云南省昆明市西山区人民法院民 事 判 决 书（2019）云0112民初11642号原告邓天莲，女，1962年1月15日生，居民身份证登记住址：云南省昆明市西山区。委托诉讼代理人邓羽茜，女，1987年4月3日生，居民身份证登记住址：云南省昆明市西山区，系原告女儿，特别授权代理。原告邓羽茜，女，1987年4月3日生，居民身份证登记住址：云南省昆明市西山区。被告云南焌恺装饰设计工程有限公司。统一社会信用代码：915301003437686606。住所：云南省昆明市高新区海源中路1666号汇金城市商业广场B栋商务公寓第5层503号。法定代表人马龙。原告邓天莲、邓羽茜诉被告云南焌恺装饰设计工程有限公司（以下简称焌恺公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年8月30日立案后，依法适用普通程序，于2019年11月8日公开开庭进行了审理。原告邓羽茜（也即原告邓天莲的委托诉讼代理人）到庭参加了诉讼。被告焌恺公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。原告邓天莲、邓羽茜向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告返还装修工程款22550元；2、判令被告赔偿原告损失8000元；3、判令被告向原告支付违约金30000元；4、判令本案诉讼费由被告承担。事实及理由：2016年3月30日，原告与被告签订《装修合同》，约定被告为原告位于房屋进行装修，期限为60日，竣工日期为2016年5月30日，合同总金额100000元。合同签订当天，原告向被告支付50000元，随后被告法定代表人带领工人进场装修。5月30日，原告询问何时可以竣工，被告答复6月底，但直至7月中旬被告仍未完成工程内容，同时还要求增加部分工程费用21470元，原告又向被告支付15000元。2016年8月底，被告未完成工程内容，且多处不合格，更在施工过程中将邻居玻璃砸坏，后被告失联直至2016年9月底，被告通过短信回复原告将根据实际工程量多退少补，但也没有履行。为确保房屋正常使用，原告只能找第三方对房屋进行装修修补及收尾。至今该房屋因装修初期被告重大过失导致多处出现质量问题，同时部分物品未交付。被告行为构成违约，原告为维护自身合法权益特诉至法院。被告焌恺公司经本院合法传唤拒不到庭参加诉讼，亦未陈述答辩意见。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，被告焌恺公司无正当理由未到庭参加诉讼，视为其放弃了举证、质证的诉讼权利。原告提交的证据四中的短信截图,无法确认信息收发对象身份，原告未提交其他证据佐证，故对该证据，本院在本案中不予确认。原告提交的其他证据，形式符合民事诉讼证据规则的要求，证据真实有效，来源合法，且与本案相关联，故对原告提交的其他证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：一、位于滇池路四公里处永和花园21幢1单元4层401A号、401B号房屋登记所有权人为原告邓羽茜。2016年3月30日，原告邓天莲、邓羽茜与被告焌恺公司签订《装修合同》，约定两原告将位于采莲郡21幢1单元401号房屋室内装修工程发包给被告。承包方式：承包人包工包部分辅料，发包人提供装修主要材料。工程期限60天，开工日期2016年3月30日、竣工日期2016年5月30日。工程款支付：第一次合同签订三日内支付50000元、第二次工程进度过半支付40000元、第三次工程完工支付10000元。因被告及其代理人（代表）的原因造成工期延误的，每拖延一天，应向原告支付100元的违约金。上述合同工程明细中列明：一、地砖拆除（已贴地面砖）。二、水电改造（所有原始水电部分重新布置、包开关插座）。三、防水工程（厨房、卫生间、阳台）。四、客厅地砖铺设（包工、包辅料）。五、厨卫墙地砖铺设（包工、包辅料）。六、客厅吊顶（包工、包料）。七、展厅吊顶、客厅背景墙、餐厅背景墙（包工、包料）。八、吊顶（包工、包料）。九、包梁（包工、包料）。十、包水管（包工、包料）。十一、墙顶面孔腻粉（包工、包料）。十二、卧室吊顶（包工、包料）。十三、拆除厨房门、封墙（包工、包料）。十四、垃圾清运费。十五、卫生保洁。十六、材料搬运（辅料、不含主材）。增加项目明细表中列明：1、轻钢（木）龙骨拉法基石膏板隔墙板（餐厅客厅卧室）4700元。2、包梁1620元。3、洁具安装1000元。4、灯具安装800元。5、五金挂件安装400元。6、卫生间洗脸盆现场制作2000元。7、卫生间淋浴区石材1600元。8、硅藻泥背景墙1200元。9、浴缸差价(二次)1150元。10、美缝剂6800元。11、地漏200元。上述明细表中增加工程费用共计21470元。原告付款情况如下：于2016年3月31日支付50000元、2016年4月29日支付40000元、2016年5月12日13538元、2016年6月20日支付21200元、2016年7月22日支付15000元。庭审中，原告陈述：1、被告于2016年3月31日进场施工，2016年6月，工程即处于半停工状态，至7月30日完全停工；2、工程明细中：被告第四、五、十一项共有500元工程未完成、第十四项有1600元工程未完成、第十五项有600元工程未完成。增加项目明细中：第1、2、8项工程已完成，第3、4、5项有200元工程未完成，第10项有5200元工程未完成，其余工程未完成；3、所支付费用中，主合同工程款支付90000元。2016年5月12日支付的13538元系合同外木门制作费用，被告已履行。2016年6月20日支付的21200元系合同外购买卫浴的费用，被告未履行9700元。增加工程款支付15000元。二、2019年11月1日，云南博誉物业有限公司滇池路分公司出具情况说明，记载：“2016年5月18日，21幢1单元201室业主向我公司反映称其阳台玻璃被正在装修的21幢1单元401室的装修工人抛掷装修垃圾砸碎，我公司立即联系21幢1单元401室业主邓羽茜…随后21幢1单元401室业主于2016年6月23日为21幢1单元201室更换了玻璃。2016年11月16日，21幢1单元301室业主向我公司反映称其客厅、餐厅、卧室及厨房多处漏水，且已造成多处墙体脱落、柜体跳壳…随后据了解，21幢1单元401室业主于2016年11月26日完成了漏水处理，并于2017年1月17日为21幢1单元301室修复了受损墙面和柜体。”原告提交的证据显示，其为修复玻璃及漏水，分别支付3450元及4000元。本院认为：《中华人民共和国合同法》第八条规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律的保护。”原告邓天莲、邓羽茜与被告焌恺公司于2016年3月30日签订的《装修合同》系双方当事人真实意思表示，合同条款不违反法律的效力性禁止性规定，合同内容合法有效，双方当事人均应按约全面履行合同义务。原告的主要义务是支付对价，被告的主要义务是按照合同约定完成装修工程，对于《装修合同》及增加项目是否全部履行，被告焌恺公司负有举证责任，现无在案证据证实该事实，相应举证不利后果应由被告焌恺公司承担，被告焌恺公司即构成违约，应承担相应责任。根据原告所提交证据及自认：主合同价款为100000元，原告已支付90000元，其中被告有2700元项目未履行。增加项目价款为21470元，原告已支付15000元，其中被告有10350元项目未履行。合同外木门制作费用13538元，原告已付款，被告已履行。合同外购买卫浴费用21200元，原告已付款，其中被告有9700元项目未履行。综上，被告应向原告退还费用为6280元。另，因被告装修过程中导致其他住户玻璃损坏，原告进行了赔偿，该笔费用依法也应由被告承担，金额为3450元。其他住户漏水修复费用，因原告未举证证实漏水系因被告装修不当导致，故对该费用，本院不予支持。违约金，《中华人民共和国合同法》第一百一十三条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失”、第一百一十四条第一款规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”诉争《装修合同》中约定“因被告及其代理人（代表）的原因造成工期延误的，每拖延一天，应向原告支付100元的违约金”，被告未按合同约定时间履行全部义务构成违约，原告主张被告支付30000元违约金金额过高，本院根据被告违约行为及原告实际损失，将违约金酌情调整为2000元。综上，被告焌恺公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，但鉴于本案案件事实清楚，证据确凿充分，依法可缺席判决。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百一十三条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告云南焌恺装饰设计工程有限公司于本判决生效之日起十五日内返还原告邓天莲、邓羽茜装修工程款6280元；二、被告云南焌恺装饰设计工程有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告邓天莲、邓羽茜装修损失3450元；三、被告云南焌恺装饰设计工程有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告邓天莲、邓羽茜违约金2000元；四、驳回原告邓天莲、邓羽茜的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1314元（原告已预交），由被告云南焌恺装饰设计工程有限公司承担93元，剩余1221元由原告邓天莲、邓羽茜自行承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于云南省昆明市中级人民法院。双方当事人均服判的，本判决即发生法律效力，若负有义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可以在本判决规定的履行期限届满后法律规定的期限内向本院申请强制执行，申请强制执行的期限为二年。审 判 长  葛吟秋人民陪审员  李沙佧人民陪审员  董晓红二〇二〇年二月十日书 记 员  张 悦