新疆维吾尔自治区石河子市人民法院 民 事 判 决 书 （2017）兵9001民初1218号 原告：新疆大全新能源股份有限公司，住所地石河子市开发区化工新材料产业园纬六路。 法定代表人：徐广福，该公司董事长。 委托诉讼代理人：刘永琴，新疆初维律师事务所律师。 委托诉讼代理人：杨瑾，新疆大全新能源股份有限公司法务专员。 被告：安徽赛耐尔机械制造有限公司，住所地安徽省池州市冬至县东流镇工业园集中区。 法定代表人：鲍定胜，该公司董事长。 原告新疆大全新能源股份有限公司与被告安徽赛耐尔机械制造有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2017年2月15日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人刘永琴、杨瑾到庭参加诉讼。被告经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本案现已缺席审理终结。 新疆大全新能源股份有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告继续履行双方于2016年3月30日签订的补充协议第一条；2、判令被告向原告支付违约金268000元；3、判令被告赔偿因违约给原告造成的各项经济损失1716000元；4、判令本案诉讼费及送达费由被告承担。事实和理由：2014年7月24日，原、被告签订新疆大全新能源有限公司多晶硅装置改扩建项目设备采购合同及配套的技术协议，合同约定了双方的权利义务，并约定在卖方违反本合同的任何条款或卖方提供的货物在质量、进货或服务水平等方面不能使买方满意时，买方有权解除或终止部分或全部合同，而不向卖方做任何补偿，卖方应向买方支付合同总额10%的违约金，还应承担买方的全部损失（包括误工费、人工费、第三方损失、配合费、处理违约产生的误工费、交通费、诉讼费、律师费等费用）。合同签订后，被告向原告提供805B包装线，不能满足技术协议约定的技术要求，原告数次要求被告按照技术协议的约定履行合同。后原告起诉，双方达成补充协议，该补充协议也是双方真实意思，被告却未按照补充协议约定履行，给原告造成巨大损失，该损失不断扩大，故原告诉至法院。 安徽赛耐尔机械制造有限公司未到庭，亦未作答辩。 本院经审理认定事实如下：2014年7月24日，原、被告签订设备采购合同及技术协议。合同基本条款第8.3：卖方应保证货物全新的、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方并保证其货物业经正确安装、正确运转和保养在其使用寿命内应具有满意的性能。在质量保证期内，卖方应对由于该设备设计、工艺或材料的错用和缺陷而引起的任何问题及损失承担责任。第10.5：在质量保证期内。若发现货物有质量问题。买方将以书面形式通知卖方，卖方应立即作出答复并予以解决。若卖方在收到上述通知7天内未能及时解决，则买方有权采取补救措施并向卖方提出索赔。第11.1：除本合同第12条规定外，若卖方逾期交货或逾期提供技术资料或服务的，每逾期一天应支付合同总额3‰的违约金，违约金累积不超过合同总额的5%，买方可将违约金直接从货款中扣除。逾期超过10天，视为不能交货，买方有权解除或终止合同，按合同第13条款执行。第11.2：卖方应在自设备调试之日起30天内达到本合同附件3《技术协议》规定的所有性能保证值，若由于卖方原因延迟的，每逾期一天，应支付合同总额3‰的违约金，同时买方需自费采取有效措施以使性能验收考核能达到技术性能保证值，并承担所有费用和买方全部损失。第13：在卖方违反本合同的任何条款或卖方提供的货物在质量、进度或服务水平等方面不能使买方满意时，买方有权解决或终止部分或全部合同，而不向卖方作任何补偿，卖方应向买方支付合同总额10%的违约金时还应赔偿买方的全部损失（包括误工费、工人工资、第三方的损失、配合费、处理卖方违约产生的交通费、误工费、诉讼费、律师费等）。一旦买方终止部分或全部合同，买方可以按照其认为适当的条件和方式采购未交货部分的货物，对买方购买类似货物所超出的费用由卖方全额承担。但是，卖方应继续执行未终止的合同部分。后被告向原告提供货物，并负责安装。 2015年7月17日，原告与被告共同召开会议，会议确定了805B堆取料车对接问题，该套设备质量存在问题。 2015年8月14日，原告向被告发送邮件，证实805B设备存在质量问题。同日，被告回邮件表示将以最快时间进行整修和改正。 2015年9月4日，原告起诉被告至本院，后原告撤诉。 2016年2月4日，被告出具备忘录一份，内容为：关于新疆大全新能源805B多晶硅破碎包装线，目前已完成：1、货箱运输轨道线调试；2、纸箱运输轨道线调试；3、取料小车手动运行调试。未完成：1、无动力旋转滑道调试（整体需要重要整改，技术人员需要来现场重新测量，计划周期60个工作日）；2、贴标机、开箱机运行调试（计划周期10个工作日）；3、取料小车自动化运行调试（程序需要重新编写，计划周期40个工作日）。未完成部分，我司会于2月25日（农历正月十七）过来调试，预计在4月25日完成调试，并投入使用。我司会积极努力地完成该项目，还请新疆大全新能源有限公司各位领导确认。 2016年3月30日，原、被告双方签订补充协议，内容为：鉴于双方在2014年7月22日所签订的《多晶硅装置改扩项目805B设备采购合同》及相配套的《技术协议》，因乙方所提供的设备没有按照采购合同履行，造成乙方提供的设备存在严重的质量问题，现经双方友好协商，现达成如下协议：1、乙方承诺在2016年4月30日之前对乙方提供的所有设备中存在的质量问题，按照双方在2014年7月22日所签订的《多晶硅装置改扩项目805B设备采购合同》及相配套的《技术协议》约定进行整改，达到双方签订技术协议及采购合同里约定的质量要求。5、鉴于乙方在前期履行合同中出现的违约行为，乙方在2016年5月1日前给甲方补偿220000元，特别声明：该笔补偿款不是赔偿金，如设备整改达不到采购合同及技术协议约定的质量标准，甲方有权继续按照《设备采购合同》中约定主张权利，且该笔补偿款，不再退还。6、支付方式：甲方在乙方未付设备款里直接扣减。7、本协议是甲乙双方共同意思表示，均愿诚信履行上述约定，若有任何一方违约或有其他争议，则由原设备采购合同约定的条款争议地解决争议。8、本协议为《多晶硅装置改扩项目805B设备采购合同》及相配套的《技术协议》的附件，与双方所签订的《多晶硅装置改扩项目805B设备采购合同》有同等法律效力，该协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，甲乙双方盖章后即生效。 2016年4月19日，原、被告签订新疆大全新能源股份有限公司赛耐尔一期扩建设备整改补充技术协议书。协议约定双方签订了新疆大全新能源股份有限公司多晶硅装置改扩建项目设备配套的技术协议，在设备安装调试过程中出现了一些问题，需要消缺处理，并达成以下技术补充协议。另约定了具体问题及整改方案。 后被告未按照补充协议及技术补充协议整改。2016年10月18日、2017年1月12日，原告向被告发送电子邮件，要求被告尽快派遣相关售后工程师到原告公司进行整改，并通知被告如果未整改完成设备问题，将通过司法程序保护公司权益。 原告为证明损失，提供以下证据： 1、残次品销售合同、合格品销售合同、照片及残次处理报告。该组证据证实自签订补充协议后，由于被告未及时履行补充协议，造成原告生产的产品为残次品，销售价格平均为每吨100000元，但合格品的销售价格平均为每吨140000元。其中2016年5月至2017年2月出现严重质量问题14批次，损失1306700元。 2、劳动合同书8份和8人工资清单1份。该组证据证实2016年4月至2017年3月，因被告提供的设备无法自动运行，原告增加人工进行手动操作，共计产生人工工资409288元（4651元×8人×11个月）。 本院认为：原、被告签订的设备采购合同、技术协议、补充协议及补充技术协议是双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定,合法有效，原、被告双方均应恪守合约，秉着诚实信用原则全面履行各自的义务。被告未按照设备采购合同及技术协议的约定履行，设备出现质量问题，后与原告达成补充协议及补充技术协议，但均未履行，给原告造成损失，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任，故对原告要求被告继续履行补充协议第一条、赔偿损失的诉讼请求，本院予以支持，但原告计算损失数额错误，本院予以纠正，损失数额应当为1715988元（1306700元+409288元）。原告另要求被告赔偿违约金268000元，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加，增加后的违约金数额以不超过实际损失额为限，故原告不应当在主张赔偿损失后又主张违约金，对原告要求被告赔偿违约金的诉讼请求，本院不予支持。被告经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，系其自愿放弃答辩、举证和质证等诉讼权利，因此产生的法律后果由其自行承担。 综上所述，对于原告的诉讼请求，本院予以部分支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条，最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，缺席判决如下： 一、被告安徽赛耐尔机械制造有限公司继续履行2016年3月30日，原告新疆大全新能源股份有限公司与被告安徽赛耐尔机械制造有限公司签订的补充协议第一条； 二、被告安徽赛耐尔机械制造有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告新疆大全新能源股份有限公司损失1715988元； 三、驳回原告新疆大全新能源股份有限公司其余诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费11328元，送达费90元，合计11418元（原告新疆大全新能源股份有限公司已交纳），由被告安徽赛耐尔机械制造有限公司负担，与前款一并给付原告新疆大全新能源股份有限公司。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆生产建设兵团第八师中级人民法院。 审判员 花 蔺 二〇一七年三月二十七日 书记员 范文君