天津市河东区人民法院民 事 判 决 书(2019)津0102民初1407号原告：天津市东丽区华昌工贸有限公司，住所地天津市东丽区新立街四合庄。法定代表人：王强，该公司总经理。委托诉讼代理人：郝圆圆，天津秦天律师事务所律师。委托诉讼代理人：李变霞，天津秦天律师事务所律师。被告：天津市恒生顺科技发展有限公司，住所地天津市河**七纬路**第****第**房间。法定代表人：王晓雪，该公司总经理。委托诉讼代理人：崔志平，天津冠达律师事务所律师。委托诉讼代理人：孙雪珍，天津冠达律师事务所律师。原告天津市东丽区华昌工贸有限公司与被告天津市恒生顺科技发展有限公司合同纠纷一案，本院于2019年2月14日立案后,依法适用简易程序，于2019年2月26日公开开庭进行了审理。原告天津市东丽区华昌工贸有限公司（以下简称“华昌公司”）的法定代表人王强及其委托诉讼代理人郝圆圆，被告天津市恒生顺科技发展有限公司（以下简称“恒生顺公司”）的委托诉讼代理人崔志平、孙雪珍到庭参加诉讼。后本案因案情复杂转为普通程序进行审理，本院于2019年10月11日再次公开开庭进行了审理，华昌公司的法定代表人王强及其委托诉讼代理人李变霞，恒生顺公司的委托诉讼代理人崔志平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。华昌公司向本院提出诉讼请求：1.请求恒生顺公司向华昌公司支付欠付设备安装款630000元；2.请求判令恒生顺公司支付华昌公司以330000元为基数，自2018年5月16日至2019年5月15日，按照日千分之一计算的违约金和以630000元为基数，自2019年5月16日至实际付清之日按照日千分之一计算的违约金；3.诉讼费及其他相关费用由恒生顺公司承担。事实和理由：华昌公司与恒生顺公司双方于2017年4月19日签订《设备销售安装合同》，约定：华昌公司向恒生顺公司销售设备并提供安装服务；合同价款105万元；2017年5月15日前恒生顺公司向华昌公司支付42万元，2018年5月15日前支付33万元，2019年5月15日前支付30万元。恒生顺公司迟延付款的每日支付合同总价款1‰。合同签订后，华昌公司按照合同约定和恒生顺公司要求履行完毕合同义务，但恒生顺公司未按照合同约定向华昌公司支付应付款项。截止起诉日，恒生顺公司尚欠华昌公司设备安装款63万元，华昌公司多次要求恒生顺公司支付，但恒生顺公司一直以种种理由予以拖延，故提起诉讼。恒生顺公司辩称，请求法院驳回华昌公司的诉讼请求。根据双方签订的《设备销售安装合同》第二条第1款第（2）、（3）项约定，设备安装完毕后，双方协商后期付款事项；设备调试完毕后恒生顺公司验收合格，余款按上条协商方案付款。即恒生顺公司支付本案诉请的63万元余款的前提是设备调试完毕并验收合格。华昌公司根据恒生顺公司建筑物图纸和现场情况，向恒生顺公司设计、提供了设备。合同第三条约定，华昌公司负责产品的安装及系统的调试，并保证室内温度达到供暖标准，在全部设备安装完工具备以上标准方可验收。但华昌公司的设备安装后，经多次调试，室内温度未达到供暖标准。为此，恒生顺公司多次要求华昌公司调试设备使其正常运转，以达到供暖标准，但恒生顺公司未予理睬。现华昌公司设备未能达到供暖标准，设备未经验收，恒生顺公司付款条件尚不具备。此外，合同中对于千分之一违约金的计算方式超出法律规定，过高。本院经审理认定事实如下：2017年4月19日，恒生顺公司作为甲方、华昌公司作为乙方签订《设备销售安装合同》，约定甲乙双方就乙方为甲方安装空气能、供水、供暖设备达成如下协议：“第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况：1、设备情况（未填写内容）；2、安装概况：（1）安装地点：天津市东丽区跃进路9号；（2）安装周期：2个半月以内；第二条价款结算方式及期限：1、本空气能设备安装总价款为人民币：105万元；（1）合同签订后一个月之内（2017年5月15日前），甲方向乙方付齐人民币42万元（占合同总金额百分之四十）。签约当日付5万元，收到货款后，乙方组织生产。（第一年2017年5月15日前付42万元、第二年2018年5月15日前付33万元、第三年2019年5月15日前付30万元）。（2）乙方设备安装完毕后，甲方乙方协商后期付款事项。（3）设备调试完毕后甲方负责验收5日没有异议视为合格，余款按上条协商方案付款……第三条产品的安装、调试、验收：1、乙方负责太阳能、空气能、生活热水供水、供暖。甲乙双方商定2017年6月31日之前，完成设备安装及系统的调试运转设备达到供暖效果，室内温度达到供暖标准；全部设备安装完工具备以上标准方可验收。2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。3、乙方安装调试设备完毕当天通知甲方验收，由双方授权代表在验收单（表）上签字进行确认。未有甲乙双方验收签字，设备不得使用。设备一经使用，视为验收合格。4、甲方在收到乙方通知之日起三日内未能进行验收亦视为验收合格。第四条授权代表1、甲方指定授权代表为孙兴杰；2、乙方指定授权代表为王强……第六条违约责任……4、甲方未能按合同规定时间支付合同款项的，每迟延一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的滞纳金……”。2017年9月22日，恒生顺公司在华昌公司出具的《签收单》上盖章确认，该签收单内容为：“现我公司已收到贵公司依据（签订日期2017.4.19）设备销售安装合同发来如下货物：1、空气源热泵（规格20匹）3台品牌扬子；2、太阳能集热器（规格58*1800*50）80套品牌天普，青大赛尔；3、板式换热器（规格35拍卖）1套品牌沃盾；4、储热水箱（规格50吨）1套品牌定制；5、地暖循、地暖循环水泵00-160）3台品牌申欧；6、地暖加、地暖加水泵2-50）1台品牌凯泉；7、空气源循环水泵（规格50-16.8）2台品牌申欧；8、热水循环水泵（规格50-16.8）4台品牌韩进；9、控制柜2套品牌天津产；10、PPR管（规格90）112根品牌枫林；11、PPR管件（规格90）1批品牌枫林；12、角钢（规格40*4）620根；13、镀锌管（规格DN25-150）1批品牌友发正金元；14、热镀锌管件（规格DN25-150）1批品牌太古；15、阀门（规格DN25-150）1批品牌大站；16、电线电缆仪表1批品牌天津产。经验收上述货物交付时包装完好，型号，数量，质量符合合同约定”。诉讼中，恒生顺公司申请对涉案空气能热泵机组等相关设备及其安装质量是否符合合同约定及国家或行业标准进行鉴定，后本院依法委托上海欣项检测科技有限公司进行司法鉴定。该鉴定机构出具沪欣项［2019］质鉴字第0804号《涉案设备产品质量鉴定报告》，鉴定结论为：“涉案空气能热泵机组等相关设备存在太阳能供热采暖系统未发现采取防冻、防过热、防雷等技术措施，供暖系统仅设置1台板式换热器，采暖二次水系统未发现设置泄水电磁阀及补水箱，空气源热泵机组、太阳能集热系统水泵、二次水循环泵、补水泵的入口管道上均未发现安装过滤器，供热管道与支架间未采取防止热桥措施；供热管道（包括管件、阀门）未进行保温等问题，不符合相关标准要求。宾馆屋顶安装的3台空气源热泵机组（辅助加热）的总制热量偏小，满足不了幼儿园和宾馆建筑物的全部采暖热负荷的需求，原设计太阳能供热系统的集热器总面积偏少，太阳能保证率庭审中经询，华昌公司、恒生顺公司均认可就涉案合同恒生顺公司已向华昌公司支付420000元。本院认为，关于华昌公司要求恒生顺公司支付欠付设备安装款630000元的诉讼请求，首先，华昌公司、恒生顺公司签订的设备销售安装合同系双方当事人真实意思表示，合法有效，双方当事人应当按照约定全面履行自己的义务；其次，虽然双方所签合同第二条第1款第（1）项约定“第一年2017年5月15日前付42万元、第二年2018年5月15日前付33万元、第三年2019年5月15日前付30万元”，但该款第（3）项还约定“设备调试完毕后甲方负责验收5日没有异议视为合格，余款按上条协商方案付款”，可见恒生顺公司付清全部合同款项的条件为华昌公司履行了设备安装调试义务且设备经恒生顺公司验收合格；再次，双方所签合同第三条约定全部设备安装完工达到供暖效果、室内温度达到供暖标准方可验收，现华昌公司并未提供证据证实涉案设备已经恒生顺公司验收，且双方在合同中还约定涉案设备的安装质量标准按国家规范及行业要求，而经鉴定涉案设备存在太阳能供热采暖系统未发现采取防冻等问题，且相关设备满足不了幼儿园和宾馆建筑太阳能供热采暖系统经济性能的需求，不符合相关标准要求。故，现有情况并未达到恒生顺公司付清全部合同款项的条件，因此本院对于华昌公司的此项诉讼请求不予支持。关于华昌公司要求恒生顺公司支付迟延付款违约金的诉讼请求，如前所述理由，现有情况并未达到恒生顺公司付清全部合同款项的条件，故本院对于华昌公司的此项诉讼请求亦不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第六十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下：驳回天津市东丽区华昌工贸有限公司的诉讼请求。案件受理费10209元，由天津市东丽区华昌工贸有限公司负担；鉴定费102600元，由天津市东丽区华昌工贸有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市第二中级人民法院。审 判 长  袁 媛审 判 员  张 楠人民陪审员  崔克让二〇一九年十一月一日法官助理苏可欣书记员李辉本案引用的法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第六十七条当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。