盼于2018年6月11日前后确定木工设计方案；?被告于2018年6月19日现场进行木工部分的施工；?被告已按约定完成木工部分施工，拟进行刮塑部分施工，原告未按约定支付第三期款项及天花部分施工款项；?原告于2018年7月7日提出对已施工完成的厕所作改动，另双方确认天花部分施工费用（折减窗户部分施工费用后）为4000元，被告应付工程款为17750元；?原告提出改动厕所地面部分施工，被告经研究后认为受限于排污管高度，地面厚度无法改低；?被告于2018年7月29日进行刮塑，原告进行确认，并提出将楼上的厕所拆了；?双方于2018年8月15日协商一致由被告负责将二楼卫生间的地面施工除去，由原告另行委托进行卫生间地面的施工，被告于2018年8月16日完成上述工序。4.照片（2018年7左右拍摄）。证明原告自行聘请他人对卫生间重新施工，铺设的水管均裸露在外，明显不符合装修标准。5.视频光盘。证明被告在本项目中为原告加装了阳台的两面窗户（原为镂空，无窗户，有两块红布遮盖，避免物品吹落），两面窗户面积约为10平方米，造价约为5000元。6.照片（4张、二层加装窗户护栏前后）。证明被告在本项目中为原告加装了二层窗户护栏，护栏造价约为3000元。7.视频光盘。证明被告在本项目中为原告拆除（切割）原始钢架结构，面积约为18.45平方米，拆除费用约为3500元。诉讼中，被告向本院申请对涉案房屋装饰装修工程的工程造价进行鉴定，本院依法摇珠选定并委托佛山市粤辉工程造价咨询事务所有限公司开展鉴定工作。佛山市粤辉工程造价咨询事务所有限公司于向本院出具《工程造价咨询报告书》（交换意见稿），但因被告经本院依法通知未按期缴纳鉴定费用4000元，后由原告代为缴纳上述鉴定费用。经佛山市粤辉工程造价咨询事务所有限公司再次审核，该公司向本院出具《工程造价咨询报告书》（终稿）。本院组织当事人进行了证据交换、质证。对当事人确认真实性且与本案基本事实相关联的证据，本案予以采信并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：原告提交的第6组证据，原告已当庭提交手机微信原始聊天记录以供核对，被告亦无有效证据予以反驳，故本院对该组证据真实性予以确认。原告提交的第7组证据中，平面设计图无相关单位盖章或个人签章，亦无法体现与本案之关联性，被告不予确认，本院不予采信；微信聊天记录已由原告提交手机微信原始聊天记录予以核对，故本院对其真实性予以确认。原告提交的第8组证据中，有关物业管理公司之证据可相互佐证真实性，被告亦无有效证据予以反驳，故本院对该组证据真实性予以确认。被告提交的第1、2组证据，无相关单位盖章或个人签章，原告不予确认，本院不予采信。被告提交的第5-7组证据，原告对被告所主张之拆装加建事实未持异议，故本院对该组证据真实性予以确认，相关施工造价则应以鉴定机构所出具的鉴定结论为准。另，佛山市粤辉工程造价咨询事务所有限公司出具的《工程造价咨询报告书》（终稿）符合《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十九条的规定，原告未持异议，被告经本院依法通知后未按期提交质证意见，故本院对上述《工程造价鉴定意见书》（终稿）予以采信。综合本院采信的证据以及当事人的陈述，本院确认以下案件事实：2017年11月28日，原告（甲方、委托方）与被告（乙方、承接方）签订《装修施工合同》，合同主要内容为：“……第一条：工程概况1.工程地址：世博广场x座xxxx房。2.施工内容：详见本合同附件《装饰工程预算表》和施工图。3.委托方式：全包。4.2018年4月3日完工。第二条：工程价款工程价款105000元，详见本合同附件（二）《家庭装潢工程材料预算表》。第三条：质量要求1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。……4.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。5．凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。……第六条：付款方式1.付款方式：合同签订甲方即付预算总金额的50%工程款；2.水电隐蔽工程验收完毕，泥水工程进场之前，甲方付预算总工程款的30%；3.泥水工程验收完毕，刮塑工程进场之前甲方付预算总工程款的15%；4.总工程验收完毕，甲方一周内付清剩余工程款；5.工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。第七条：工程工期1.由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。2．施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。3．施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。第八条：工程验收1.工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。……第十条：乙方责任1.根据施工图纸或施工说明，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。……第十一条：违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。……补充内容：预算表以内不增加任何费用。”上述合同后附《世博广场x座xxxx罗小姐主材代购项目》，就相关工程项目及工程量予以明确，并由被告盖章确认。同日，被告出具《佛山承宇装饰有限公司收款收据》，确认收取原告支付的第一笔工程款50000元。2018年1月9日，被告向原告出具收款通知，要求原告支付第二笔应收工程款合计34000元，原告后通过转账方式予以支付。2018年7月16日，原告通过网银转账方式向案外人蒋阳转付工程款10000元。被告于诉讼中确认案外人蒋阳为其公司股东，也是涉案工程负责人。2019年2月21日，案外人佛山市世博物业管理有限公司世博广场物业服务中心出具《证明》，上载：“本公司是佛山市世博广场的物业管理公司。本公司于2018年4月19日接到世博广场四座2503单元业主反映，楼顶出现滴水现象。接报后，本公司派出专业工程人员经现场检查，确定滴水原因是楼上2xxx单元卫生间渗水到楼下2xxx单元所致。当时，x座xxxx单元正在进行室内装修，本公司便立即要求装修公司进行整改，并通知及要求该单元业主罗冬梅负责监督整改，以修复该单元卫生间的渗水问题。但是，直至2018年12月30日，2xxx单元卫生间才完成修复，渗水问题才得以解决。”2019年7月10日，经本院组织现场勘查，涉案房屋由原告自行开锁进入，房屋内为无人施工状态，已完成部分装修工程，但仍遗留部分装修垃圾未予清除。经被告申请及本院依法摇珠选定委托，佛山市粤辉工程造价咨询事务所有限公司向本院出具《工程造价咨询报告书》（终稿），鉴定意见为：涉案房屋装饰装修工程含税造价为92177.44元，包含装修工程造价58215.09元（含增值税销项税额5292.28元）、安装工程造价21996.07元（含增值税销项税额1999.64元）、有争议部分工程造价8966.28元（含增值税销项税额815.12元）及工程设计费3000元。诉讼中，原告陈述：涉案工程由案外人祝盼盼出具效果图，原告确认后由原告朋友出具平面设计图，后原告转发予案外人祝盼盼，明确要求其按该图纸进行设计，但具体细节未与被告协商。后涉案工程于2017年12月8日正式开工，最后停工时间为2018年12月左右，期间被告陆续施工、停工。涉案工程除增加天花项目外，原告从未对其他项目要求增加或变更。施工期间因被告未按照原告要求进行卫生间和楼梯施工，原告多次与被告交涉，但被告没有按照原告的要求整改导致卫生间渗漏且拒绝修复，原告不得已于2018年12月另行找人修复并支出费用，并已与设计师祝盼盼协商以天花项目施工款4000元冲抵卫生间渗漏修复费用。另，原告已向案外人祝盼盼支付设计费。因涉案房屋装修工程长期停工，故原告在本案起诉之日次日即更换房屋钥匙，但因房屋内还留存装修工具及装修垃圾，故原告要求被告清理并与原告办理交接手续。被告陈述：被告已于施工现场向原告提供相关施工图，相关设计图也由案外人祝盼盼在合同签订前与原告确认完毕。涉案工程于2017年11月28日开工，最后停工时间为2018年8月21日前后，停工原因是因为原告未按照约定的付款进度付款，且在被告已完成卫生间施工的情况下多次要求被告进行重新施工，双方未能协商达成一致，故被告被迫停工，无法完成收尾工作。涉案工程除了安装卫生间门以及清理工具、垃圾外，其他工程已全部完成。双方发生争议后，原告拒绝被告继续施工。本院认为，本案系装饰装修合同纠纷。原、被告签订的《装修施工合同》，系双方当事人真实意思表示，合同内容不违反法律、法规的强制性规定，合法有效，双方均应严格依约履行。关于原、被告各自履行合同情节。通观全案采信证据及双方当事人陈述，原、被告于合同履行过程中并未对装修工程设计方案、施工方案等具体内容协商一致，导致施工期间多次出现施工更改，施工节点混乱，原、被告对此均负一定过错。而从双方合同所约定之完工时间来看，至原告自行更换门锁之时，被告确已存在逾期完工的违约情节，被告所抗辩主张之原告逾期付款行为则因施工节点混乱而无法得以证实，据此，本案应据当事人各自过错及违约情节评判双方诉请。关于原告主张解除合同的诉请。结合本院现场勘查情况及工程造价司法鉴定结论，涉案装修工程已基本完工，原告之付款义务亦已大部分完成，故从合同履行进度及装修工程后期质量保修责任角度考量，涉案《装修施工合同》不宜解除，本院对原告主张解除合同的诉请不予支持。关于本案已完工工程款。依据佛山市粤辉工程造价咨询事务所有限公司出具的《工程造价咨询报告书》（终稿），涉案房屋装饰装修工程含税造价为92177.44元，包含装修工程造价58215.09元（含增值税销项税额5292.28元）、安装工程造价21996.07元（含增值税销项税额1999.64元）、有争议部分工程造价8966.28元（含增值税销项税额815.12元）及工程设计费3000元，因被告经本院依法通知后未按期提交质证意见，应视为其对上述结论不持异议，故本院仅就原告所持异议分析如下：装修工程造价及安装工程造价原告对上述装修工程造价及安装工程造价鉴定结论无异议，但其主张被告并未就工程款开具发票，故其无须承担相关税费。经查，原告上述主张属实，双方合同亦未对税费承担作明确约定，故本院对原告上述主张予以采信，并结合鉴定结论确认本案装修工程造价及安装工程造价实际共计72919.24元（58215.09元+21996.07元-5292.28元-1999.64元）。有争议部分工程造价依据鉴定结论，有争议部分工程造价为8966.28元（含增值税销项税额815.12元）。原告虽主张其中部分工程项目未施工或为其自行另聘他人施工，但其并无有效证据予以证明，故应由原告自行承担举证不能后果。同理，该部分工程造价所涉税费815.12元应予扣除，故本院确认有争议部分工程造价实际为8151.16元（8966.28元-815.12元）。工程设计费因被告并未举证证明涉案工程设计方案由其出具，合同亦未就此约定，故该项费用无需原告支付予被告，应予扣除。综上，涉案工程实际总造价应为81070.40元（72919.24元+8151.16元）。因原告已付工程款合计94000元，并自愿向被告主张返还工程款10000元，系原告对其自身权利义务的自由处分，亦具备事实依据，故本院依法予以支持；被告反诉主张原告继续支付工程款及利息缺乏事实依据，本院不予支持。关于原、被告各自主张的违约金。如前分析所述，原、被告于合同履行过程中均各负过错，加之被告存在逾期完工的违约情节，致使双方产生纠纷，故此，本院综合全案事实，酌定被告向原告支付违约金5000元，对被告反诉主张原告支付的违约金不予支持。关于原告主张被告腾退返还房屋及赔偿经济损失的诉请。经查，涉案房屋已由原告更换门锁，被告已无法自行进入，故本院对原告主张被告腾退返还房屋的诉请不再予以支持，房屋内所遗留部分装修工具、装修垃圾可由原告自行处理。至于原告所主张之经济损失，因被告逾期完工确给原告造成一定经济损失，故本院结合当事人违约情节及所负过错，酌定被告向原告赔偿经济损失10000元。原告诉请经济损失超出部分，本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第六十四条第一款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决如下：被告佛山承宇装饰有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内，向原告罗冬梅返还装修工程款10000元；被告佛山承宇装饰有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内，向原告罗冬梅支付违约金5000元；被告佛山承宇装饰有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内，向原告罗冬梅赔偿经济损失10000元；驳回原告罗冬梅的其他诉讼请求；驳回被告佛山承宇装饰有限公司的反诉请求。如被告佛山承宇装饰有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案适用简易程序，本诉受理费减半收取518元，由原告罗冬梅负担256元，由被告佛山承宇装饰有限公司负担262元；反诉受理费收取219元，由佛山承宇装饰有限公司负担。司法鉴定费用4000元，由原告罗冬梅负担482元，由被告佛山承宇装饰有限公司负担3518元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审判员  杨玲玲二〇二〇年二月十二日书记员  胡会婷附件：引用的法律法规《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条民事诉讼应当遵循诚实信用原则。当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。