上海市闵行区人民法院民 事 判 决 书（2016）沪0112民初23670号原告(反诉被告)：上海箕风建筑装饰工程有限公司，住所地上海市宝山区。法定代表人：王ym，总经理。委托诉讼代理人：陈哲育，上海九泽律师事务所律师。委托诉讼代理人：罗昀，上海九泽律师事务所律师。被告(反诉原告)：上海晟诗华贸易有限公司，住所地上海市闵行区。法定代表人：官mm，总经理。委托诉讼代理人：忻鼎曦，北京盈科(上海)律师事务所律师。原告上海箕风建筑装饰工程有限公司(以下简称箕风公司)与被告上海晟诗华贸易有限公司(以下简称晟诗华公司)建设工程设计合同纠纷一案，本院于2016年8月11日立案受理，依法由审判员邹巧弟独任审判。诉讼中，被告提起反诉，本院受理后，与本诉合并公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人陈哲育、罗昀，被告法定代表人官明敏及委托诉讼代理人忻鼎曦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告箕华公司向本院提出诉讼请求：1、被告向原告支付设计费19,000元(人民币，下同)；2、被告支付逾期付款违约金5700元。事实理由：2016年5月2日，原、被告签订一份《上海市家庭居室装修设计合同》，原告为被告位于上海市闵行区XX路XXX弄XXX号房屋提供装修设计服务，设计费为50元/平方米，合计19,000元。设计费支付方式为合同签订后支付定金1万元，全套施工图纸完成后付清余款。合同签订后，原告于当日进行了现场勘测丈量，并于5月16日、24日向被告交付了设计图。6月10日，原告设计负责人朱加传通过微信催促被告支付设计费。此后，原告又多次向被告催款，但未果。现为维护原告的合法权益，故诉至法院。被告晟诗华公司辩称：原告不仅是设计方，也是实际施工方。原、被告签订设计合同的当日，原告控制的另一家关联公司与被告签订了施工合同。5月3日，原告进场开展设计和施工的前期工作，但在同月13日，原告即停止了全部工作。5月16日，原告的设计师和现场项目经理要求加价，被告予以拒绝，原告遂即撤场。被告在此之前曾聘请了其他设计公司进行装修设计，被告将全部设计图纸发给了原告。然而原告坚持要求自行设计，之后将部分平面图发给被告，被告发现原告抄袭了之前被告提供的设计图纸，双方最终未对图纸进行确认。现不同意原告的诉讼请求。由于原告既是设计方又是实际施工方，除承担设计工作外，还承担对设计的交底、监督和施工，但原告却坐地起价，任意抬高总装修费用，又擅自离场，导致施工无法进行，设计合同的目的也无法实现，原告已构成违约。现提起反诉，要求：1解除原、被告签订的设计合同；2、被告偿付违约金19,000元。针对被告晟诗华公司的反诉，原告箕风公司辩称：原告已履行了设计合同约定的义务，合同已履行完毕，不同意被告的反诉请求。经审理查明，2016年5月2日，晟诗华公司作为委托方(甲方)、箕风公司作为承接方(乙方)，双方签订一份《上海市家庭居室装饰装修设计合同》，被告委托原告对于上海市闵行区XX路XXX弄XXX号房屋进行装饰装修设计，房屋的套内面积为380平方米。在该合同的扉页“使用说明”的第三条明确：乙方应按照上海市装饰装修行业标准制图，并按目录装订成册，其内容主要应包括：1、设计图纸目录；2、设计及施工说明；3、原始房型测量图；4、墙体拆建平面图；5、平面、顶面、地面布置图；6、强、弱电及多媒体、智能化插座位置分布图；7、开关控制线路示意图；8、强、弱电布线图；9、冷、热水管排放走向示意图；10、厨、卫立面施工示意图；11、部分立面图；12、局部透视图(此款被用笔予以删除)；13、部分节点详图；14、主要装潢材料清单表。合同约定设计程序为：原告于2016年5月2日进行勘测丈量。双方确定初步设计方案及完成时间。原告完成包括原始房型测量图、墙体拆建平面图，平面、顶面、地面布置图一套。原告完成初步方案设计后，应及时通知被告与设计师沟通，取得一致意见后，由双方签字确认。初步设计方案图纸确认后，双方确定完成施工图纸的时间。乙方完成包括水、电在内的全套施工图纸。乙方完成全套施工图纸后，应及时通知甲方和设计师沟通，取得一致意见后，由双方签字确认；设计费：每平方米50元，合计19,000元；合同签订后，被告支付设计费1万元；全套施工图纸完成后，被告付清设计费余额。上述具体付款时间以双方在“附件一”中约定的时间为准(注：附件一为空白，未约定具体付款时间),原告将装订成册图纸(1套)交于被告；全套施工图纸完成后，被告如有更改意见，可再向原告提出，并约定设计时间和费用，由双方签字确认；施工过程中，设计师必须保证不少于两次到现场进行图纸交底和现场指导施工，以达到设计效果；被告在约定的时间内与原告设计师及时沟通，并对图纸进行确认。双方沟通时间超过约定期限5天以上时，原告有权重新确定提交设计文件的时间；原告指派朱加传设计师为项目主持设计，并应在设计图纸上加盖设计师专用图章；原告按本合同内容、时间向被告交付设计文件。由于原告原因，未及时通知被告前来进行沟通，超过约定期限5天以上时，被告有权重新确定时间；在合同履行期间，被告单方提出解除合同的，原告已发生的相关费用，由被告承担；由于原告自身原因，延误了本合同约定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目设计费的5%；被告应按本合同约定的金额和时间向原告支付设计费用，每逾期一天，应承担未付金额的5%违约金。逾期超过10天以上时，原告有权暂停履行下阶段的工作，并书面通知被告。同日，箕风公司对涉案房屋现场进行了勘测。2016年5月3日，箕风公司工作人员及晟诗华公司相关人员至涉案房屋所在地的物业公司办理了装修备案手续。此后，被告晟诗华公司将其原聘请的装修设计公司设计的相关图纸电子版本提供给了箕风公司，箕风公司在此基本上作了适当调整、修改。箕风公司工作人员朱a将修改后的部分设计图纸通过电子邮件方式传送给了晟诗华公司法定代表人官明敏。朱a曾通过微信方式向晟诗华公司法定代表人官明敏催讨设计费，但官明敏未作正面回复。2016年6月10日，朱a再次向官明敏发送微信，主要内容是：关于你家XX路XXX弄XXX号房子装修设计的平面方案确定后，第二次电路定位图还有吊顶图我于2016年5月24日以邮件方式发给你了，你看还有需要修改吗，请你尽快回复。另外我们双方在2016年5月2日签订设计合同的首次设计费1万元至今未收到，请你在3天内转过来。对此微信，官明敏未作回复。现箕风公司以诉称理由诉至本院。晟诗华公司则提起反诉。以上述事实，由箕风公司提供的装饰装修设计合同、朱加传与官明敏之间的微信截图等，晟诗华公司提供的装修备案表、设计图等，以及双方当事人陈述所证实。本院认为，箕风公司与晟诗华公司之间存在设计合同关系，该合同系双方真实意思表示。合同对于箕风公司作为设计方应当完成的设计内容、设计步骤等作了详细约定。从双方各自的陈述、电子邮件的收发情况以及微信截图等证据分析，箕风公司确实在晟诗华公司提供的原设计图纸的基础上进行设计调整、修改，但无证据证明其已按合同约定的设计范围和内容完成了全部设计工作，更未向晟诗华公司提供全套的纸质设计图纸，因此，箕风公司无权要求晟诗华公司支付全部的设计费。鉴于箕风公司是在晟诗华公司提供的设计图纸的基础上进行的设计修改、调整，而非重新设计，且未完成全部设计任务，也未提供纸质的设计图纸，故本院基于箕风公司的设计工作量，酌情确定由晟诗华公司支付设计费3,000元。关于箕风公司主张逾期付款5,700元的请求，本院注意到双方在合同“设计费支付方式”中约定：合同签订后，晟诗华公司支付设计费定金1万元，全套施工图纸完成后，付清余款。上述具体付款时间以双方在“附件一”中约定的时间为准。但双方的合同附件一中没有约定具体的付款时间。另，该条款约定的1万元是定金，定金不同于设计费。定金条款独立于设计合同，且不论双方约定的定金金额违反《担保法》关于定金比例的规定，定金条款的生效是以定金支付为要件。另外，关于设计费余款的支付条件也未成就，故箕风公司主张逾期付款的诉讼请求，本院不予支持。由于双方签订的设计合同并未全部履行完毕，且已无继续履行之必要，故现晟诗华公司要求确认合同解除之请求，本院予以支持。晟诗华公司于2016年11月9日的庭审中明确提出解除合同之意思表示，故本院确认合同于该日解除。关于晟诗华公司反诉要求箕风公司偿付违约金，鉴于双方在合同中未约定完成设计工作的最后期限，故此项反诉请求，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条、第一百零七条之规定，判决如下：一、原告(反诉被告)上海箕风建筑装饰工程有限公司与被告(反诉原告)上海晟诗华贸易有限公司于2016年5月2日签订的《上海市家庭居室装饰装修设计合同》于2016年11月9日解除；二、被告(反诉原告)上海晟诗华贸易有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告(反诉被告)上海箕风建筑装饰工程有限公司设计费人民币3,000元；三、驳回原告(反诉被告)上海箕风建筑装饰工程有限公司其余诉讼请求；四、驳回被告(反诉原告)上海晟诗华贸易有限公司其余反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费减半收取计人民币208.75元，由原告(反诉被告)上海箕风建筑装饰工程有限公司负担183.70元，被告(反诉原告)上海晟诗华贸易有限公司负担25.05元。反诉案件受理费减半收取计人民币137.50元，由原告(反诉被告)上海箕风建筑装饰工程有限公司负担25元，被告(反诉原告)上海晟诗华贸易有限公司负担112.50元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。审判员  邹巧弟二〇一七年三月三日书记员  周佳慧附：相关法律条文附：相关的法律条文《中华人民共和国合同法》第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……第（四）项当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。