.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}宁夏回族自治区泾源县人民法院民事判决书（2017）宁0424民初592号原告：中国邮政集团公司固原市分公司，住所地：宁夏回族自治区固原市原州区北环路。统一社会信用代码：×××。法定代表人：包利军，该公司经理。委托诉讼代理人李力，男，中国邮政集团公司泾源分公司副经理。代理权限：一般代理。委托诉讼代理人薛宗智，宁夏古雁律师事务所律师。代理权限：特别代理。被告：宁夏强龙装饰工程有限公司，住所地：宁夏银川市兴庆区长城路442号5楼519室。统一社会信用代码：640100200012928。法定代表人：翁志强。（未到庭）被告：潘文彩，男，1966年3月22日出生，汉族，江苏泰州市人，住银川市。公民身份号码：×××。原告中国邮政集团公司固原市分公司诉被告宁夏强龙装饰工程有限公司及被告潘文彩建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年5月25日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告中国邮政集团公司固原市分公司委托诉讼代理人李力、薛宗智、被告潘文彩到庭参加诉讼。被告宁夏强龙装饰工程有限公司经本院合法传唤未到庭。本案现已审理终结。原告中国邮政集团公司固原市分公司向本院提出诉讼请求：1、依法判令二被告对承建的中国邮政集团公司泾源分公司仓储中心进行拆除并重建；2、本案诉讼费由被告承担。事实及理由：2013年6月4日原告与被告宁夏强龙装饰工程有限公司签订了《泾源县邮政局仓储中心工程施工合同》，后被告宁夏强龙装饰工程有限公司按照工程内容设计了施工图纸，并指派被告潘文彩进行施工。工程竣工后双方组织人员进行了验收。该工程在原告下属的中国邮政集团公司泾源分公司使用过程中，于2017年3月13日发生坍塌。经泾源县建设工程质量监督站勘查，确定坍塌的主要原因系施工中采用方管轻钢材料，选型规格及壁厚均偏小，整体结构中方管立柱、方管人字形梁分布间距偏大，整体支撑体系刚度明显不能满足结构安全及稳定性要求，且施工设计时对风载、雪载等外在因素考虑不足所致，建议拆除重建。为维护原告的合法权益，现提起诉讼，请求依法裁决。原告为证明其主张的事实，向法庭提交了工程施工合同及补充协议、工程结算审定表、竣工验收报告单和照片四张、泾源县邮政分公司物流配送仓储房坍塌情况说明。被告宁夏强龙装饰工程有限公司经本院传票传唤未到庭，亦未提交书面答辩意见和证据。被告潘文彩辩称，该工程发生坍塌的原因不明，原告单方面委托泾源县建设工程质量监督站出具的质量报告没有法律依据；施工图纸是根据原告要求和授意设计的，即使工程设计存在缺陷，责任也应当由原告承担；原告由于自身原因严格限定工程造价，使原定施工材料的采购资金不足，后工程全部材料的采购和使用均是按照原告的要求和授意进行的，故对于是否是材料缺陷导致工程质量问题的责任应由原告承担；”工程质量终身制”的责任主体不应当由被告独自承担，现在原告要求重建，我是该工程的实际施工人，同意承担重建费用的50%，其余由原告承担。被告潘文彩为证明其主张的事实，向法庭提交了装修工程预决算书、工程结算审计表。经法庭主持举证、质证，并经审查核对，原告提交工程施工合同及补充协议、工程结算审定表、竣工验收报告单和照片四张，被告潘文彩提交的装修工程预决算书、工程结算审计表，均来源合法，内容真实，其证明效力本院予以确认；原告提交的泾源县建设工程质量监督站出具的泾源县邮政分公司物流配送仓储房坍塌情况说明，虽然系原告单方面委托调查所得，但是该说明所反映的事实客观真实，其证明效力本院予以确认。本院经审理认定事实如下：2013年6月4日原告与被告宁夏强龙装饰工程有限公司签订了《泾源县邮政局仓储中心工程施工合同》及补充协议，双方约定由被告宁夏强龙装饰工程有限公司在泾源县邮政局后院内新建库高6.5米，面积300平米仓储中心。要求混凝土室内地坪厚度10㎝、10㎝彩钢墙面、门头、塑钢门窗、铁大门制作安装、彩钢瓦屋面、钢屋架制作安装、照明设施安装等。工期为2013年5月30日至2013年7月10日。工程造价230835.32元，工程质量为终身制。同日双方又确定了补充协议并约定库房加高1.5米。随后被告宁夏强龙装饰工程有限公司按照原告的要求和工程内容设计了施工图纸，并指派其公司员工即被告潘文彩进行施工。2013年8月18日工程竣工后双方组织人员进行了验收，并将该工程交付原告下属的中国邮政集团公司泾源分公司使用。2017年3月13日由于连日降雪，使屋面承受较大雪荷载，加之该工程在施工过程中所采用的方管轻钢材料选型规格及壁厚偏小，整体结构中方管立柱、方管人字形梁分布间距偏大，致该仓储坍塌。本院认为，本案属于建设工程施工合同纠纷。双方在履行合同过程中，被告宁夏强龙装饰工程有限公司明知自己未取得建筑设计资质，而按照原告要求为泾源县邮政局仓储中心工程施工方案进行设计并施工，致使该工程在交付使用后发生坍塌，无法正常使用。原告中国邮政集团公司固原市分公司在未对被告宁夏强龙装饰工程有限公司的设计资质进行严格审查的情况下，对该设计方案进行了确认。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十二条”发包人提供的设计有缺陷的，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任；承包人有过错的，也应承担相应的过错责任”之规定，被告宁夏强龙装饰工程有限公司应承担主要责任，原告中国邮政集团公司固原市分公司亦有一定过错，应承担相应责任。被告潘文彩作为被告宁夏强龙装饰工程有限公司的员工，受公司指派按照工程设计要求具体对该工程进行施工，根据最高人民法院《关于贯彻执行若干问题的意见（试行）》第58条”企业法人的法定代表人和其他工作人员，以法人名义从事经营活动，给他人造成经济损失的，企业法人应当承担民事责任”之规定，被告潘文彩不承担责任。被告宁夏强龙装饰工程有限公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭，视为其放弃了答辩和质证的抗辩权利。综上，原告要求被告潘文彩及被告宁夏强龙装饰工程有限公司对承建的中国邮政集团公司泾源分公司仓储中心工程进行拆除并重建及本案诉讼费由被告承担的请求，部分事实清楚，理由成立，本院予支持。依照《中华人民共和国民法通则》第四十三条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十二条第一款第（一）项、第二款，最高人民法院《关于贯彻执行若干问题的意见（试行）》第58条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，缺席判决如下：一、由被告宁夏强龙装饰工程有限公司对其承建的中国邮政集团公司泾源分公司仓储中心拆除并重建，重建后所需费用由被告宁夏强龙装饰工程有限公司承担60%，由原告中国邮政集团公司固原市分公司承担40%；二、驳回原告中国邮政集团公司固原市分公司的其他诉讼请求。案件受理费100元，由原告中国邮政集团公司固原市分公司承担40元，被告宁夏强龙装饰工程有限公司负担60元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区固原市中级人民法院。审判长马丽霞审判员杨卫东人民陪审员赫万廷二○一八年三月二十日书记员秦倩附：本案适用的法律依据一、中华人民共和国民法通则第四十三条企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动，承担民事责任。二、最高人民《法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十二条发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（一）提供的设计有缺陷；（二）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；（三）直接指定分包人分包专业工程。承包人有过错的，也应当承担相应的过错责任。三、最高人民法院《关于贯彻执行若干问题的意见（试行）》第58条企业法人的法定代表人和其他工作人员，以法人名义从事的经营活动，给他人造成经济损失的，企业法人应当承担民事责任。四、中华人民共和国民事诉讼法第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第一百四十四条人民法院裁定不准许撤诉的，原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以缺席判决。