四川省阆中市人民法院 民 事 判 决 书 (2019)川1381民初4634号 原告（反诉被告）：四川省南充市力胜建筑工程有限公司，住所地：南充市顺庆区滨江中路二段159号1幢1单元2栋2号，统一社会信用代码：91511300209551989M。 法定代表人李友林，该公司总经理。 委托代理人石涛江，男，现年29岁，系原告单位职员。 被告（反诉原告）四川天汉置业发展有限公司，住所地：阆中市巴都大道天汉人民广场，统一社会信用代码:91511381678379907B。 法定代表人：董振华，该公司总经理。 委托代理人：熊斌，四川泰典律师事务所律师。 原告四川省南充市力胜建筑工程有限公司（以下简称为南充力胜建筑公司）与被告四川天汉置业发展有限公司（以下简称为天汉置业公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年8月26日受理后。诉讼中，被告提出反诉。本院依法组成合议庭公开开庭进行了合并审理。原告（反诉被告）及被告（反诉原告）的委托代理人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告南充力胜建筑公司诉称，2017年12月15日，与被告签订《PHC管桩施工合同》后按约进行了施工，并经检测为合格工程。后经双方结算，总工程价款为7，290，945元，扣减被告已支付部分，下欠1，090，945元被告长期不予支付。诉请判令被告支付该下欠工程款并按合同约定以合同总价的20%计付违约金。 被告天汉置业公司辩称，其公司已按合同约定支付了应付工程款。对下余工程款问题，双方尚未结算，原告延误工期按约应扣减工程款43万也未扣减，同时，也未到合同约定的支付下余工程款的期限。故，请求判决驳回原告的全部诉请。另反诉原告延误工期长达8个月，请求依据合同约定判令原告承担违约责任。 反诉被告辩称，造成工期延误的原因在于工程量的大幅增加及反诉原告拖延提供打桩的基础条件，其公司不存在违约事实。请求驳回反诉原告的反诉请求。 经审理查明，被告天汉置业公司因投资开发阆中市天汉人民广场项目，于2017年12月25日作为甲方与作为乙方的原告南充力胜建筑公司签订《PHC管桩施工合同》，由原告承包该项目施工建设中的预应力管桩制作及施工；合同金额暂估为200万元；工期为被告通知原告正式打桩起20日内完工清退出场；因工程量未确定，合同约定所有工程量以被告方代表施工员出具的数量结算工程款；关于工期延误问题约定为非因被告要求或被告未按约支付工程款及不可抗力原因外，原告延误工期的，应按2000元/天扣减工程款；关于工程款的支付约定为原告进场后预付材料费50万元，打桩至单幢楼的50%再付余下材料款50%，整幢楼施工完毕后付到人机费总价款的80%，检测合格后，一月内付清余下工程款；违约责任约定为支付本合同总价款20%的违约金，并承担相关经济损失。 合同签订后，双方均按协议约定进行了实质性的履行。在合同履行期间，双方又签订了《合同金额变更补充协议》，该补充协议载明，由于在实际施工过程中工程量增加，现根据实际工程量结算金额为7，290，945元（详见附件）；付款方式执行原合同；双方签字盖章后生效，所涉及款项结算自然失效。该补充协议有双方单位签章、代表人签字；另有被告施工现场负责人董山泉签署的“结算金额请领导审核”字样。该协议落款时间为2018年5月10日。庭审中，原告主张系书写笔误，签订时间实际为2019年5月10日。被告不予认可。2018年8月14日，原告完成所有预应力管桩施工。 2018年8月23日，双方进行结算，形成了《天汉人民广场管桩入场及使用汇总》及《四川天汉置业发展有限公司管桩工程结算使用清单》最终结算工程材料费及机械人工费共计7，290，945元，被告现场施工负责人董山泉在该清单中签署“尾款请在现场收齐软件资料后再行支付”字样。该结算单中还备注：1，三、四号楼由于桩间土未开挖，还未裁桩，今后凡通知裁桩24小时内未裁桩，建设单位将另请人裁桩，裁桩费根据现场监管人员确定为准，费用直接从张兵的余款中扣出；2，桩基检测目前暂未结束。后原告完成了三、四号楼的裁桩事项。至2018年8月27日，原告实际为被告完成的阆中市天汉人民广场项目1-5#楼预应力管桩施工工程全部通过质量验收，验收结果均为质量文件齐全、符合设计及规范要求，质量合格。2019年5月20日，被告通过速递方式向原告发出函告，要求原告方派员办理结算手续。 另查明，自2017年12月27日至2019年1月29日，被告先后分八次向原告支付工程款共计6，200，000元。 另，案涉开发项目地块，系反诉原告于2015年1月6日以183，000，000元的价格受让取得国有土地使用权。 本案诉讼前，原告提出诉前保全申请，本院审查后作出（2019）川1381财保58号民事裁定书，裁定对被告的银行存款1,490,945元予以冻结。原告支付保全费5000元。 上述事实，有双方身份信息、陈述答辩意见、《PHC管桩施工合同》、《合同金额变更补充协议》、《天汉人民广场管桩入场及使用汇总》、《四川天汉置业发展有限公司管桩工程结算使用清单》、《桩基础工程质量验收报告》、《施工控制测量成果报验单》、银行交易详细清单、《关于南充力胜建筑有限公司打桩时间说明》、《申请函》、《关于打桩质量、安全、进度会议》记录、《监理工程师通知单》、《天汉.人民广场监理例会》记录、《建设、监理通知单》、《函告》及速递凭证、《国有建设用地使用权拍卖成交确认书》、《国有建设用地使用权出让合同》及（2019）川1381财保58号民事裁定书在卷佐证。 本院认为，依据双方陈述、答辩意见，本案争议焦点在于被告欠付原告工程款的金额认定、下欠工程款是否达到约定的支付条件及履行合同中双方是否存在违约行为三个方面。 关于被告下欠原告工程款的金额认定问题。依照双方所签订的《合同金额变更补充协议》及《天汉人民广场管桩入场及使用汇总》、《管桩工程结算使用清单》，双方最终确定的工程总价款为7，290，945元，庭审中，双方认可截止2019年1月29日，已支付6，200，000元，品迭后，被告还应向原告支付1，090，945元。被告辩解双方尚未进行结算，该主张与上述证据内容相悖，本院不予采信。 关于下欠工程款是否达到支付条件问题。依据双方“检测合格后，一个月付清余下工程款”的约定，至2018年8月27日，原告完成的1-5#楼的桩基工程全部通过质量验收，检测结果均为符合设计及规范要求，同意进入下道工序施工。按照上述约定，被告应在2018年9月27日前支付下余工程款，现被告仅支付部分款项，原告要求被告立即支付下欠金额，本院予以支持。被告称现整体工程尚处于建设之中，应待整体工程建设完毕并验收合格后，才能向原告支付下余工程款。该辩解理由与双方合同约定不一致，本院亦不予采信。 关于履行合同中双方是否存在违约行为的问题。首先，被告未按约向原告支付下余工程款是违反合同约定的行为；而原告在施工期间，也存在施工进度慢和工程质量需要整改的问题，也属不切实履行合同义务的行为。但在双方结算时，被告未要求原告承担有关违约责任，视为其放弃追究原告违约责任的权利，现被告又反诉要求原告承担违约责任，本院不予支持。从平衡双方的权利义务关系及公平原则考量，现原告要求被告承担违约责任的请求，本院亦不予采纳。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条的规定，判决如下： 一、限被告四川天汉置业发展有限公司在本判决发生法律效力后30日内向原告四川省南充市力胜建筑工程有限公司支付工程欠款1，090，945元。 如未在指定的期间履行金钱给付义务，则应按照民诉法第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 二、驳回原告其他诉讼请求。 三、驳回反诉原告的反诉请求。 案件受理费27,193元，反诉案件受理费17,924元，均由被告及发诉原告四川天汉置业发展有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省南充市中级人民法院。 审 判 长  刘 杰 人民陪审员  任大勇 人民陪审员  高小蒙 二〇二〇年二月十七日 书 记 员  侯琪琪