湖南省道县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）湘1124民初36号 原告：湖南省宏创装饰设计工程有限公司，住所地湖南省永州市道县道州北路783号。 法定代表人：唐联增，该公司总经理。 委托诉讼代理人曾真，男，汉族，1983年10月7日出生，住广东省深圳市龙华区，系该公司股东，特别授权。 委托诉讼代理人许家解，道县东方法律服务所法律服务工作者。 被告：罗晓华，男，汉族，1980年7月23日出生，湖南省道县人，住道县。 委托诉讼代理人梁玉平，道县东方法律服务所法律服务工作者。 原告湖南省宏创装饰设计工程有限公司与被告罗晓华装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年1月2日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告湖南省宏创装饰设计工程有限公司的法定代表人唐联增及其委托诉讼代理人许家解和曾真、被告罗晓华及其委托诉讼代理人梁玉平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告湖南省宏创装饰设计工程有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告给付欠款51543元及资金占用利息；2.案件受理费由被告承担。事实和理由：2019年5月15日原告与被告签订了《装饰装修施工合同》，原告负责为被告装修设计位于道县道州X路XX小区后门面处的“XX港汽车美容中心”工程预算造价158000元，约定工期40天。先期设计图由被告提供，原告进场施工，后在施工过程中XX小区项目部告知不能拆除承重墙，故工期顺延。原告为被告重新设计施工图纸，期间，被告增加施工项目。工程施工期间被告付给原告110000元装修款，后经结算，被告仍欠原告装修款51543元未付清。综上，原告多次向被告催讨未果，根据《合同法》及相关法律规定，原告特向法院提起诉讼。 被告罗晓华辩称：一、原告诉请答辩人给付工程欠款51543元没有事实和法律依据。1.由于原告部分工程项目没有完工和部分项目没有返工，双方一直没有进行结算。2.原告新增的项目没有报价给答辩人进行确认和与被答辩人签订补充协议，新增项目的价格答辩人不认可。3.原告无故拖延一个月完工，没有协商好赔偿事宜。二、原告延期完工属违约行为，应依法赔偿答辩人的经济损失，由于原告自身的原因造成工期延期一个多月，给答辩人造成了如下的经济损失：1.门面租金（1884.96+5640）元；2.员工宿舍租金：600元；3.物业管理费282元；4.员工工资29200元，合计：37606.96元。三、为了尽快完工，在征得原告的同意下，另聘请道县XX家地板安装吊顶、换气扇、方灯等，答辩人给付了工程款11840元，该费用应从装修款中扣出。综上，为了维护答辩人的合法权益，恳请依法驳回原告的诉讼请求。 原告湖南省宏创装饰设计工程有限公司围绕诉讼请求举证如下：证据一、营业执照、身份证、法人代表身份证明书、信息表，拟证明原告及被告的身份信息、主体资格；证据二、装饰装修施工合同，拟证明2019年5月15日原告与被告签订合同，约定工程价款158000元；证据三、施工设计图，拟证明先期由被告提供图纸，原告施工，后因施工地项目部告知不能拆除承重墙，原告重新为被告设计图纸并施工；证据四、增项清单，拟证明原告重新为被告设计装修图纸后，与原告协商要求增加装修的项目；证据五、收款收据，拟证明原告在为被告施工期间向原告给付的第二期款项；证据六、结算单，拟证明被告尚欠原告51543元工程款未付的事实。 被告罗晓华对上述证据质证如下:对原告所举证据一真实性、合法性没有异议；对证据二装修合同的真实性没异议，但合同有个瑕疵，工期自2015年5月17日开工，至2015年6月27人竣工，工期40天，工期时间怀疑是否是原告写错了；对证据三设计图，设计图是原告提供的，是被告要求原告怎样施工，因为和物业交涉无果，承重墙不能拆除，与原告协商后，只是调换位置，休息室和机修区对调了位置，少拆除了三堵承重墙，工程量更小，对调了位置导致延期我是非常不认可的。图纸没有问题，图纸是原告方提供的，我对装修方面不了解；对证据四清单，项目没有与被告进行确认，增加的项目要签订补充协议；对证据五的真实性、合法性没有异议；对证据六，不是一份结算单，只是原告单方面做出的计算数目，也没有得到被告的确认和认可，清单不应该作为证据； 被告罗晓华举证如下:证据一、身份证，拟证明被告的基本情况及主体资格；证据二、装修合同及开业照片，拟证明原告延期一个月完工的事实；证据三、照片一组，拟证明没有完工和需要返工修复的项目；证据四、员工工资单和证据五、租赁合同，拟证明原告延期完工，造成被告的经济损失；证据六、吊顶保修凭单及照片，拟证明原告同意另外聘请道县XX家地板安装吊顶。 原告湖南省宏创装饰设计工程有限公司对上述证据质证如下：对被告所举的证据一的三性无异议；对证据二的合同没有异议，对照片的真实性有异议；对证据三的真实性、合法性有异议，没有告知原告确认，需要返工；对证据四，和本案无关；对证据五，和本案无关；对证据六，是被告自行要求升级，与本案无关。 对于延期，方案不是我们设计的，是设备方给原告设计的，这个项目我们只负责装修，出来效果被告不满意，强行要求我方进行整改。原来的吊顶做完了。 被告罗晓华反质证如下：原告按合同做完了吊顶，但是我不认可，现在还有墙没粉,背景墙也还没修复好，这些问题打了几个电话给原告无果，我才自己叫人来处理。瓷砖被原告的施工车压坏了，拖到现在还没来修复，开发商还一直在催。我们是2019年8月1日开业的。 原告湖南省宏创装饰设计工程有限公司反质证如下：我们按预算清单做完了，清单没有的我们不会做。粉刷，顶上是直喷黑漆，到底做了没做我们有施工师傅可以作证。下面是我们按图纸做被告也是认可的。变更和延期是口头协商的，没写书面协议，因为被告说“我全权委托你，你就帮我处理好”。不止我们的车从那里来往，不能说是因为我们的车压坏了瓷砖。 本院认证如下：1.被告对原告的证据1、2、3、5没有异议，本院予以确认； 2.原告对被告的证据1、2没有异议，本院予以确认； 原、被告有异议的证据，可供本院参考。 根据双方当事人的诉辩主张、举证、质证及庭审笔录，对双方当事人无争议的事实，本院予以确认。即：2019年5月15日原告湖南省宏创装饰设计工程有限公司（乙方即承包方）与被告罗晓华（甲方即发包方）签订了《装饰装修施工合同》。合同主要规定：一、工程概况，1.工程施工地址XX小区D栋后门面；2.工程施工内容：详见本合同附件《施工报价预（结)算表》；3.工程承包方式：全包（材料类明细以报价表内注明为准）；4.工程价款：￥158000元；5.工期：自2015年5月17日开工，至2015年6月27日竣工，工期40天。三、工程质量：3.在按图施工过程中，甲方提出设计修改意见或者特殊施工要求以及增加工程项目时，必须在原始项目施工前48小时通知乙方，经得乙方同意，双方另行签订补充协议后，方能进行该项目的目前要求施工，有产生明确增加的费用必须当场一次结算，由此类事情影响工期工期相应顺延。凡甲方私自与工人商定或强行要求更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方负责全额赔偿。四、工程验收：5.工程质量未经验收，甲方自行搬进入住或私自使用等，视为甲方对其质量验收已合格，有质量问题，甲方自负责任。六、工程价款：1.工程款付款方式：（1）首次付款：签订合同当天支付50000元；（2）中期付款：电工完工验收当天支付103000元；工程竣工验收后当天支付5000元。先期设计图由被告提供，原告进场施工，后在施工过程中XX小区项目部告知不能拆除承重墙，故工期顺延。原告为被告重新设计施工图纸并按图纸施工。工程施工期间被告付给原告110000元装修款。被告的“XX港汽车美容中心”于2019年8月1日开业。 对双方当事人有争议的事实和证据，本院归纳如下： 原告提出按合同做完了吊顶，被告承认原告按合同做完了吊顶，但是被告不认可，提出还有墙没粉，背景墙也还没修复好，这些问题打了几个电话给原告无果，被告才自己叫人来处理。原告提出：粉刷，顶上是直喷黑漆，下面是我们按图纸做被告也是认可的。被告提出室外的瓷砖被原告的施工车压坏了，拖到现在还没来修复，开发商还一直在催。原告提出不止我们的车从那里来往，不能认定是原告的车压坏了瓷砖。 原告为被告重新设计施工图纸，期间，被告增加施工项目，被告提出原告新增的项目没有报价给被告进行确认和与被告签订补充协议，新增项目的价格被告不认可。 本院认为，本案属房屋装饰装修合同纠纷。解决本案纠纷的关键在以下几个方面：一、涉案合同是否有效；二、装修工程质量问题；三、被告给付原告工程款的认定问题;四、延期完工的责任问题。 一、涉案合同是否有效问题。 原告湖南省宏创装饰设计工程有限公司与被告罗晓华签订的装修合同是原被告双方当事人的真实意思表示，没有违反法律、行政法规强制性规定，属有效合同，原、被告应按合同约定履行各自的义务。 装修工程质量问题。 被告提出原告还有墙没粉，背景墙也还没修复好，但被告的“XX港汽车美容中心”于2019年8月1日开业，且双方签订了的《装饰装修施工合同》中已约定“工程质量未经验收，甲方自行搬进入住或私自使用等，视为甲方对其质量验收已合格，有质量问题，甲方自负责任”，因此，该工程应视为已验收合格，有质量问题，被告自负责任。 被告给付原告工程款的给付问题。 合同约定工程价款：￥158000元，被告已付110000元，工程款尾款48000元未付；原告提出原告为被告重新设计施工图纸，期间，被告增加施工项目，因双方没有签订补充协议，被告提出原告新增的项目没有报价给被告进行确认和与被告签订补充协议，新增项目的价格被告不认可，证据不足，本院不予认定。 延期完工的责任问题 先期设计图由被告提供，原告进场施工，后在施工过程中XX小区项目部告知不能拆除承重墙，原告为被告重新设计施工图纸，按合同规定双方应另行签订补充协议，工期相应顺延，但因双方没有签订补充协议，工期顺延的具体时间无法确定，延期完工的责任问题无法确定，因此，被告罗晓华要求原告赔偿延期完工的经济损失，缺乏事实依据，本院不予支持。 被告提出为了尽快完工，在征得原告的同意下，另聘请道县XX家地板安装吊顶、换气扇、方灯等，被告给付了工程款11840元，该费用应从装修款中扣出。经查，被告承认原告按合同做完了吊顶，此后，被告另聘请他人安装吊顶、换气扇、方灯等，属另一合同关系，被告没有提供征得原告的同意的证据，且双方签订了的《装饰装修施工合同》中已约定“凡甲方私自与工人商定或强行要求更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方负责全额赔偿”，原告提出是被告自己要求升级，与本案无关，因此，被告另聘请道县XX家地板安装吊顶、换气扇、方灯等，应由被告自负，对被告的该项请求，本院不予支持。 被告提出室外的瓷砖被原告的施工车压坏了，拖到现在还没来修复，开发商还一直在催。原告提出不止我们的车从那里来往，不能认定是原告的车压坏了瓷砖。因室外道路属小区公共部分，与本案无关，且双方均未提供证据证明是谁损坏，因此，对室外的瓷砖损坏问题，本院不予认定，不予处理。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下： 一、由被告罗晓华于本判决生效之日起十日内给付原告湖南省宏创装饰设计工程有限公司装修工程款48000元; 二、驳回原告湖南省宏创装饰设计工程有限公司的其他诉讼请求。 案件受理费1089元，减半收取545元，由原告湖南省宏创装饰设计工程有限公司负担145元，被告罗晓华负担400元（因原告已预交案件受理费1089元，被告罗晓华负担的案件受理费400元，被告在给付本案判决款项时一并支付给原告，案件受理费余款的544元由本院退给原告）。 如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限的最后一日起两年内向本院申请执行。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省永州市中级人民法院。 审判员  张适 二〇二〇年二月二十日 书记员  洪坚 附相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第十三条建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》 第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。 没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。