宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院民事判决书（2019）宁0104民初18068号原告：马小虎，男，1987年5月19日出生，汉族，宁夏郎宏建筑工程有限公司总经理，住宁夏回族自治区银川市西夏区。被告：宁夏步龙建设工程有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市贺兰县。法定代表人：虎步霄，该公司总经理。委托诉讼代理人：党伟，宁夏综义律师事务所律师。原告马小虎与被告宁夏步龙建设工程有限公司（以下简称宁夏步龙公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年11月18日立案后，依据原告马小虎的诉讼保全申请，查封、扣押、冻结被告宁夏步龙公司名下价值142048元财产，并依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告马小虎、被告宁夏步龙公司的委托诉讼代理人党伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。马小虎向本院提出诉讼请求：⒈判令被告向原告支付工程款140000元，并支付利息2048元（以140000元为基数，按年利率6%自2019年8月10日起计算至2019年11月7日止）；⒉判令被告按年利率6%支付140000元工程款自2019年11月8日起至实际付清之日止的利息；⒊本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2019年8月，原告马小虎与被告宁夏步龙公司签订《建筑工程劳务合同（土建）》一份，约定：原告对被告位于银川市兴庆区天山熙湖56#地8#楼的小院围墙进行承包建设，工程总价款180000元。上述合同签订后，原告按约完成了围墙工程的建设，工程经建设单位银川天山房地产开发有限公司、监理单位石家庄东方工程监理有限公司竣工验收，确认质量合格。后被告仅支付原告工程款40000元，下欠工程款拒绝支付。该款经原、被告多次协商未果，故诉至法院。宁夏步龙公司辩称，原、被告签订的《建筑工程劳务合同（土建）》第四条第七款约定“填充墙砌筑灰缝饱满度大于90%，不得出现两皮以上通缝，不得出现假缝、瞎缝、透明缝”，原告施工的工程中存在多处明显的缝隙，故不符合合同约定的工程质量要求。经被告多次催促维修，原告均不予理睬，故被告应当在工程款中扣除相应的维修费用或者由原告将质量问题维修完善后，被告再支付原告工程款。本院经审理认定事实如下：宁夏步龙公司从银川天山房地产开发有限公司承包了兴庆天山熙湖项目56#地小院围墙工程。2019年宁夏步龙公司作为发包方（甲方）、马小虎作为承包方（乙方）签订《建筑工程劳务合同（土建）》，约定：甲方同意将承包的天山熙湖56#地8#楼小院围墙工程分包给乙方，工程地点为兴源路以南红胜路以东，总工期8天；承包方式为包人工、包工具、包质量、包安全、包文明施工、包工期；承包范围为图纸设计范围内的所有工程，围墙砌筑、抹灰，构造柱植筋、绑扎，围墙压顶钢筋绑扎、模板安装、拆除、砼浇注，围墙砂岩粘贴，围墙腻子、涂料，钢结构门头砂岩干挂，门头挂瓦，门头GRC腻子、涂料及卫生清理等，其中腻子和涂料由乙方承担，共栋楼12个小院（8#楼）；合同总价180000元，以上内容全部施工完成发包方一次性支付承包方80000元，剩余100000元于监理单位、建设单位验收合格后支付，预留5000元质保证金（质保截止日期2019年10月1日）；所有工程按国家有关规定标准必须验收合格，乙方应对每道工序进行自检，检验合格后报甲方验收，对达不到合格标准的分项工程坚决返工处理，因此产生的人工费、材料费以及延误工期产生的罚款均由乙方自己承担，罚款在支付工程款时扣除；填充墙砌筑灰缝饱满度大于90%，不得出现两皮以上通缝，不得出现假缝、瞎缝、透明缝；甲方负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用途及各项规章制度的指挥、监督与管理；甲方负责向乙方提供主材砖、沙子、水泥、砂岩、瓦、钢筋、模板、板卡等。上述合同签订后，马小虎于2019年8月2日进场施工，于2019年8月10日完成95%的主体工程，于2019年8月15日前施工完毕。截止2019年10月1日，宁夏步龙公司共计支付马小虎工程款40000元。庭审中，马小虎向法庭提供显示出具日期为2019年8月10日的《天山房地产工程验收单》一份，该验收单显示：项目分公司“银川天山房地产开发有限公司”；项目名称“兴庆天山熙湖项目56#地小院围墙工程”，工程部位“银川市兴庆区丽景街与兴源路交口向西200米”；施工单位“宁夏步龙建设工程有限公司”，完成工程内容“兴庆天山熙湖项目56#地小院围墙工程（不含地下基础部分，但个别基础有破损需承包单位提前修补），包括但不限于砖砌墙体、墙面砂岩粘贴、铁艺围栏、GRC装饰、墙面装饰、灯具、瓦、招财进宝、现场垃圾清理及周边损害苗木维修等。（包括木门安装配合费）共计36个院子”；完成质量情况说明“合格”……；监理单位石家庄东方工程监理有限公司“进度属实，符合要求”；项目分公司“情况属实，合格”。马小虎据此验收单欲证明其施工的天山熙湖56#地8#楼小院围墙工程经建设单位银川天山房地产开发有限公司、监理单位石家庄东方工程监理有限公司验收合格。宁夏步龙公司对该验收单的真实性、合法性无异议，对关联性及证明目的不认可，认为该验收单系宁夏步龙公司与银川天山房地产开发有限公司之间的验收单，是对天山熙湖项目56#地小院围墙工程的整体验收，而非宁夏步龙公司与马小虎之间的验收单；当时银川天山房地产开发有限公司要向宁夏步龙公司抵顶房屋，为了尽快达成顶账协议，很多围墙项目并未仔细验收，故签订该验收单。庭审中，宁夏步龙公司向法庭提交拍摄时间为2019年12月23日的《照片》打印件九张、显示日期为2019年9月15日的《罚款单》一张，并据此欲证明马小虎施工的工程存在质量问题，不符合合同约定，且经宁夏步龙公司催促维修后，马小虎也未维修。马小虎对上述《照片》打印件有异议，认为该组照片的拍摄时间为2019年12月23日，而案涉《建筑工程劳务合同（土建）》约定的质保期截止日期为2019年10月1日；对上述罚款单不认可，认为宁夏步龙公司从未通知马小虎维修事宜，马小虎也并未见到该罚款单。本院认为，根据建设部2001年《建筑业劳务分包企业资质标准》规定，从事建筑领域砌筑、抹灰、钢筋、模板等劳务作业均需相应的资质。宁夏步龙公司将天山熙湖56#地8#楼小院围墙工程劳务作业分包给不能取得建筑资质的自然人马小虎，双方为此签订的《建筑工程劳务合同（土建）》应属无效合同，但在涉案工程已完成的工程量范围内，马小虎有权向宁夏步龙公司主张相应的人工费。宁夏步龙公司辩称马小虎施工的工程中存在多处明显的缝隙，不符合合同约定的工程质量，且经该公司多次催促，马小虎不予维修，应从马小虎工程款中扣除相应的维修费，或者由马小虎将工程质量问题解决后，该公司再支付马小虎工程款，但宁夏步龙公司并未举证证明其在质保期曾通知马小虎进行维修的事实，该公司提交的照片打印件拍摄时间为2019年12月23日，而此时早已超过案涉《建筑工程劳务合同（土建）》约定的质保截止日期2019年10月1日，故宁夏步龙公司上述抗辩意见不能成立，本院不予采纳。再结合马小虎提交的《天山房地产工程验收单》及马小虎、宁夏步龙公司的当庭陈述，可以认定马小虎已按约完成合同义务，故对马小虎诉请的工程款140000元（180000元-40000元），本院予以支持。对于马小虎主张的利息，本院以135000元（140000元-5000元）为基数，按中国人民银行发布的金融机构人民币同期一年以内（含一年）贷款年基准利率4.35%支持自2019年8月16日起至2019年8月19日的利息64.36元（135000元×4.35%÷365天×4天）并按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支持自2019年8月20日起至本判决确定的付款之日止的利息；另以5000元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支持自2019年10月2日起至本判决确定的付款之日止的利息。综上，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十八条规定，判决如下：被告宁夏步龙建设工程有限公司于本判决生效之日起七日内支付原告马小虎工程款140000元、利息64.36元，并支付以135000元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算自2019年8月20日起至本判决确定的付款之日止的利息；以5000元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算自2019年10月2日起至本判决确定的付款之日止的利息。如果未按本判决指定的期间履行付款义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3140元，减半收取计1570元，保全费1230，合计2800元，由被告宁夏步龙建设工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审判员 刘 城 二○二○年二月四日法官助理 黄慧波书记员 徐思雨附：本案适用的相关法律条文《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。履行告知书依法履行生效法律文书确定的义务，是每一位当事人应尽的法律责任。如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施。扣押、冻结、划拨、拍卖被执行的财产；将被执行人纳入失信人员名单；对被执行人限制高消费、限制出入境。采取罚款、搜查、拘留等强制措施。5.情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。以上强制措施，可以同时采取，希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。