宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院民事判决书（2020）宁0502民初64号原告：中卫市简美装饰材料店。住所地：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区。统一社会信用代码：xxx。经营者：高祖俊，男，1982年2月10日出生，汉族，宁夏中卫市人，初中文化，个体户，住宁夏回族自治区中卫市沙坡头区。身份证号：xxx。被告：申永华，男，1976年1月16日出生，汉族，宁夏中卫市人，初中文化，农民，住宁夏回族自治区中卫市沙坡头区。身份证号：xxx。原告中卫市简美装饰材料店诉被告申永华装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年1月1日立案后，依法适用简易程序。于2020年1月7日公开开庭进行了审理。原告中卫市简美装饰材料店经营者高祖俊到庭，被告申永华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告支付原告装修款16300元；2.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2019年6月10日，原、被告签订了一份家庭装饰工程施工合同，合同约定：原告以包工包料的形式，为被告装修位于中卫市沙坡头区新墩西区23-3-801号房屋的室内装修，施工期限为130天，自2018年6月10日至10月20日。装修总价款为46300元，分三次付清，于合同签订之日支付原告20000元，木工完工进入油漆施工后第三天支付10000元，剩余尾款16300元于验收合格后付清。同时约定，假如每次工程款没有及时到位，施工方有权停工，工期相应顺延同签订后，原告进场施工，但被告未依合同约定全额、及时支付第一、第二批次的相应工程款，依照合同约定原告工期顺延。2019年10月23日，原告依照合同约定完成装修并交工，但被告以原告迟延交工为由，拒绝支付剩余装修款16300元。原告遂诉至法院。被告辩称，双方签订合同属实，装修价款、签时间属实。起诉状以没有按时交工起诉，起诉数额不属实，是15200元。合同约定2019年11月9日交工，但是原告2019年11月9日还在楼上面干活，原告是11月10日交工的。原告装修存在瑕疵，所以被告就没有支付装修款，剩余装修款没有办法支付。被告是2019年11月底住进去的。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据：原告提交的“装饰工程施工合同1份（原件）、微信转账记录（打印件）、2019年12月3日视频”，被告提交的“装饰工程施工合同1份（原件）、收据1份（原件）、证明1份（原件）、微信聊天记录（打印件）”本院予以确认并在卷佐证。对当事人有异议的证据：被告提交的“公证书1份（原件）”，来源合法，内容真实，与本案有关联系性。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年6月10日，原、被告签订了一份家庭装饰工程施工合同，合同约定：原告以包工包料的形式，为被告装修位于中卫市沙坡头区新墩西区23-3-801号房屋的室内装修，施工期限为130天，自2018年6月10日至10月20日；装修总价款为46300元，分三次付清，于合同签订之日支付原告20000元，木工完工进入油漆施工后第三天支付10000元，剩余尾款16300元于验收合格后付清；如每次工程款没有及时到位，施工方有权停工，工期相应顺延；装修内容为衣柜、炕、吊柜、书架、橱柜、电视墙、壁布、集成顶等木工与油漆工工作。合同签订后，原告开始施工。被告于2019年6月1日向原告付款10000元，2019年7月10日付款10000元，2019年8月3日付款10000元。因被告未依合同约定及时支付第一、第二批次的相应工程款，原告依照合同约定工期顺延。2019年10月底，原告依照合同约定完成装修并交工，但被告以原告迟延交工与装修瑕疵为由，拒绝支付剩余装修款16300元。房屋装修中，砖的美缝是原告作的，其他水、电、铺砖都是第三人作的。本院认为，当事人之间依法成立的装饰装修合同受法律保护。本案中，原、被告订立装饰装修合同，合同约定被告按期给付装修款，原告按期交付合格的工作成果。合同依法成立并有效，原、被告应按合同约定全面履行合同义务。在合同履行中，被告未按合同约定按时给付工程款，第一、第二期装修款均迟延1个月给付，构成违约。依据《中华人民共和国合同法》第六十七条“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求”之规定，原告依法、依合同约定行使先履行抗辩权，停工1个月敦促被告先履行。因此导致迟延交工不构成违约。被告因此拒付合同尾款于法无据。其次，经本院现场勘查及公证书见证的事实，原告交付的装修成果中，确实存在部分壁纸鼓包、壁纸边缘不严密、瓷砖面划痕、电视墙边缘豁口等边缝瑕疵给付问题。依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”、第一百一十一条“质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任”之规定，原告对装修内容的瑕疵给付应承担合理的违约责任，被告对原告享有减少价款的权利。本院基于案件事实，酌定瑕疵给付占合同内容的5%，即被告减少支付原告的金额为合同总价款的5%，即46300元×5%=2315元。油烟机与地下水管问题，因水、电、铺砖都是第三人所作，且被告未提交中证据证明系原告所为，无法确定因果关系，本院不予认定。且民法为市民社会中一般人的行为规范与标准，原告交付的装修成果达到了当前市场的标准，仅存在些微边缝瑕疵，被告对装修的“高标准”即高于一般住户对装修的要求，又脱离装修价款46300元的现实。故被告以轻微瑕疵及非原告造成之损害拒付合同尾款于法无依据。被告应给付原告合同款16300元-2315元=13985元。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十七条、第一百零七条、第一百一十一条、第二百五十一条、第二百六十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百三十四条第一款之规定，判决如下：被告申永华于本判决生效之日起十日内支付原告装修款13985元。如被告申永华未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费208元，减半收取为104元，由被告申永华负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区中卫市中级人民法院。审判员 李玉萍 二○二○年二月十九日书记员 徐 莉本案适用法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第六十七条当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十一条质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。第二百六十二条承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百三十四条人民法院审理民事案件，除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外，应当公开进行。离婚案件，涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。