新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院民 事 判 决 书（2019）新0104民初1591号原告：乌鲁木齐高新技术产业开发区私享家装饰设计工作室，住所地：新疆乌鲁木齐市昆明路158号野马科技大厦B座903室。经营者：王欢，男，1983年5月24日出生，汉族，住乌鲁木齐市沙依巴克区。委托诉讼代理人：乔永庆，新疆赛天律师事务所律师。被告：水磨沟区华凌市场新粤木雕城，住所地：新疆乌鲁木齐市水磨沟区华凌市场贸易城6楼。经营者：陈海彪，男，1975年2月22日出生，汉族，住乌鲁木齐市。委托诉讼代理人：张开发，新疆世源律师事务所律师。原告乌鲁木齐高新技术产业开发区私享家装饰设计工作室（以下简称私享家工作室）与被告水磨沟区华凌市场新粤木雕城（以下简称新粤木雕城）装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告私享家工作室的经营者王欢及委托诉讼代理人乔永庆、被告新粤木雕城的委托诉讼代理人张开发均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告私享家工作室向本院提出诉讼请求：1.判令解除原、被告签订的《室内装饰工程设计施工合同》；2.判令被告支付工程款139466.8元；3.判令被告承担逾期支付进度款违约金162000元（按0.05%／日从2017年8月5日计算到2019年2月5日）；4.判令被告支付垫付工程款利息2632元（按4.875‰／月从2017年8月5日计算至2018年2月5日）；5.判令被告承担本案诉讼费用。事实与理由：2017年7月20日，原、被告签订一份《室内装饰工程设计施工合同》，约定由原告承建被告总承包的位于乌鲁木齐市新市区的久攻回味大盘酒店的硬装部分，承包方式为包工包料，总工期为45天，工程质量为合格，合同价款为60万元；工程计算方式约定为固定价格，合同价格的调整因素为：工程设计变更、经济签证等；工程款的付款方式为：1.合同签订后，甲方支付15万元，乙方自收到款项25天内完成一层硬装工程；2.第二笔款25万元开工后第15日内付清；3.第三笔款17万元竣工后15日内付清。违约责任为甲方不按合同约定拨付款项，每延期一天，按付款项的1%支付滞纳金。合同签订后，原告按时开工施工至15天后，被告应支付40万元工程款，但被告只支付31万元。另外在施工过程中，被告不断修改设计，增加工程项目，并无理要求原告整改。现工程已交付业主使用，被告至今未与原告结算，原告遂诉至法院。被告新粤木雕城辩称，被告不同意原告诉讼请求。1.合同履行过程中，双方行为已经表明解除合同了，不存在再次解除的事实及法律依据。2.原告要求被告支付工程款13万余元被告不认可。根据鉴定意见书，除去所谓的后堂设备、空调设备，原告实际完成工程量只有26万元左右，故不存在拖欠工程款事实。原告无法证明后堂设备、空调设备系其购买，也不能提供相关票据。3.关于支付进度款违约金，双方没有明确约定。合同履行过程中也没有对每个阶段的工程量进行验收和核算，所以原告要求支付进度款违约金没有事实依据。4.关于垫付工程款利息，由于进度款双方约定不明确，无法确定何时支付，所以也不存在垫付工程款利息计算标准及计算时间。本院经审理认定事实如下：2017年7月20日，被告（甲方）与原告（乙方）签订《室内装饰工程设计施工合同》。约定：原告对被告位于乌鲁木齐市大漠福鹰9号楼久攻回味大盘酒店进行装修，承包范围：酒店硬装部分（基础装修，水电路改造，楼道暖气增加或改造，按客户要求门窗拆除更换新材，空调，消防改造增加喷铃，门头，强弱电，后堂设备）。承包方式为包工包料。工期：本工程自第一笔款到乙方账户之日起算，总工期45天（其中一层工期25天）。工程质量为验收合格。合同价款60万元（含设计费，不含税）。双方商定本合同价款采用固定价格，合同价格可调整因素为：工程设计变更、经济签证、招标以外的新增加工作内容。在工程设计变更、经济签证发生后的7天内，因设计变更、经济签证及工程价款调整的，由承包人提出，经监理工程师和发包人审核同意后调整合同价款。工程款项付款方式：合同签订后甲方支付15万元，乙方自收到款起25日内完成一层硬装工程完毕；第二笔款25万元在开工后第15日付清；第三笔款17万元竣工验收后15日内付清。工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方，甲方自接到上述资料送审计造价部门审核，审核完毕，到期未提出异议，视为同意，并在10天内，付至工程款的95%，留5%为质保金，质保期六个月。违约责任：因甲方不能及时付款，每耽误一天需向乙方支付本合同造价的0.05%的违约金，若因甲方无故拖延验收时间，则视甲方违约。因乙方原因造成工程拖后，每拖延一天按本合同总造价0.05%的违约金赔偿给甲方。其他约定：1.乙方协助业主报验消防；2.乙方提供平面图、立面图、施工图、意向彩绘稿。合同签订次日，被告支付原告工程款15万元，原告进行了施工。后被告相继于2017年8月11日至9月20日间支付第二笔款16万元。2017年10月3日，原、被告就施工中存在18项问题，达成了解决方案，原告承诺在同年10月10日前处理。另外，双方还约定：1.风化木吧台面，价值5,600元；2.风化木板画，价值2,000元；3.飞盘打吊筋，价值1,000元；4.大吊灯两侧处理，价值2,000元；5.电视，价值9,960元；6.大厅墙面线盒软装处理，价值500元等项目存在问题，产生费用从原告工程款中扣除。2017年10月22日，被告向原告送达《终止协议》，内容为：一、乙方在项目施工中质量差、工艺粗糙，不按甲方要求标准施工，在完成该项目一楼中，存在二十五条不合格的地方（附件），乙方在承诺的时间2017年10月10日前没有整改处理。二、协助甲方消防报验中，给甲方客户假消防蓝图，造成使用方的消防查收罚款。给甲方的使用方带来不便和欺瞒行为，造成甲方的经济损失，并损害甲方的企业形象。甲方现终止并解除跟乙方合作的该项目，甲方处理乙方存在的问题产生的费用由乙方的该工程款中扣除，并终止该合作项目，终止解除后的一切后果由乙方承担。同年10月25日，原告向被告作出《回复函》，载明：1.你方列举的二十五条大部分均已在10月10号前处理完毕，但由于二楼并未施工中，每次整改必须在夜间进行，费用较大，所以有几项我方准备延期整改，且并未如贵方在函中所述；按照合同约定你方先行违约，而我方还在合同期内未有完全交工的情况下，贵方提出的所有整改问题均应属于保修范围内的项目。2.协助报验的图纸是正规图纸，你方肆意抹黑我方提供了假图纸，并且我方垫款情况下业主并未支付装修蓝图的费用，造成损失理应由业主自行承担。现你方与我方单方提出终止并解除和我方合作，请贵方尽快组织现有工作量决算，以便清算已完成工作量，支付我方项目资金，贵方好继续后续施工工作。审理中，本院根据原告申请，委托新疆中天工程项目管理有限公司（以下简称中天项目公司）对原告已完工的通安南路久攻回味大盘酒店的装修工程造价进行鉴定。中天项目公司出具中天造价［2019］造字第00577号《鉴定意见书》，鉴定结论为：标的物工程造价为449,466.8元，其中隐蔽工程造价74,704.08元，后厨材料75,259元，空调购机款105,000元。被告在庭审中对《鉴定意见书》提出异议，认为：1.《鉴定意见书》落款只有一名鉴定人，因此《鉴定意见书》无效；2.《鉴定意见书》中后厨材料、空调购机款共计18万余元，但没有正规发票，直接纳入工程量是错误的。中天项目公司对鉴定人员签章不足两人作出说明：该案由中天项目公司组成鉴定小组完成鉴定工作，由于失误未将签字盖完整。中天项目公司随后提供了签章补充完整的鉴定意见书正文。另，本案鉴定勘查现场时，业主方正在使用。被告出示了工业商品买卖合同、久攻回味餐厅后堂设备造价清单、送货清单用以证实后堂设备是被告购买。原告对上述证据的真实性、关联性均不认可。被告还出示了货款代付申请、收据证实被告代原告向乌鲁木齐新市区阿勒泰路佳天下建材店瓷砖款11,386元，被告又采购了8,748元瓷砖也应由原告负担。原告未提出异议。《鉴定意见书》由于中天项目公司失误漏盖一名鉴定人签章，中天项目公司在被告提出后及时补正，该份《鉴定意见书》由中天项目公司组成的鉴定小组完成，符合鉴定程序，本院对其合法性予以确认。被告认为后厨材料、空调购机款没有正规发票，并出示相应合同、物品清单等证实由其购买，首先，被告出示证据与《鉴定意见书》后厨材料无重复部分，对上述证据与本案关联性不予采信。其次，购置后厨材料、空调等物品由相对人出具收据符合交易习惯，故本院对《鉴定意见书》真实性、合法性、关联性均予以确认。对货款代付申请、收据的真实性、合法性、关联性本院亦予以确认。以上事实有《室内装饰工程设计施工合同》、客户交易明细清单、解决方案、《终止协议》、《回复函》、《鉴定意见书》、情况说明、货款代付申请、收据等及庭审笔录存卷为证。本院认为，原、被告签订的《室内装饰工程设计施工合同》系双方真实意思表示，未违反法律法规的强制性规定，合法有效，双方均应认真履行。本案被告于2017年10月22日向原告送达《终止协议》，原告于10月25日回复“尽快组织现有工程量决算，支付项目资金”，故原告有同意解除合同的意思表示，而后双方再未履行合同，故双方合同自2017年10月25日解除。原告再行诉请解除的《室内装饰工程设计施工合同》于法无据，本院不予支持。《中华人民共和国合同法》第九十七条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。原告主张被告支付工程款139,466.8元，本院委托中天项目公司对原告已完工的通安南路久攻回味大盘酒店的装修工程造价进行鉴定，鉴定结论为：标的物工程造价为449,466.8元。但双方还约定：1.风化木吧台面，价值5,600元；2.风化木板画，价值2,000元；3.飞盘打吊筋，价值1,000元；4.大吊灯两侧处理，价值2,000元；5.电视，价值9,960元；6.大厅墙面线盒软装处理，价值500元等项目存在问题，产生费用从原告工程款中扣除，而鉴定结论不含电视价值9,960元，故应核减11,100元。另外，乌鲁木齐新市区阿勒泰路佳天下建材店瓷砖款20,134元由被告支付，应在本案中核减。被告已支付原告31万元，还应支付108,232.8元（449,466.8元－11,100元－20,134元－31万元）。原告主张被告支付逾期支付进度款违约金162,000元（按0.05%/日从2017年8月5日计算到2019年2月5日），本院认为，本案合同约定“未及时付款，按日支付本合同造价的0.05%的违约金”，但该约定不符合“补偿性为主，惩罚性为辅”的原则，原告亦不能提供其遭受实际损失的证据，故本院以应付款利息上浮30%予以支持，参照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率4.15%计算，核算为7,283.25元[（15万元＋20万元－31万元）×4.15%×130%×1.5年，2017年8月5日至2019年2月5日]。原告主张被告支付垫付工程款利息2,632元（按4.875‰/月从2017年8月5日计算至2018年2月5日），本院已经支持原告的违约金足以弥补原告利息损失，故对原告的该项请求不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十七条之规定，判决如下：一、被告水磨沟区华凌市场新粤木雕城支付原告乌鲁木齐高新技术产业开发区私享家装饰设计工作室工程款108,232.8元；二、被告水磨沟区华凌市场新粤木雕城支付原告乌鲁木齐高新技术产业开发区私享家装饰设计工作室违约金7,283.25元；三、驳回原告乌鲁木齐高新技术产业开发区私享家装饰设计工作室的其他诉讼请求。上述款项合计115,516.05元，被告应于本判决生效后十日内付清，逾期则依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案诉讼标的额304,098.8元，确认给付额115,516.05元，确认给付额占诉讼标的额的37.98%。本案减半收取案件受理费2,930.74元（原告已预交4,245.36元），由原告负担62.02%即1,817.64元，由被告负担37.98%即1,113.10元。退还原告1,314.62元。被告负担的案件受理费在履行义务时一并支付原告。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。审判员 刘 萌二〇二〇年二月二十七日书记员 张钟月